Id_du_projet;Nom_du_projet;Nom_organisme;Nom_portefeuille;Numero_assignation_de_projet;Description_du_projet;Date_de_début_prévue;Date_de_fin_prévue;Date_de_début_réelle;Date_de_fin_révisée;Budget_autorisé_initial;Budget_autorisé_révise;Montant_réel_dépensé;Cout_estimé_pour_completer_le_projet;Pourcentage_avancement;Cote_de_coût;Variation_de_coût;Cote_écheancier;Variation_écheancier;Explication_des_écarts;Date_de_réference;Date_de_publication;Appréciation_de_organisme
1242;Système d'information opérationnelle - Amélioration du processus de production et de diffusion des statistiques institutionnelles;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;SIO-KZN;Ce projet vise à améliorer la production des statistiques pour répondre efficacement aux demandes, en s’assurant de respecter les meilleures pratiques du domaine (documentation, normes, sécurité, intégrité des données, etc.). En plus de tenir compte de ces aspects, la solution privilégiée devra s’intégrer au nouvel environnement informationnel en cours de développement à la Société d’habitation du Québec.;2005-04-01;2010-12-01;2011-01-01;2013-12-31;802600,0;728800,0;484700,0;244100,0; 67    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
1270;Développement de la 2e génération de l'Espace international du Portail gouvernemental de services (PGS);Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Espace2;La 2e génération de l'Espace international vise à promouvoir le Québec et attirer les clientèles étrangères, simplifier et personnaliser les services offerts aux clientèles étrangères et doter les conseillers et les diplomates d'outils performants.Elle vise plus particulièrement à communiquer aux clientèles étrangères des contenus concertés et regroupés en un seul site et, par conséquent, à briser les silos entre les MO actifs sur la scène internationale.;2005-02-01;2010-10-01;2005-02-01;2012-10-01;7429600,0;7429600,0;3940500,0;3489100,0; 45    ;10,0;0,0;;;Le secrétariat du Conseil du Trésor n'ayant pas octroyé de budget pour ce projet, celui-ci demeure suspendu. La portée et le mode de financement font l'objet d'une analyse au sein du ministère.;2013-06-30;2013-09-17 09:34;Suspendu
1274;Planification stratégique des technologies de l'information (PSTI);Curateur public;Santé et Services sociaux;PSTI;"Le programme de la planification stratégique des technologies de l’information vise à développer une solution d'affaires afin de moderniser les outils de travail du
Curateur public.
Le Curateur a obtenu 3 autorisations pour la réalisation du programme réparties ainsi : CT197786 (2002), 206375 (2008) et 208523 en 2009.

";2002-03-01;2014-03-31;2008-05-01;2014-12-31;13065900,0;39619800,0;36610200,0;3009600,0; 75    ;10,0;0,0;6,5;0,1;"Les discussions tenues au Curateur public et auprès du DPI ont permis d’approuver le 19 février 2013, une stratégie de terminaison de la PSTI se complétant le 31 décembre 2014 et incluant une livraison de la solution avec une portée révisée. Cette stratégie respecte la capacité du CPQ et le budget approuvé (39,6M$) et concentre la portée du projet aux besoins essentiels requis pour la livraison des volets Comptabilité, Budget et Patrimoine.
L'orientation comptable a été validée par le contrôleur des finances et présentée au SCT et au DPI. Les ajouts indispensables sont  inclus au projet et les biens livrables non essentiels à ces volets sont retirés. Compte tenu de la totalité des transferts, le montant des dépenses réelles est porté de 36 610 200$ à 31 080 304$. Les biens livrables retirés seront actualisés et intégrés selon les priorités dans le cadre régulier des différents projets du PTPARI 2014-2017 qui respectent le processus d’approbation des projets TI actuellement en vigueur.";2013-06-30;2013-08-08 15:02;Jaune
1334;Refonte des systèmes TAQ et EMS (module révision);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;UCRE1075;Les modifications apportées par la Loi sur la justice administrative et autres dispositions législatives visent à simplifier le processus actuel de révision administrative afin que les délais d'attente des citoyens soient considérablement réduits.;2006-04-07;2014-05-31;2006-04-07;2014-05-31;2426100,0;913700,0;719300,0;194400,0; 79    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Vert
1380;2013 - Rehaussement applicatif ;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;Projet E;Révision de la structure de données et de certaines fonctionalités. Prérequis pour le développement d'un outil de gestion pour la direction générale Cinéma et production télévisuelle, réduction de la redondance dans la saisie de données.;-;2007-12-01;2012-04-01;2013-03-01;284200,0;284200,0;70000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 11:52;Terminé en cours d'année
1445;Gestion intégrée des documents (GID);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P114;Ce projet consiste à mettre en place une solution de gestion électronique des documents administratifs afin de rendre les documents administratifs accessibles et partageables.;2005-04-01;2011-06-30;2005-04-01;2013-06-30;4209400,0;5447800,0;5127900,0;319900,0; 95    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
1695;Système intégré de radiocommunications policières;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;SIRP;Le projet SIRP consiste à transférer les communications opérationnelles de la Sûreté sur le Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR). Ce transfert se fera en remplaçant l'ensemble des équipements de radiocommunications et en introduisant les ordinateurs véhiculaires ainsi que la radiotransmission de données. Il a également pour mandat la modernisation complète des centres de gestion des appels, notamment, en remplaçant le système actuel utilisé par les préposés aux télécommunications un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO).;2003-04-01;2013-03-01;2003-04-01;2015-12-31;36900000,0;36900000,0;27070000,0;18198000,0; 68    ;4,5;0,2;0,6;0,5;"Pour être déployé, le projet SIRP doit s’appuyer sur une infrastructure complète. Or, cette dernière n’est pas entièrement mise en place, ce qui explique les délais additionnels que connaît actuellement le projet SIRP dans le cadre de son déploiement. Ces retards ont et continuent d’avoir un impact sur le cadre financier, puisqu’ils entraînent des coûts rattachés au maintien de l’équipe qui est chargée de l’implantation du SIRP (rémunération, honoraire de consultation, etc.).  
";2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
1715;Système d'empreintes digitales;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707505;Remplacement du système actuel de traitement des empreintes digitales et des photographies signalétiques. Ce système a atteint sa fin de vie utile depuis 2007 (fin du support du fournisseur).;2005-04-01;2011-03-01;2005-04-01;2013-09-30;9954200,0;9954200,0;5255300,0;1150500,0; 83    ;10,0;0,0;1,2;0,4;Le retard principalement attribuable au niveau du processus administratif. Il s’agit d’un dossier très complexe, et en conséquence, les étapes de rédaction du cahier des charges, la période de publication de l’appel d’offres, les questionnements et les délais additionnels demandés par les fournisseurs potentiels combiné aux problèmes de traduction (fournisseurs spécialisés inexistants au Québec) ont fait en sorte que l’échéancier s’est prolongé au-delà de notre planification. Le contrat avec le fournisseur sélectionné a finalement été signé en décembre 2011. Les travaux pour l'implantation sont présentement en cours et nous prévoyons qu'ils seront complétés au cours de l'exercice financier.;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
1755;Refonte de la section « Professionnels » du site Internet de la RAMQ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGRP-20;Les principaux objectifs du plan stratégique 2004-2008 visent l'amélioration des services aux professionnels de la santé par une optimisation des processus et des contrôles, ainsi que par l'exploitation optimale des technologies de l'information. Deux sondages réalisés auprès de 6 000 professionnels démontrent que la section « Professionnels » du site Internet de la RAMQ, a atteint ses limites et qu'une refonte est nécessaire. Ainsi, la refonte du site propose de regrouper les informations et les services par profession, sous la forme d'un dossier personnalisé du professionnel. ;2009-04-01;2011-03-01;2009-04-01;2013-03-31;854700,0;854700,0;542800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;0,0;1,0;"Un changement de priorité de l'organisation a occasionné des délais au projet de refonte de la section «  Professionnels » du site Internet de la RAMQ, qui a été déployée en avril 2012.

";2013-06-30;2013-08-16 11:21;Terminé en cours d'année
1789;Services en ligne des aides techniques (SELAT) et modernisation des processus;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-41;Le projet de services en ligne des aides techniques (SELAT) et la modernisation des processus visent l'amélioration des façons de faire tout en maintenant les cadres législatif et réglementaire actuels de quatre programmes d'aides techniques. Un service de facturation en ligne est offert pour les dispensateurs des programmes appareils suppléant à une déficience physique, aides auditives, aides visuelles et prothèses oculaires.;2007-11-01;2012-03-31;2007-11-01;2013-03-31;8976700,0;8976700,0;8887700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;4,5;0,2;La date de fin du projet a été reportée pour tenir compte du délai requis par certains partenaires afin que ceux-ci réalisent des travaux d'adaptation de leur système informatique leur permettant de transiger avec le système SELAT de la RAMQ.;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Terminé en cours d'année
1892;Système d'écoute électronique;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707539;Projet visant à remplacer le système d'écoute électronique, lequel a atteint sa fin de vie utile.;2007-04-01;2011-03-01;2009-03-01;2015-03-31;5091000,0;5091000,0;12700,0;4927900,0; -      ;10,0;0,0;0,0;1,9;Le retard est principalement attribuable au niveau du processus administratif. Il s’agit d’un dossier très complexe, et en conséquence, les étapes de rédaction du cahier des charges, la période de publication de l’appel d’offres, les questionnements et les délais additionnels demandés par les fournisseurs potentiels combiné aux problèmes de traduction (fournisseurs spécialisés inexistants au Québec) ont fait en sorte que l’échéancier s’est prolongé au-delà de notre planification. Le contrat a été signé en mai 2013 et les travaux préparatoires à l'implantation ont débuté.;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
1995;Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR) voix et données;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;Déploiement d'un réseau moderne de radiocommunication (voix et données) couvrant l'ensemble du territoire québecois, interopérable et conçu pour les organisations de sécurité civil (SQ, polices et pompiers municipales, ambulances, SOPFEU, etc.) et publique.;2002-08-01;2013-03-31;2002-08-01;2013-03-31;331500000,0;331500000,0;331500000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;9,8;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
3213;Solution d'affaires en gestion intégré des ressources (SAGIR) Phase SGR2 - Gestion des ressources humaines;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR ;"La phase SGR2 - Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR vise la modernisation de l'ensemble des pratiques et outils de gestion des ressources humaines, à l'exception de ceux concernant la dotation (phase SGR3) et du calcul de la paie (phase SGR7).
(147930500, 147930501, 147930502, 147930504)";2007-09-01;2010-06-01;2008-09-01;2014-08-29;103800000,0;112050000,0;77300000,0;32330000,0; 73    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
3318;Modernisation de la radiocommunication pour la voix et les données RENIR;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;69307;Modernisation du système de radiocommunication des contrôleurs routiers en lien avec la mise en place du Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR) et le rehaussement du réseau de transmission de données de deuxième génération (RTD-2G).;2006-01-01;2009-12-31;2006-01-01;2012-12-01;1675700,0;4248300,0;3476100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-23 15:59;Terminé en cours d'année
3337;Infrastructure d'intégration;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;70204;Mettre en place des solutions d'intégration pour uniformiser et simplifier les communications entre les applications de la SAAQ et celles des organismes externes et partenaires.;-;-;2006-01-01;2012-12-31;3967500,0;3967500,0;3839800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
3349;Évolution de l'environnement informationnel;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71210;Ces travaux visent à rendre disponible des données d'intérêt corporatif dans l'environnement informationnel.;-;-;2007-01-01;2012-12-01;1792400,0;1792400,0;1749700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
3353;Gestion de l'identité et des accès;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;70206;Implanter une solution corporative de gestion de l'identité et des accès pour les services de mission et les principaux dépôts de sécurité.;-;-;2006-09-01;2012-06-01;2035600,0;2035600,0;1530300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
3355;Évolution du système d'exploitation des postes de travail;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71204;"Évolution du système d""exploitation des postes de travail de la SAAQ.";-;-;2007-04-01;2013-03-01;12047200,0;12047200,0;10095500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
3356;Évolution du système d'exploitation des serveurs;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71205;Évolution du système d'exploitation des serveurs de la SAAQ.;-;-;2007-12-01;2013-09-01;9434300,0;9434300,0;6988500,0;2445900,0; 73    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
3643;Système d'émission de permis spéciaux;Transports;Transports;P2881;"Demande et émission des permis spéciaux de circulation aux transporteurs par des formulaires interactifs sur le web avec paiement en ligne.    
";2008-04-01;2011-03-01;2008-03-01;2014-09-30;2147000,0;2147000,0;436900,0;1710100,0; 10    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
3747;Optimisation des activités d'inspection reliées au contrôle environnemental (DRI-26);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800029;Ce projet  permet au Ministère de faire face à la croissance de ses obligations en matière de contrôle environnemental ainsi qu'à la complexité accrue de ses activités d'inspection.  La solution d'affaires et technologique soutient les processus d'inspection et les nouvelles exigences environnementales et vise entre autres l'introduction de tablettes électroniques pour les inspecteurs.  ;2008-10-01;2014-06-30;2009-03-01;2015-12-31;4616800,0;4616800,0;817500,0;3160600,0; 21    ;10,0;0,0;3,4;0,3;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
3761;Inventaire québécois des émissions atmosphériques (IQÉA) (DRI-06);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800022;Refonte du système d'inventaire des émissions atmophériques afin de tenir compte du nouveau Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère, en vigueur depuis le 1 novembre 2007.;2008-04-01;2012-10-30;2009-04-01;2013-12-31;1655100,0;1655100,0;1252900,0;75200,0; 90    ;10,0;0,0;2,6;0,3;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaires ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2013-06-30;2013-08-14 13:07;Vert
3763;Modernisation du système de suivi de l'eau potable (SEP) (P-010);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800199;Refonte du système informatique afin de mieux soutenir la mise en oeuvre et les activités de contrôle environnemental associées au Règlement sur la qualité de l'eau potable.;2008-04-01;2012-12-31;2009-04-01;2013-12-01;1749100,0;1749100,0;1587000,0;1200,0; 99    ;10,0;0,0;7,2;0,1;-;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
3801;Modernisation des infrastructures TI;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;p802;"Ce projet consiste à moderniser l’infrastructure de développement pour supporter les orientations de la stratégie TI et la transformation des processus d’affaires de la Régie.
";2008-04-01;2012-03-31;2008-04-01;2012-12-31;9825300,0;11408600,0;11286500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Terminé en cours d'année
3815;Transformation de l'attribution de la rente de retraite;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P906;"Ce projet vise à implanter un nouveau processus d'attribution de la rente de retraite permettant d'accroître l'efficience de la Régie et de simplifier la démarche pour le client.
";2009-04-01;2014-03-31;2009-05-01;2015-12-31;11200000,0;12962500,0;7415300,0;5547200,0; 59    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
3819;Sommaire du dossier citoyen en ligne;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P803;Ce projet consiste à mettre à la disposition du client une porte d’entrée personnalisée donnant accès à l’information et aux services pertinents à sa situation. Ce service Web lui permettra d’accéder en ligne et de manière autonome à certaines informations que la Régie détient sur lui.;2008-01-01;2011-09-30;2008-05-01;2012-09-30;4929800,0;6016200,0;5158000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Terminé en cours d'année
3935;GDD - Gestion des droits délégués;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957045;"Ce projet concerne les fonctions relatives à la gestion déléguée des droits d'utilisation du territoire public. Sur les territoires où la gestion est déléguée, le MRN doit récupérer les informations, les valider et les inscrire dans le registre minier. Le Ministère doit également être en mesure de poursuivre la gestion des droits sur les territoires où il n'y a pas de délégation, et ce, de façon graduelle selon les MRC signataires des protocoles d'entente sur la délégation. 

Le développement d'un module est requis pour une interface à l'intention des MRC délégataires afin d'assurer à la ministre le transfert de l'information relative à la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État. ";2011-06-01;2013-03-31;2011-06-01;2013-06-30;917500,0;917500,0;673800,0;4400,0; 98    ;10,0;0,0;6,3;0,1;Le projet a dû être retardé de trois mois en raison de modifications prioritaires à des systèmes reliés.;2013-06-30;2013-10-04 09:22;Vert
4017;Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707550;Implantation de la solution d'identification à deux facteurs afin de répondre à des impératifs de nos partenaires policiers.;2008-04-01;2011-03-01;2008-04-01;2015-03-31;800000,0;990800,0;1110000,0;462500,0; 79    ;0,0;0,6;10,0;0,0;En raison de retard attribuable au processus administratif, lequel a été particulièrement long pour ce dossier, notre échéancier de réalisation a été repoussé à plusieurs reprises. En effet, le choix de la Solution n'a été possible qu'au troisième appel d'offres. Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé un projet pilote et les travaux pour le déploiement ont ;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
4021;Gestion du dossier numérique (GDN);Tribunal administratif du Québec;Justice;4021;Ce projet à pour but de mettre en place tous les éléments nécessaires pour convertir le TAQ en un tribunal sans papier. Il s’agit donc de mettre en place la numérisation des documents, la voûte documentaire pour la conservation des documents et différents outils pour faciliter la gestion des dossiers et le travail des juges administratifs dans leurs activités juridictionnelles.;2011-11-01;2013-12-31;2011-11-01;2015-03-20;533800,0;711600,0;277500,0;434100,0; 51    ;10,0;0,0;7,6;0,1;-;2013-06-30;2013-08-16 08:19;Vert
4029;EXF - Exploitation des données fauniques;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957040;Ce projet consiste à créer à partir des systèmes actuels ( VPPC, Certificat du chasseur, Enregistrement de gros gibiers,FBI-GRIF, etc) un entrepôt de données qui pourra être exploité avec facilité pour produire des rapports de gestion. Un certain nombre de rapports pré-formatés seront disponibles alors que d'autres pourront être élaborés directement par les utilisateurs.;2007-10-01;2013-03-01;2007-10-01;2013-03-31;534500,0;534500,0;525100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-04 09:22;Terminé en cours d'année
4043;Refonte du système GGA (gestion du Greffe de l'arpenteur);Ressources naturelles;Ressources naturelles;P1008;"Le projet de refonte du système GGA a pour objectif d'éliminer les risques de dysfonctionnement du système relié à désuétude technologique et d'améliorer la prestation de services à la clientèle en fournissant les services en ligne. 
Ce projet a été rendu nécessaire afin d’améliorer la prestation de services en termes de délais et d’accès aux documents du greffe, d’optimiser les tâches de gestion du greffe par des outils plus efficaces et de préserver l’intégrité des données du système.";2008-02-01;2014-12-31;2008-02-01;2014-12-31;4100000,0;3607000,0;1987300,0;1619700,0; 49    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-04 10:04;Vert
4055;SARNI - Compilateur SARNI 2;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340060;Ce processus supporte la mise en œuvre des plans de contrôle régionaux à appliquer au suivi du Réglement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'Éat (RNI) réalisé par les unités de gestion. Celui-ci s'effectue à l'aide du logiciel SARNI.  Le projet a comme objectif de faire un nouveau système permettant le suivi de l'application du RNI afin de supporter la restructuration des instructions pour la vérification du RNI ainsi que la nouvelle méthodologie de collecte de données.  ;2008-04-01;2013-03-01;2008-04-01;2013-03-31;358800,0;268000,0;264000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
4073;Modernisation du sous-système Insectes et Maladies des Arbres (IMA);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340055;Dans le cadre des activités courantes, la DEPF a besoin de suivre et gérer les activités de prise de données du personnel de terrain. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir accès aux informations les plus récentes concernant les données du territoire. La DEPF doit aussi diffuser des informations géomatiques précises, pertinentes et actualisées. IMA ne permet pas actuellement de combler les besoins exprimés. Pour corriger cette situation, le présent projet a pour but de faciliter l'échange des données de IMA et assurer les utilisateurs d'un accès actualisés des structures et des données de IMA. Le projet contribuera à l'amélioration de la gestion des forêts de l'État. La dernière année du projet a pour but la validation de données historiques et leur intégration à l'intérieur d'une base de données unifiées au côté des données récentes. Les données seront alors beaucoup plus facilement accessibles et exploitables pour des besoins reliés, entre autres, aux changements... manque d'espace;2008-01-01;2013-03-01;2008-01-01;2013-03-31;875100,0;875100,0;874200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
4089;Refonte du système de mission AGI;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Sphinx;Refonte du système de mission AGI qui permet de gérer les dossiers d'autorisation, de déclaration et d'enquête de la Commission. Le système AGI n'est plus supporté depuis plusieurs années par la firme conceptrice qui n'existe plus. Le projet consiste en la création, en PHP, par des ressources internes, d'un système de mission entièrement Web.;2008-08-01;2012-03-01;2008-08-01;2014-09-30;570000,0;570000,0;892000,0;223000,0; 75    ;0,0;1,0;2,7;0,3;L'équipe informatique de la Commission a dû composer, dans la dernière année, avec de nombreux départs. Pour le moment, aucune acquisition et aucun contrat externe ne sont anticipés dans ce projet qui progresse comme prévu et dont les résultats seront probablement atteints dans les délais établis. Il est à noter que la Commission s'est distinguée grâce à son système de mission Sphinx en remportant le concours des OCTAS 2011 dans la catégorie « Transformation des processus organisationnels ». Ce concours, celui de l’excellence en technologie de l’information (TI) au Québec, récompense les meilleures réalisations dans le domaine et met en lumière l’importance des TI dans l'amélioration de la performance des organisations publiques et privées.;2013-06-30;2013-08-14 12:37;Vert
4131;Gestion électronique des documents (GED);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-146;Mise en place d'un système de gestion électronique des documents au LSJML;2008-09-01;2020-01-01;2008-09-01;2013-08-31;456400,0;456400,0;423200,0;23800,0; 95    ;10,0;0,0;8,8;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
4319;MOSAIC - Gestion des programmes d'infrastructures (D-20);Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250001855;Nouvelle solution d'affaires qui vise à mettre en place les services permettant de gérer de façon uniformisée l'ensemble des programmes d'aide financière en infrastructures municipales. ;2009-12-01;2014-03-01;2009-12-01;2015-08-01;10408000,0;34160300,0;13752600,0;20412500,0; 27    ;10,0;0,0;8,6;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Vert
4337;Gestion des programmes de compensation (D-21);Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250000021;Évaluer et positionner les scénarios d'évolution des systèmes de compensations tenant lieu de taxes. Développer une solution soutenant les activités administratives de calcul des compensations et de paiements.;2008-09-01;2012-01-01;2008-09-01;2014-03-31;4650000,0;4650000,0;5260700,0;0,0; 100    ;1,6;0,4;7,7;0,1;L'écart entre le budget autorisé du projet et le coût du projet s'explique notamment par la mise en application d'une obligation légale non prévue. L'écart entre la date de fin prévue et la date de fin réelle est dû à une complexité dans la conversion des données.;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Terminé en cours d'année
4341;Modernisation des systèmes de mission - SISTA;Commission des lésions professionnelles;;CLP-2007-001;Refonte des systèmes de la CLP qui datent de 1991 et 1994;2009-05-01;2013-03-01;2009-12-01;2013-03-31;6367200,0;6367200,0;5806200,0;300000,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-09 10:52;Terminé en cours d'année
4348;SAGIR-SGR1 - Implantation;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;SGR;Ce projet a pour but d’implanter le Système comptable dépenses et acquisitions (SAGIR-SGR1) de la Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR) à la Société d'habitation du Québec afin de supporter la gestion des frais d'administration.;2010-04-01;2012-03-01;2010-04-01;2013-05-01;325000,0;325000,0;388000,0;0,0; 100    ;5,1;0,2;8,6;0,0;Cinq demandes de changements majeurs ont été autorisées par le comité directeur du projet, moins de 6 mois avant la fin de celui-ci. Elles sont essentielles à la bonne gestion financière de l’organisation et ajoutent à la portée initiale du projet. Ces demandes sont l'ajout de fonctionnalités pour faciliter l'exécution de tâches administratives (gestion des cartes de crédit, des taxes et opérations financières) qui n'étaient pas disponibles dans SAGIR. Ces nouvelles fonctionnalités ont nécessité un investissement de 60 000 $ et ont requis 120 jours de travail supplémentaires.;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Terminé en cours d'année
4424;Mise en ligne de la DCS travailleurs qualifiés;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 802;"Ce projet vise le développement de la demande de certificat de sélection du Québec en ligne en fonction du processus cible Sélection des travailleurs qualifiés.					
					
";2010-02-01;2011-02-01;2010-02-01;2013-09-01;413700,0;1022400,0;960300,0;62200,0; 91    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Démarré en 2010, ce projet visait à mettre en ligne la demande de certificat de sélection du Québec (travailleurs qualifiés) avec un prestataire de services. À la suite de problèmes contractuels et l'acquisition d'un nouveau système d'information et d'un nouvel environnement de développement, le Ministère a décidé d'annuler ce projet. Un repositionnement et une évaluation des besoins d'affaires et technologiques est en cours.;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Annulé
4426;FEL (phase II) -  Nouveaux modules de formation;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 812;Ce projet vise à développer des modules en ligne (e-learning) de niveau avancé (en français oral et écrit) et pour certains domaines professionnels (santé, génie et administration). Ces actions sont entreprises afin de faciliter l'accès à un ordre prof. et au marché du travail. ;2008-09-01;2013-11-01;2008-09-01;2013-03-31;2857700,0;2857700,0;2712200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Terminé en cours d'année
4496;Facturation des services dispensés aux municipalités et autres organismes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;70007;Mettre en place un progiciel financier pour remplacer le système actuel de facturation des services dispensés aux municipalités, aux organismes publics et au secteur privé.;-;-;2006-08-01;2012-06-30;1390300,0;2606800,0;2405100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
4512;Prestation électronique de services pour les entreprises;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71505;Développer une offre de services électroniques Web pour les entreprises ayant un parc de véhicules.;-;-;2008-01-01;2012-09-30;4733600,0;4294300,0;4554000,0;0,0; 100    ;8,2;0,1;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
5521; Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) (P-001);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800202;Une solution d'affaires et technologiques qui permet au MDDEFP d'administrer efficacement le programme du RSVL et d'offrir aux citoyens des services électroniques pour consulter, produire, conserver et partager les informations, les connaissances et les activités qu'ils réalisent dans le cadre de leur participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs.;2009-04-01;2012-09-15;2009-11-18;2015-03-01;943400,0;943400,0;305400,0;638000,0; 32    ;10,0;0,0;4,1;0,2;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
5523;Portail des connaissances sur l'eau (DRI-28);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800027;Mise en oeuvre d'un portail collaboratif supportant les processus de gestion intégrée de l'eau.  Portail qui introduit des outils technologiques collaboratifs et de participation de tous les acteurs de l'eau (ex.: blogue, clavardage, wiki, forum, etc).  ;2009-02-01;2012-12-31;2009-11-20;2015-03-31;2496400,0;2496400,0;395700,0;2100700,0; 15    ;10,0;0,0;4,4;0,2;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2013-06-30;2013-08-14 13:07;Vert
5704;Gestion des identités et des accès et élaboration d'un cadre de gestion de la sécurité;Justice;Justice;320700050;Le projet vise à automatiser les activités du processus de gestion des Identités et des accès (GIA) au ministère de la Justice du Québec. Le projet comprend aussi l'élaboration d'un cadre de gestion de la sécurité à la DRI.;2009-04-01;2011-09-01;2011-08-01;2013-04-01;1194500,0;1194500,0;612600,0;581900,0; 51    ;10,0;0,0;;;"L'évaluation initialement présente au tableau de bord s'appuyait sur une analyse d'opportunité produite en 2010, incluant naturellement un certain niveau d'imprécision.
Le Ministère a procédé au dernier trimestre de 2012-2013 à la réévaluation de la portée et de la solution retenue pour quelques projets à portée ministérielle. Le projet de gestion des identités et des accès fait partie de ceux-là. Le projet est donc suspendu jusqu'à ce que l'organisation ait statué sur la nouvelle portée à lui donner
";2013-06-30;2013-08-30 15:57;Suspendu
5758;Modernisation - Mise en place de services en ligne en assurance médicaments;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-54;Ces services en ligne (SEL) constituent un nouveau canal sécuritaire de communication qui soutient le citoyen lors de son inscription et de sa désinscription à l'assurance médicaments. Ces services lui permettant ainsi de s'acquitter de ses obligations que la Loi sur l'assurance médicaments lui incombent. De plus, ce projet est en lien avec la politique-cadre intitulée Gouvernement en ligne.;2009-04-15;2011-06-30;2009-04-01;2013-03-31;1990100,0;1990100,0;949800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;0,0;0,8;Après la première livraison du projet réalisée dans les délais prévus, des analyses supplémentaires ont été nécessaires et ont permis de repositionner la deuxième phase du projet.;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Terminé en cours d'année
5762;Modernisation de la carte d'assurance maladie;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-56;La modernisation de la carte d'assurance maladie, avec l'ajout d'un code à barres et l'implantation d'un service en ligne (SEL), permet de tirer avantage de l'univers électronique notamment pour mieux répondre aux attentes exprimées par plusieurs professionnels de la santé.;2009-02-01;2011-03-31;2009-02-01;2013-03-31;865000,0;865000,0;407800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;0,0;0,9;Après les deux premières livraisons réalisées dans les délais prévus, le projet a par la suite été mis en veilleuse dans l’attente de l’avancement de certains dossiers nécessaires à sa poursuite et à son positionnement.;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Terminé en cours d'année
5846;Implantation signature numérique ingénieurs ;Transports;Transports;P2262;"Le projet Signature numérique des ingénieurs vise a optimiser les processus impliqués dans la préparation des appels d'offres pour les projets d'infrastructures de transport par l'introduction de la signature numérique des ingénieurs.  
";2009-04-01;2015-03-31;2009-03-01;2014-03-31;700000,0;700000,0;528400,0;119600,0; 81    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
5856;Migration LiveLink 9.x;Transports;Transports;P4085;"Le projet de migration à LiveLink 9.7.1 contribue au rehaussement des infrastructures pour supporter la Gestion intégrée des documents (GID).  .
";2008-04-01;2013-03-31;2009-05-01;2013-03-31;940000,0;940000,0;314100,0;0,0; 33    ;10,0;0,0;;;...;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Annulé
5892;Évolution du SAN ;Transports;Transports;C7101;"Mise à niveau du SAN, acquisition et installation d'équipements d'emmagasinage de données par le ministère.  
";2009-04-01;2014-12-31;2009-04-01;2014-12-31;7000000,0;7250000,0;5093600,0;2156400,0; 95    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
5924;Gestion de la relation clientèle (Bonification du dossier client (GDC) et intégration du système téléphonique);Justice;Justice;DRC Fiche 13;Le projet consiste à mettre en place un système de gestion de la relation clientèle pour les différents secteurs d'activités de la DRC. Ce système sera développé à partir d'une approche globale centrée sur le client. Il permettra de mieux connaître le comportement du client afin de le servir adéquatement. Ce projet comprend notamment une bonification du module de gestion des dossiers client et de son intégration  au système téléphonique de la DRC.;2012-10-01;2014-03-01;2012-11-01;2014-06-30;824100,0;824100,0;449200,0;375000,0; 70    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-16 20:48;Vert
5940;Révision des services en ligne;Justice;Justice;0062-320600010;Évaluation des services en ligne offerts via le site internet du BIA (partie informationnelle et transactionnelle), et évolution des composantes technologiques les supportant.;2011-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2014-04-01;312900,0;312900,0;43700,0;269200,0; 14    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
5944;Conformité norme PCI-DSS;Justice;Justice;320600008;"La norme PCI/DSS est une obligation que les organismes, qui acceptent le paiement par carte de crédit, doivent respecter.
Le BIA encaissant des transactions de cartes de crédit est soumis à l'exigence de conformité à la norme de sécurité PCI/DSS.";2011-03-01;2012-10-01;2009-11-01;2013-01-01;471300,0;471300,0;656000,0;1300,0; 30    ;10,0;0,0;;;"L'évaluation initialement présentée au tableau de bord s'appuyait sur une étude sommaire incluant naturellement un certain niveau d'imprécision.
Ce projet est tributaire de la solution de paiement électronique mise à la disposition des ministères et organismes du gouvernement du Québec par le ministère des Finances. Il est également tributaire de l'évolution du contexte réglementaire de l'industrie du paiement par cartes de crédit. Conséquemment, le Bureau des infractions et des amendes (BIA) et la Direction des ressources informationnelles (DRI) ont convenu de redéfinir la portée de ce projet et la nature de la solution retenue. Donc, ce projet a été suspendu.
";2013-06-30;2013-08-30 15:57;Suspendu
5952;Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;SGR2;Modernisation à l'échelle gouvernementale des processus et des outils supportant la gestion des ressources humaines. Cette modernisation, combinée aux besoins non comblés par SAGIR en ce qui a trait à la gestion spécifique au MRIFCE du personnel affecté réseau et des employés recrutés localement, auront un impact sur les systèmes ministériels existants. ;2009-06-01;2011-12-31;2009-06-01;2014-06-30;515900,0;329100,0;127400,0;201700,0; 35    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-17 09:34;Vert
6060;Refonte des communications écrites avec le client (SCEC);La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-063;Le projet vise à revoir les communications écrites avec le client afin de créer un entrepôt de documents.;2008-10-01;2011-12-01;2009-10-01;2013-03-31;535000,0;535000,0;644600,0;0,0; 100    ;4,9;0,2;0,0;0,6;La révision des priorités de développement de systèmes à la FADQ a induit des délais dans le calendrier de ce projet.;2013-06-30;2013-08-14 11:22;Terminé en cours d'année
6106;Système de recherche géoréférencé (SRG);Ressources naturelles;Ressources naturelles;P2032;La mise en place du service de recherche géoréférencé vise notamment  : 1- à obtenir une vision spatiale uniforme et intégrée de l'actif documentaire des systèmes de mission entreposé dans la solution de gestion électronique de documents (GED). Ce service sera utilisé par le nouveau système de refonte du système Gestion du greffe de l'arpenteur général du Québec (GGA). 2- À permettre l'utilisation de services communs d'interface de visualisation et d'amendement des documents de la GED. ;2009-07-01;2012-12-30;2010-03-01;2013-02-23;601500,0;821700,0;507000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;7,4;0,1;-;2013-06-30;2013-10-04 10:04;Terminé en cours d'année
6232;Rehaussement de composantes à l'ITA;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;180;"Mettre en place un système de gestion pédagogique unique pour l'ITA permettant la gestion courante des affaires académiques dans chacun des deux campus de l'ITA. Réseau d'interconnexion entre les deux campus de l'ITA et les CEGEP (RISQ). 

";2010-09-01;2011-03-01;2011-05-01;2013-03-31;300000,0;300000,0;279600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Terminé en cours d'année
6256;Solution d'affaires - Loi sur le patrimoine;Culture et Communications;Culture et Communications;0000-01-1;Réviser les processus et les outils informatiques concernant la gestion du patrimoine culturel, la gestion des sites archéologiques et l'émission des permis archéologiques afin de répondre aux exigences du projet de Loi sur le patrimoine culturel.;2009-02-01;2011-12-01;2009-02-01;2014-03-01;3843400,0;3843400,0;2541500,0;1301900,0; 66    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-29 11:37;Vert
6300;Destruction des dossiers;Curateur public;Santé et Services sociaux;8060;Développer de nouvelles fonctionnalités au système opérationnel pour épurer les données des dossiers et détruire les dossiers physiques selon le calendrier de conservation. La stratégie pour la destruction des dossiers étant définie, le projet est redémarrée.;2009-05-01;2011-03-01;2009-05-01;2013-06-29;260000,0;260000,0;277300,0;0,0; 100    ;8,0;0,1;3,0;0,3;"L’écart concernant le budget s’explique notamment par le coût de redémarrage des travaux suite à une suspension de 16 mois. Quant à l’écart concernant l’échéancier, il s’explique par le temps requis pour la réappropriation du projet et la reprise de ce dernier avec un effectif réduit; les ressources originalement affectées à ce projet étant réassignées à d’autres projets.";2013-06-30;2013-08-08 15:02;Vert
6336;Rehaussement de l'environnement de travail électronique;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P901;Ce projet consiste à doter les employés de la Régie d'une gamme d'outils collaboratifs et de partage des connaissances qui supporteront les processus administratifs par une stratégie prévoyant la réalisation de projets pilotes permettant d'être déployés en format générique.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2013-12-31;3306000,0;3306000,0;2240800,0;1065200,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
6338;Optimisation des communications administratives;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P902;Le projet consiste à mettre en œuvre une solution afin d'optimiser la gestion de l'évolution des communications écrites à la clientèle et d'améliorer l'ensemble du processus de production de ces mêmes communications.  ;2009-03-01;2012-03-31;2009-03-01;2013-12-31;3644700,0;4178100,0;3124400,0;1053700,0; 72    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
6340;Modernisation des fonctions communes - réalisation;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P302;Ce projet consiste à moderniser les outils informatiques communs utilisés par les préposés aux renseignements pour réaliser leurs tâches dans le cadre des processus d’affaires. Cette démarche est aussi en ligne avec les orientations prévues à la stratégie TI.;2010-04-01;2012-12-31;2010-04-01;2013-06-30;2787100,0;3186000,0;2753700,0;432300,0; 93    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
6342;Maximiser l'utilisation de la GPA comme outil de gestion;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P905;Ce projet vise à développer des indicateurs et des outils d'analyses financières de type prix de revient qui permettront aux gestionnaires d'effectuer plus facilement l'évaluation financière des coûts et une meilleure allocation des ressources selon la performance et le volume d'activités réel de chaque unité administrative.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2012-12-31;334500,0;334700,0;267200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Terminé en cours d'année
6358;Inscription en ligne aux rendez-vous et sessions d'information;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 914;"Le projet prévoit la mise en ligne d’une application en ligne offrant un accès universel et plus d’autonomie aux personnes immigrantes pour gérer leur participation aux sessions d’information et à des rendez-vous donnés au MICC ou chez ses partenaires. 
";2009-10-01;2011-02-01;2009-09-01;2013-06-30;383200,0;1165100,0;1776000,0;0,0; 100    ;0,0;0,5;9,1;0,0;"En 2009, le budget total estimé du projet est de 383 200 $. Son échéance est prévue pour le 11 janvier 2011. En novembre 2010, le Secrétariat du Conseil du trésor autorise un budget total de 674 061 $ et ajusté en 2012 pour un montant de 1 165 119$. En 2012, le budget prévisionnel du projet passe à 1 778 431 $, alors que le montant des coûts engagés, au 28 mars 2013, s’élève à 1 726 401 $. Une somme de 40 000 $ est provisionnée au budget du projet en 13-14 pour le soutien et la maintenance post implantation. Les applications (produit) ont été implantées en février 2013. Le projet a été officiellement clôturé le 15 avril 2013.
";2013-06-30;2013-08-16 10:11;Terminé en cours d'année
6360;Transfert de la plateforme FEL (CSPQ ou autre hébergeur);Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 915;Le Ministère offre présentement des cours de français en ligne pour les immigrants du Québec et les candidats à l'étranger détenteurs d'un certificat de sélection du Québec, en attente du visa fédéral. Le Ministère a signé un contrat de location de la plateforme de formation SIGAL, d'hébergement et d'infrastructure.;2009-07-01;2011-02-01;2009-07-01;2014-01-31;431500,0;431500,0;383900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Terminé en cours d'année
6380;Gestion électronique et authentification des documents;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 901;"Le projet vise à implanter un système de gestion des documents électroniques et d'authentification reliés aux dossiers de la clientèle. 
Le projet vise à implanter une solution logicielle ou procéder au développement d'un système électronique des documents du Ministère.";2010-06-01;2012-09-01;2010-10-01;2012-05-30;1917500,0;1917500,0;802100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;0,0;0,5;Arrêt officiel des activités en juin 2012 mais clôture comptable en fin d'année financière 2012-2013 soit mars 2013.;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Terminé en cours d'année
6408;Refonte du système Alcool (ACOLYTE);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-181;Refonte du système d'émission des permis d'alcool développé en 1984 avec les technologies DatacomDB et le langage de programmation Ideal dans le but d'assurer la survie et la continuité des opérations.;2009-04-01;2013-03-01;2009-04-01;2015-06-30;3735900,0;3516500,0;369400,0;3146900,0; 11    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
6412;Informatisation de l'aide financière aux sinistrés (TRAFIQ);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-182;Support à la gestion des programmes d'aide financière aux sinistrés.;2009-05-01;2011-01-01;2009-05-01;2012-09-01;866000,0;866000,0;1066200,0;0,0; 100    ;4,4;0,2;5,5;0,2;Projet terminé.;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Terminé en cours d'année
6448;Conversion VB6 des systèmes administratifs et de soutien;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73001;Conversion des systèmes administratifs et de soutien développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;-;-;2009-05-01;2013-12-31;3574000,0;2191000,0;1606000,0;585000,0; 74    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
6452;Conversion VB6 des systèmes du Contrôle routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73301;Conversion des systèmes du Contrôle routier développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;-;-;2009-02-01;2013-12-31;7341300,0;7341300,0;5139900,0;2201400,0; 87    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
6460;Examen théorique automatisé du permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73509;Remplacement de l'application utilisée en centre de services pour les examens théoriques de permis de conduire.;-;-;2009-03-01;2012-12-31;6366200,0;6366200,0;6120800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
6478;Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707503;Procéder à la refonte de l'application actuelle (B14) visant les dossiers en lien avec les renseignements de sécurité.;2009-04-01;2012-03-01;2012-06-18;2014-12-31;3744300,0;3744300,0;17600,0;3726600,0; -      ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
6624;Mise à jour salle des serveurs (anciennement Mise à niveau de l'infrastructure réseau);Tribunal administratif du Québec;Justice;6624;Ce projet consiste principalement à la mise à niveau du réseau informatique du TAQ. Le renouvellement de plusieurs composantes étaient requis compte tenu de l'âge et que certaines technologies n'étaient plus supportées par les fournisseurs. Le tribunal doit augmenter la robustesse de son infrastructure de services pour le soutenir dans sa transformation vers un tribunal sans papier. ;2009-02-01;2011-10-30;2009-09-01;2016-12-31;899200,0;899200,0;629800,0;269400,0; 54    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:19;Vert
9352;Évolution du système d'exploitation et de la suite bureautique;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;143;Mise à niveau de Windows et suite Office;2010-10-01;2012-03-01;2010-10-01;2014-09-30;1274400,0;1274400,0;113600,0;1210100,0; 10    ;8,8;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Vert
9384;Relevés fiscaux 2012 - Aide financière de dernier recours (AFDR) - Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS) ;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5084;Production des relevés fiscaux 2012 - Aide financière de dernier recours (AFDR) - Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS) et Prime au travail adaptée (PTA);2012-01-17;2013-01-11;2012-01-17;2013-01-11;856500,0;856500,0;702500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Terminé en cours d'année
9402;Identification automatisée par téléphone ;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5021;Mise en place d'un service d'identification automatisée et authentification semi-automatisée par téléphone pour le Centre de communication avec la clientèle (CCC). L'authentification sera complétée par l'agent du CCC selon le protocole établi. Le projet ne concerne que la clientèle de l'aide financière de dernier recours (AFDR) qui est desservie par l'offre de service du CCC.;2009-05-28;2013-12-05;2009-05-28;2013-12-05;989600,0;989600,0;575400,0;396800,0; 59    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Vert
9422;Relevés fiscaux 2012 - Programme Alternative jeunesse;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5080;Production des relevés fiscaux 2012 - Programme Alternative jeunesse. ;2012-01-18;2013-02-28;2012-01-18;2013-01-11;141100,0;141100,0;127800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Terminé en cours d'année
9424;Relevés fiscaux 2012 - Emploi;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5081;"Production des relevés fiscaux 2012 - Emploi
";2012-01-27;2014-02-28;2012-01-27;2013-10-25;512400,0;512400,0;243500,0;268900,0; 48    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Vert
9430;Relevés fiscaux 2012 - Supplément à la prime au travail et programmes spécifiques;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5087;Production des relevés fiscaux 2012 - Supplément à la prime au travail et programmes spécifiques.;2012-01-17;2013-02-28;2012-01-17;2013-02-08;167300,0;167300,0;140600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Terminé en cours d'année
9438;Optimisation de l'environnement bureautique;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Optimisation environnement bureautique;En prévision de la fin du support par le fabricant, prévue pour avril 2014, mise à niveau de Windows XP à la version 7, et de Office 2003 à Office 2010.;2010-03-01;2014-03-31;2010-03-01;2014-03-31;487000,0;487000,0;387000,0;100000,0; 85    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-17 09:34;Vert
9472;Projet SAGIR : solution d'affaires en gestion intégrée des ressources  - module SGR-2 ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPAGI-04;Le module 2 du projet SAGIR (SGR-2) porte sur la modernisation des processus de gestion des ressources humaines. Il vise l'établissement d'un dossier unique pour chaque employé de la fonction publique et d'un seul dépôt gouvernemental de données sur le personnel. Le CSPQ assure la coordination du chantier et appuie les sites d'implantation en leur fournissant les outils et le matériel de soutien.;2009-05-01;2011-12-31;2009-05-01;2014-12-31;1316500,0;1316500,0;571600,0;455600,0; 56    ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Suspendu
9514;Comptoir de données - Fiche d'enregistrement;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;177;Ce projet vise à exploiter les données résultant de l'enregistrement obligatoire des producteurs agricoles au Ministère (ex. : localisation des entreprises, productions animales et végétales, superficies cultivées).;2011-04-01;2012-03-01;2011-03-01;2013-05-31;993500,0;993500,0;943500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Terminé en cours d'année
9526;Évolution des systèmes de téléphonie;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;153;Remplacer graduellement en région les systèmes téléphoniques désuets, par des téléphones utilisant les technologies IP.;2012-04-01;2014-03-01;2012-04-01;2016-03-31;700000,0;700000,0;168700,0;531300,0; 24    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Vert
9554;Évolution de l'atelier de développement et du système d'exploitation serveur;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-08;Mise en œuvre d'une stratégie d'évolution des infrastructures des services en ligne afin de maintenir les services d'affaires et de se positionner pour les années à venir en matière d'évolution, de sécurité, de niveau de services et de disponibilité. ;2010-04-01;2013-10-31;2010-04-01;2014-03-31;8147300,0;8147300,0;6060300,0;2087000,0; 74    ;10,0;0,0;6,7;0,1;Replanification des travaux selon les priorités de l'organisation et de la complexité du projet.;2013-06-30;2013-08-16 11:21;Vert
9556;Évolution du poste de travail;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-09;Mettre en place une infrastructure évolutive, souple et agile pour répondre à l’évolution des besoins, notamment en positionnant le poste de travail de l’utilisateur dans un environnement dynamique (autonomie du personnel, travail collaboratif, sécurité, etc.). Cette infrastructure facilitera l’évolution du portefeuille des applications de mission de la RAMQ et contribuera au développement de l’organisation ainsi que de ses ressources.;2010-05-01;2013-03-31;2010-05-01;2014-12-31;5343300,0;5343300,0;4124400,0;1726500,0; 70    ;7,2;0,1;0,0;0,5;L'échéancier du projet a été révisé à la suite des nouvelles orientations gouvernementales relatives à la mise à niveau des logiciels sur les postes de travail.;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Vert
9568;Conciliation et comptabilistion des recettes gouvernementales (CCRG);Finances et Économie;Finances et Économie;MFQ-002;Remplacement du système servant à la comptabilisation des recettes gouvernementales (Sygbec gestion bancaire) utilisé par la Direction principale de la gestion bancaire du MFEQ.  ;2011-06-30;2013-02-28;2011-06-30;2013-07-29;360200,0;360200,0;274700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;5,1;0,2;Le projet s'est terminé le 28 juin 2013. ;2013-06-30;2013-08-21 13:59;Terminé en cours d'année
9576;Procès verbal électronique;Tribunal administratif du Québec;Justice;9576;Ce projet vise à permettre aux juges et leurs adjointes de saisir les informations des procès verbaux et ainsi éviter les multiples saisies. Une première étape consistera à la conception d'un prototype pour les secteurs CETM (Commision d'examen des troubles mentaux) et Conciliation.;2011-11-01;2014-09-30;2011-11-01;2015-05-21;417800,0;441000,0;64300,0;376700,0; 31    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:19;Vert
9604;Prestation électronique de services (PES);Finances et Économie;Finances et Économie;#04-2010;Développer des services transactionnels en ligne pour la clientèle du Ministère (entreprises).;2010-09-01;2015-03-01;2011-04-01;2015-09-01;2734000,0;2734000,0;772300,0;1961700,0; 28    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-21 13:59;Vert
9606;Modernisation du système d'information du Fonds de financement et de Financement Québec (MSIFQ);Financement-Québec;Finances et Économie;MFQ-003;Modernisation du système d'information qui réalise les opérations du Fonds de financement et de Financement Québec.  ;2010-04-01;2012-12-01;2011-11-01;2015-02-05;2707600,0;2707600,0;1480200,0;1227400,0; 55    ;10,0;0,0;9,9;0,0;-;2013-06-30;2013-10-01 14:18;Vert
9616;Modification à la loi RRQ - 2010;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P911;Ce projet consiste à modifier les processus de travail et systèmes pour y intégrer les nouvelles dispositions législatives découlant de la modification à la Loi sur le régime de rentes du Québec.;2010-02-01;2012-06-30;2010-02-01;2013-12-31;5145500,0;7192400,0;6679600,0;512800,0; 93    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
9632;Surveillance électronique des sursitaires (pilote);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-155;Implantation d'un système de surveillance électronique pour la surveillance des sursitaires de la direction générale des services correctionnels.;2010-05-01;2012-09-01;2010-05-01;2014-12-16;960000,0;960000,0;14400,0;945600,0; 2    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
9636;Refonte de DUC;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-139;Refonte du système de déclaration uniforme de la criminalité;2010-01-01;2012-02-01;2010-01-01;2013-10-31;135700,0;230100,0;255800,0;19200,0; 94    ;5,1;0,2;6,4;0,1;Changement de portée. Changement des pilotes.;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Jaune
9648;SAGIR SGR-2;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-157;L'implantation de SAGIR au gouvernement du Québec relève du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).  La livraison deux (SGR2) permettra de mettre en place un système de gestion des ressources humaines.;2009-06-01;2011-12-01;2009-06-01;2014-05-01;1546700,0;1546700,0;768400,0;241000,0; 91    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
9650;Télécommunications;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2008;"Acquisition et déploiement d'un nouveau parc d'équipement réseau (routeur/commutateur/convergé).
";2012-01-01;2016-03-01;2013-03-01;2015-03-01;700000,0;700000,0;0,0;650000,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
9656;Évolution des applications de l'intranet CGER;Transports;Transports;CGER02;Mise en place de nouvelles applications SQL pour répondre aux  besoins non comblés par les systèmes de l'environnement IntraCGER. ;2009-04-01;2011-03-01;2009-04-01;2015-03-01;900000,0;900000,0;255000,0;513000,0; 30    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Quelques ajustements ont été apportés au carnet de commande afin refléter les priorités de l'organisation.;2013-06-30;2013-09-13 16:08;Vert
9660;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2013;Cette fiche projet a été annulée et rem^placée par la fiche 2014;2011-04-01;2012-03-01;2013-03-01;2017-03-01;270000,0;;0,0;0,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Annulé
9662;Postes de travail de l'espace public;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2002;"Acquisition et déploiement d'un nouveau parc de postes de travail dédié à l'espace public des différents sites de BAnQ.
";2012-01-01;2016-03-01;2013-01-01;2015-09-30;350000,0;400000,0;160000,0;0,0; 20    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Vert
9664;Serveurs ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2007;"Acquisition d'un parc de serveurs en remplacement de ceux déjà en opération et qui sont en fin de vie. Ce parc de serveurs est dédié à l'utilsation des logiciels de virtualisation Vmware et Citrix, deux logiciels permettant de maximiser l'utilisation des ressources serveurs.
";2012-04-01;2016-03-01;2012-11-01;2013-09-30;420000,0;420000,0;325000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Vert
9670;Salles informatiques;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2010;Les installations de la salle informatique sur la rue Holt sont vétustes et la croissance du nombre de serveurs et surtout de stockage des collections numériques dépassent largement les ca+pacités de la salle à la Grande Bibliothèque. ;2011-10-01;2013-03-01;2013-03-01;2017-03-01;;;35000,0;570000,0; 10    ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
9680;Bibliothèque et Archives Virtuelles du Québec;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3032;Phase 3: Harmonisation et développement pour remplacer les 48 interfaces de valorisation;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2015-03-01;792000,0;792000,0;197400,0;100,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
9682;Dépôt légal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3033;Refonte et développement du système de dépôt légal et de l'ISBN;2010-03-01;2013-03-01;2010-03-01;2017-03-01;2300200,0;2300200,0;1221800,0;30000,0; 98    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Vert
9686;Guichet unique;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3045;Développement du système permettant de soutenir le SQTD;2009-04-01;2013-03-01;2009-04-01;2017-03-01;2798000,0;2798000,0;2022800,0;603500,0; 77    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Vert
9720;Tableau de bord;Office québécois de la langue française;Immigration et Communautés culturelles;10;Système de tableau de bord pour le suivi de la planification stratégique et des indicateurs de gestion. ;2009-04-01;2014-03-31;2009-04-01;2013-03-29;250000,0;250000,0;252400,0;0,0; 100    ;9,7;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 17:13;Terminé en cours d'année
9750;Mettre en place des outils d'analyse et de contrôle de la création de doublons;Régie du bâtiment du Québec;;2;"La présence de doublons fait en sorte que des comptes d'intervenants (entrepreneurs), interlocuteurs, sites et appareils sont créés en double et quelquefois plus.
Cette situation demande des efforts de redressement des comptes clients.";2012-04-01;2013-05-01;2012-04-01;2015-05-01;653000,0;653000,0;163200,0;489700,0; 30    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-23 15:35;Vert
9754;Intégrer dans GIC le processus de demande de permis et des redevances mensuelles en gaz liquéfié (DGZ, OGZ);Régie du bâtiment du Québec;;18;La RBQ désire mettre à la disposition de l'ensemble de son personnel (CRC, directions territoriales, etc.) les moyens lui permettant d'obtenir une vision complète et intégrée de sa clientèle quelque soit le domaine d'intervention : gaz liquéfié.;2012-04-01;2013-05-01;2012-04-01;2013-05-01;350000,0;350000,0;350200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-23 15:35;Terminé en cours d'année
9804;Développement d'une PES pour la livraison numérique des documents remis à la clientèle du RDPRM (extrants électroniques);Justice;Justice;DRC fiche 106;La DRC poursuit son effort d’amélioration de l’efficacité de ses processus d’affaires et, pour ce faire, elle veut réduire ses coûts annuels d’impression de ses extrants tout en offrant un meilleur service à sa clientèle. Le progrès technologique permet d’envisager une solution numérique sécurisée notamment pour la diffusion des documents certifiés à la clientèle du RDPRM.;2013-05-01;2015-03-31;2013-05-31;2015-03-31;962700,0;962700,0;66200,0;896500,0; 6    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-10 15:36;Vert
9844;Remplacement de la connexité des réseaux locaux (DRI-30);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800060;"Ce projet vise le remplacement de l'ensemble de la connexité des réseaux locaux du MDDEFP qui date de 2001 et est composée d'équipements qui ne sont plus supportés depuis plusieurs années.
";2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;2015-07-30;1400000,0;1400000,0;276300,0;1123700,0; 33    ;10,0;0,0;2,5;0,3;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
9846;Rehaussement des infrastructures de stockage (DRI-31);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800052;Ce projet vise la mise à jour des infrastructures stratégiques de stockage du siège social qui supportent une large part de l'ensemble des espaces magnétiques requis au Ministère pour le stockage des données, courriels, documents, programmes, etc.;2010-04-01;2015-03-31;2010-04-01;2015-03-31;967600,0;967600,0;539700,0;139000,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
9874;Déploiement du CCC, 3e panier de services;Justice;Justice;0004-320888001;"Les demandes de renseignements en provenance des citoyens en matière criminelle, pénale et jeunesse sont toujours répondues par les greffes.
Le 3e panier de services prévu à l'intérieur du plan d'action de la DGSJR consiste à transférer ces appels vers le CCC. La nouveauté consiste à ""virtualiser"" en partie le CCC en ayant recours, à des ressources de certains palais de justice et points de service ciblés à cet effet et bénéficiant déjà d'allocations additionnelles.";2013-04-01;2014-03-31;2012-02-25;2014-03-27;503400,0;503400,0;96800,0;406600,0; 19    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
9894;Ajustements requis aux systèmes de l'Agence de traçabilité du Québec;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-105;Le projet vise à mettre en place les contrôles et validations nécessaires lors de la saisie des données dans les interfaces de saisie d’information chez notre partenaire ATQ.;2011-04-01;2012-12-01;2008-12-01;2013-03-31;435000,0;435000,0;417900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;1,4;0,4;La livraison de ce projet devait être synchronisée avec le début des essais du projet P-104 (Traitement des données d'assurabilité en provenance d'ATQ). La date de livraison a donc été reportée en conséquence. La portée et les coûts du projet ont été maintenus.;2013-06-30;2013-08-14 11:22;Terminé en cours d'année
9904;Améliorations GCP;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-094;Le projet vise à optimiser certains traitements informatiques du système de gestion comptable des prêts (GCP) afin de diminuer les interventions administratives lors de la gestion du suivi des prêts.;2009-04-01;2011-04-01;2009-04-01;2013-03-01;400000,0;400000,0;335700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 11:22;Terminé en cours d'année
9906;Améliorations des environnements de production et d'exploitation des bases de données;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;TI-03;Le projet consiste à identifier et à appliquer les mesures permettant d'accroître la sécurité des environnements de production des systèmes et d'exploitation des bases de données pour les environnements DB2 et Oracle.;2009-03-01;2010-06-01;2010-05-01;2014-03-31;253000,0;253000,0;190300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;0,0;34,1;Les ressources affectées à ce projet ont été affectées à d'autres activités prioritaires en cours de projet. La portée et l'envergure du projet ont cependant été maintenues mais la livraison a été reportée dans le temps.;2013-06-30;2013-08-14 11:22;Terminé en cours d'année
9974;Services d'intégration en ligne (S.I.E.L.);Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 006;Le Service d’intégration en ligne (SIEL) est un projet qui vise à accélérer l’intégration économique et sociale des personnes immigrantes et à augmenter leur taux d’emploi. L’objectif consiste à aider les personnes immigrantes détentrices d’un CSQ et possédant un niveau de français suffisant, à développer les compétences nécessaires pour réaliser leur projet d’intégration, et ce, à la hauteur de leurs formations, de leurs expériences professionnelles et de leurs aspirations personelles.;2010-03-01;2013-03-01;2011-04-01;2014-03-01;1220500,0;1220500,0;638200,0;370500,0; 63    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
9986;SIRA - Service de disponibilité des ressources;Justice;Justice;0072-320888003;Ce premier dossier d'affaires adresse plus précisément les nouveaux besoins d'affaires de la clientèle ainsi que l'intégration dans SIRA de certains systèmes existants jugés désuets (Mitigation).;2011-09-01;2013-03-01;2011-09-01;2013-03-31;671500,0;671500,0;643400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Terminé en cours d'année
9990;Greffe virtuel;Justice;Justice;0068-320600015;Le but du projet est de diminuer la matérialisation des dossiers de cour pour le greffe central et les transferts aux greffes pour perception.;2010-06-01;2010-09-01;2010-04-01;2013-10-01;266200,0;266200,0;232500,0;30500,0; 87    ;10,0;0,0;10,0;0,0;"L'évaluation initialement présentée au tableau de bord s'appuyait sur un dossier d'affaires incluant naturellement un certain niveau d'imprécision.
Prévue à l'origine pour répondre aux besoins du Bureau des infractions et des amendes (BIA), la portée du projet a été révisée afin d'y inclure des besoins similaires à la Direction générale des services justice et des registres (DGSJR). Ce changement de portée explique l'augmentation des coûts du projet.
L'impact financier de cette situation est de 135.2K$ (51%).

";2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
10022;Évolution de la solution SGIPA - phase 1 ;Justice;Justice;0064-320600020;"En 2010, ce projet visait à assurer la continuité des services offerts par le BIA en faisant évoluer les composantes (technologiques, logiciels et de sécurité) de la solution SGIPA et de ce fait assurer la pérennité de la solution SGIPA:
• la numérisation des constats et des rapports d'infractions;
• l'aide en ligne du SGIPA;
• le système de traitement massif (STM) pour la gestion des chèques et des coupons-réponse;
• la production des correspondances (serveurs, logiciels, infrastructure...)";2012-04-01;2014-03-01;2012-04-01;2014-03-01;775500,0;775500,0;365900,0;171600,0; 47    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
10052;Gestion du parc automobile ;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707573;Acquisition et implantation d'un progiciel de gestion. ;2010-04-01;2011-03-01;2012-04-01;2014-03-31;825000,0;825000,0;127200,0;665300,0; 37    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
10060;Documents Semi-Actifs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707569;Développement ou Acquisition d'une solution logicielle pour le traitement des documents semi-actifs.;2010-04-01;2011-03-01;2010-04-01;2014-09-30;550000,0;550000,0;234500,0;300000,0; -      ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
10192;MANIA - Mise à niveau de l'infrastructure applicative;Justice;Justice;0007-320700063;"Ce projet vise à conserver à niveau les actifs technologiques associés aux applications du MJQ.
Depuis 2 ans, une infrastructure de données adéquates a été mise en place, ainsi que les bases du volet applicatif.
L’étape actuelle vise à détailler précisément  l’architecture technologique cible.
À la lumière de la recommandation, les étapes subséquentes seront précisées et mises en œuvre.";2013-04-01;2014-03-28;2012-11-30;2014-03-28;527600,0;527600,0;467500,0;390600,0; 88    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
10202;SISTA (Système intégré de services pour les tribunaux administratifs);Régie du logement;Régie du logement;2010-P1;Développement et implantation d'un système intégré de services pour les tribunaux administratifs adapté à la Régie du logement. ;2011-03-01;2011-02-01;2011-03-01;2013-05-31;2632200,0;2632200,0;2387600,0;244600,0; 100    ;10,0;0,0;6,2;0,1;L'implantation a été décalée au 15 juillet 2013 afin de permettre la finalisation des essais d'acceptation qui ont nécessité une période plus longue que prévue, et ce, en raison de la complexité de certaines fonctionnalités, et par conséquent, de l'étendue des tests à effectuer.;2013-06-30;2013-09-16 16:33;Vert
10218;ROH et viabilité hivernale ;Transports;Transports;P2602;"Cette application a pour but d'automatiser des tâches, d'élaborer une base de données et d'y consigner les conventions d'entretien hivernal effectué sur les routes par le ministère des Transports qu'elles soient en régie ou à contrat.  
";2010-03-01;2013-03-31;2010-03-01;2013-10-31;655000,0;771400,0;644900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
10222;Gestion des équipements électrotechniques ;Transports;Transports;P2020;"Solution intégrée et évolutive de l'inventaire et des processus d'inspections pour les équipements électrotechniques de la direction des structures. La solution  permet de gérer les processus d'affaires tels que la tenue de l'inventaire détaillé de tous les systèmes électrotechnique.  Il permet la planification et la réalisation des inspections des systèmes dont le ministère à la charge. Suite au processus d'inspection, il est possible de déterminer, planifier et suivre les besoins d'interventions urgentes ou d'entretien identifiés lors de l'inspection.
";2010-04-01;2013-03-31;2011-01-01;2013-03-31;866900,0;866900,0;512400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
10250;Évolution des systèmes de météo routière;Transports;Transports;C7061;"Développement de fonctionnalités permettant d'intégrer la prise en compte des conditions climatiques dans les opérations d'entretien.
";2010-05-01;2011-10-01;2010-05-01;2013-06-01;950000,0;950000,0;948700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;9,1;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
10282;Gestion des événements GEV - Évolution de CAR-AGIR ;Transports;Transports;P1771;"Consolidation des outils de gestion des événements sur le réseau routier (entrave, accident, etc.) utilisés dans les centres de gestion de la circulation
";2010-06-01;2014-03-31;2010-06-01;2013-04-30;300000,0;600000,0;458200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
10286;Sécurité aux aéroports (SGS) ;Transports;Transports;P2040;Application Web permettant de faciliter l'exploitation du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) de 14 aéroports du Ministère en assurant la gestion des intrants du système de surveillance de la sécurité et leur cheminement dans le processus décisionnel ministériel jusqu'à la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures correctives visant l'amélioration de la sécurité des opérations en milieu aéroportuaire.;2010-04-01;2013-03-01;2012-02-01;2015-03-31;690000,0;690000,0;89400,0;600600,0; 25    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
10312;Consolidation du réseau;Transports;Transports;P3990;"Projet de migration de tous les sites du MTQ, du RETEM (Réseau de Télécommunication multimédia) vers le RITM (Réseau Intégré de Télécommunication Multimédia), de faire la consolidation du réseau, de mettre en place les outils nécessaires pour la surveillance du réseau et du rehaussement.
";2010-04-01;2011-12-01;2010-04-01;2013-03-31;1200000,0;1200000,0;752900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
10382;Gestion des incidents, des problèmes, des demandes et des incidents Helpdesk (GIPR);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;Ce projet vise le remplacement des outils de gestion des TI actuels (devenus désuets)  par un outil unique et intégré en s'appuyant sur une révision des processus actuels et leur intégration pour en faire des processus cohérents et conformes aux bonnes pratiques (ITIL v3). (VPTI-ITZA3207);2011-04-30;2015-03-01;2010-04-01;2015-03-01;5410000,0;5410000,0;2184500,0;3225500,0; 40    ;10,0;0,0;10,0;0,0;La publication de l'appel d'offres en octobre dernier n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés. La stratégie de réalisation de ce projet fait l'objet d'ajustements et un nouvel appel d'offres sera publié dans les prochains mois.;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Jaune
11005;Site Web et intranet;Musée national des beaux-arts du Québec;Culture et Communications;MNBAQ-001;refonte des sites WEB et intranet du Musée;2012-04-01;2013-04-01;2013-03-01;2015-03-31;253000,0;253000,0;90000,0;163000,0; 60    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-19 10:28;Vert
11007;Actualisation du système de tarification;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404635;Refonte complète du système Tarification utilisé dans les calculs des tarifications et pour la planification triennale des revenus et dépenses.;2011-05-01;2012-10-01;2012-03-01;2013-03-31;787800,0;787800,0;609600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
11014;Migration des bases de données à la version 11G;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;11G;La Société d’habitation du Québec (SHQ) possède près d’une quarantaine de systèmes d’information qui utilisent une version désuète du serveur de bases de données nécessaire à l’entreposage de leurs données et des composantes « Forms/Report » pour la présentation des informations et la production de rapports. La situation est la même en ce qui concerne les systèmes financiers de la SHQ. La Direction des ressources informationnelles doit donc procéder rapidement à une mise à jour de ses bases de données et de ses applications Oracle pour passer à la version 11G.;2011-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2014-03-31;984600,0;984600,0;57100,0;927500,0; 6    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
11015;Bilan énergétique du parc immobilier;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;BEP;Ce projet consiste à développer des fonctionnalités pour produire les bilans de consommation d'énergie du parc d’habitations à loyer modique (HLM) de la Société d’habitation du Québec. L'objectif étant de suggérer des améliorations afin de réduire la consommation énergétique du parc HLM et de réaliser un bilan annuel global au Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques. Pour y parvenir, la technologie utilisée doit permettre d’obtenir les données de consommation des distributeurs d'énergie et les données météorologiques d'Environnement Canada afin d'établir des comparatifs de consommation selon les types de bâtiment et les régions.;2011-04-01;2013-03-01;2011-04-01;2014-03-31;1114800,0;1114800,0;584600,0;530200,0; 52    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
11017;Remplacement du système téléphonique (Nortel Pbx Meridian);Régie des installations olympiques;Finances et Économie;65804-P01;"La dernière mise à jour du système téléphonique a été faite en 1991. Avaya qui a acheté la faillite de Notel ne supporte plus ces équipements. De plus, notre fournisseur de service (Telus) refuse le renouvellement du contrat de support.
Le projet consiste à remplacer la centrale téléphonique (PBX) qui alimente 600 téléphones analogiques et 200 téléphones numériques.
Losque le réseau informatique aura été remplacé, environ 150 téléphones numériques seront convertis en téléphone IP.";2012-10-01;2013-12-01;2012-10-01;2013-12-01;426000,0;426000,0;157000,0;207500,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 09:07;Vert
11024;SGI - Acquisition d'un nouveau système intégré de gestion des ressources financière et matérielles;Régie des installations olympiques;Finances et Économie;65818-T01;Remplacement du système de gestion des ressources financière et matérielles dû à la fin de support du logiciel actuel.;2009-11-01;2012-12-01;2009-11-01;2013-11-30;943800,0;943800,0;729700,0;221300,0; 70    ;9,8;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 09:07;Vert
11025;Gestion d'horaire et du temps;Régie des installations olympiques;Finances et Économie;65808-T01;Acquistion d'un logiciel de gestion d'horaire et du temps;2007-05-01;2010-11-01;2008-08-01;2011-12-01;722800,0;722800,0;653600,0;69200,0; 65    ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-22 09:07;Suspendu
11035;Progiciel II;Commission de l'équité salariale ;;40544;Projet visant à modifier le progiciel actuel en le faisant passer d'une base VB6 à une base dot.net, pour en prolonger la vie.;2011-03-01;2011-03-01;2011-04-01;2013-09-01;490400,0;490400,0;213800,0;161300,0; 88    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-09 13:13;Vert
11036;Rehaussement infrastructure;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Infra;L'infrastructure technologique de la Commission est composée de divers équipements et logiciels dont la durée de vie utile a été ou sera bientôt atteinte. Le projet vise à la fois le renouvellement des ordinateurs et  le rehaussement de toute la partie serveur (infrastructure).;2011-06-01;2014-03-01;2011-07-01;2015-03-31;480000,0;480000,0;168000,0;580000,0; 35    ;0,0;0,6;1,4;0,4;L'équipe informatique de la Commission a dû composer, dans la dernière année, avec de nombreux départs. De plus, en lien avec l'expertise requise par ce projet, une ressource externe représente l'alternative à privilégier, ce qui risque inévitablement de ralentir le processus de rehaussement des infrastructures.;2013-06-30;2013-08-14 12:37;Vert
11038;Gestion des cas du coroner (GECCO);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-101;Informatisation des processus de gestion des cas de coroner.;2010-08-01;2012-12-01;2010-08-01;2014-09-18;856000,0;856000,0;598900,0;347600,0; 63    ;6,9;0,1;0,0;0,8;Besoins imprécis.;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Jaune
11061;Développement de la prestation électronique de services du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ);Conseil des arts et des lettres du Québec;Culture et Communications;PES;Ce projet vise à soutenir les principaux échanges de données entre le CALQ et sa clientèle via une interface Web, incluant la réception des demandes d’aide financière, le suivi en ligne et la réception des données de reddition de comptes ainsi que l’adhésion à la banque de personnes-ressources et l’embauche des personnes-ressources pour participer au processus d’évaluation du CALQ.;2009-06-01;2015-04-01;2012-09-01;2015-12-31;2354600,0;2354600,0;188000,0;2166600,0; 8    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 16:08;Vert
11063;Mise à niveau de l'infrastructure de sécurité;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2009;"Acquisition et déploiement d'une infrastructure de sécurité en lien avec l'architecture d'entreprise.
";2012-02-01;2016-03-01;2013-03-01;2017-03-01;660000,0;660000,0;0,0;200000,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
11064;Automates de prêts;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2012;"Portillions pour le contrôle des entrées et sorties;
Appareils automates de prêts;
Appareils pour la prise d'inventaire des livres DLA. ";2011-09-01;2012-03-01;2013-03-01;2017-03-31;850000,0;850000,0;0,0;883000,0; -      ;8,8;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
11065;Mise à niveau de l'infrastructure de téléphonie;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2011;"Mise à niveau de l'infrastructure de téléphonie en lien avec l'architecture d'entreprise. L'environnement est présentement composé de trois infrastructures interconnectées (Cisco / NEC / Asterisk).
";2011-09-01;2012-03-01;2013-03-01;2017-03-01;;;0,0;500000,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
11066;Site de relève;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2005;"Mise à jour du plan de relève en identifiant un site de relève et y déployant les infrastructure nécessaires à son bon fonctionnement.
";2012-09-01;2016-03-01;2013-03-01;2017-03-01;600000,0;600000,0;0,0;600000,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
11067;Sauvegarde de documents numérisés pour la Direction de la Conservation;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2006;"Implantation d'un site de sauvegarde des documents numérisés en remplacement de la sauvegarde sur DVD (Près de 60 000 DVD à sauvegarder) Mise en place d'un système d'archivage de données. Mise a jour des systèmes de sauvegarde / replication / déduplication existants.

";2013-04-01;2016-03-01;2013-03-01;2017-03-01;1180000,0;1180000,0;0,0;1000000,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
11068;Portail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3001;"Refonte et décentralisation de la gestion des contenus.
Diffusion des journaux en recherche intégrale";2011-10-01;2013-03-01;2012-04-01;2015-03-01;550000,0;550000,0;229500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11071;Interfaces mobiles;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3005;"Développement d'interfaces mobiles
Adapter certains contenus du portail aux plateformes mobiles tel le IPAD.";2011-09-01;2013-09-01;2012-04-01;2017-03-01;405000,0;405000,0;105000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11075;Archivage WEB;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3029;Création d'une interface usager sur le portail ainsi que le maintien et l'évolution de l'infrastructure Heritix permettant d'archiver et de préserver le contenu des sites des différents ministères et organismes.;2010-03-01;2013-03-01;2010-03-01;2018-03-01;230000,0;230000,0;70000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11080;Intranet refonte;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3015;Refonte de l'Intranet et mise en place de WIKIS;2010-09-01;2012-03-01;2010-09-01;2015-03-31;370000,0;370000,0;195500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11087;GID;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3010;Implantation de la GID. Finalisation phase 1 et phase 2 (déclassement);2009-04-01;2012-12-01;2009-04-01;2015-03-01;280000,0;280000,0;55000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11088;Pivotal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3011;"Demande de changement, évolution et changement de la version de Pivotal. 
Système de gestion de tous les clients de la bibliothèque (abonnés, dépôt légal, guichet unique, portail, extranets, plaintes, commentaires, références etc.)";2010-09-01;2012-03-01;2010-09-01;2014-03-01;365000,0;365000,0;172200,0;192800,0; 47    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Vert
11090;PISTARD ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3036;Réalisation des demandes de changement en cours et refonte majeure ultérieurement. Gestion des fonds d'archives publics et privés par les employés de BAnQ.;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2017-03-01;450000,0;450000,0;200000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11095;Service de référence Québécois;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3040;Logiciel pour un service de référence québécois virtuel. Pour partager les demandes de référence entre plusieurs réseaux de bibliothèques francophones mondiales.;2008-04-01;2012-03-01;2011-03-01;2015-07-01;125000,0;125000,0;20000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11096;GALA;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3041;Finalisation de GALA (Gestion de l'Application de la Loi des Archives) employés et organismes. Saisie des calendriers de conservation des MO;2009-04-01;2012-03-01;2009-04-01;2015-03-01;150000,0;150000,0;50000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Terminé en cours d'année
11109;Multifonctions dans l'espace public;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2003;"Acquisition et déploiement d'un nouveau parc d'impression pour l'espace public incluant un outil de gestion d'utilisation des équipements.
";2011-12-01;2013-03-01;2013-01-01;2015-03-31;401000,0;275000,0;100000,0;175000,0; 33    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Vert
11110;Lecteurs numériseurs;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2004;"Acquisition et installation d'un nouveau parc de lecteur-numériseur en remplacement de celui en opération depuis 2005.
";2011-11-01;2016-03-01;2013-03-01;2017-03-01;710000,0;710000,0;0,0;620000,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Suspendu
11125;Amélioration du système de gestion des clientèles et ressources (CRM);Musée de la Civilisation;Culture et Communications;368;Implantation du CRM Pivotal pour gérer la relation client, les événements, et les ressources;-;-;2011-09-01;2014-03-31;840000,0;840000,0;328400,0;532700,0; 44    ;9,2;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 15:34;Vert
11126;Logis;Musée de la Civilisation;Culture et Communications;369;Analyse du logiciel de gestion intégrée des collections dans le but de faire une mise à niveau du logiciel ou de faire l'acquisition d'un nouveau logiciel.;-;-;2011-04-01;2013-03-31;228700,0;228700,0;189800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 15:34;Terminé en cours d'année
11128;Refonte du site mcq.org;Musée de la Civilisation;Culture et Communications;479;"Revoir le design du stie au niveau esthétique, structurel et fonctionnel afin de mieux exploiter l'espace écran et les possiblités fonctionnels maintenant en vigueur sur le Web.
 Tenir compte des stratégies élaborées par le Chantier de lère numérique";2013-03-01;2016-03-01;2012-04-01;2014-12-31;600000,0;600000,0;113000,0;487000,0; 19    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 15:34;Vert
11130;Implanter un nouveau système de gestion;Commission d'accès à l'information;;406-06-07;Implanter un nouveau système de gestion des dossiers mieux adapté aux besoins de la Commission d'accès à l'information et apte à offrir aux citoyens des services mieux adaptés et plus efficaces. ;2009-12-01;2013-03-01;2009-12-01;2013-02-28;1705000,0;1705000,0;1664700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-31 13:44;Terminé en cours d'année
11138;Améliorations du système Gestion des contacts du Québec à l'étranger;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;CliQue2;Compte tenu du mandat du ministère, de nombreux conseillers des représentations du Québec à l’étranger sont fréquemment en déplacement. Ils ont besoin d’avoir accès aux données relatives à leurs contacts sur leur portable et, de plus en plus, sur leur appareil mobile. Le ministère souhaite offrir à ses utilisateurs des solutions d'accès à distance qui s'adaptent aux différents supports utilisés. De plus, afin de dégager une image plus moderne, offrir un mode d'envoi d'invitations en ligne.;2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-07-15;225700,0;225700,0;203000,0;20700,0; 100    ;10,0;0,0;7,1;0,1;L'absence de ressources disponibles a ralenti la cadence de ce projet qui se termine à l'été 2013.;2013-06-30;2013-09-17 09:34;Vert
11152;Refonte du site WEB;Office de la protection du consommateur;Justice;2010-001;Refonte du site WEB (opc.gouv.qc.ca), incluant l'intégration des prestations électroniques de services telles demander et renouveler un permis, faire une demande de cautionnement, transmettre une plainte, publier de l'information sur un sujet suscitant des appels dans un délai de 12 heures, etc.;2009-04-01;2012-03-01;2012-03-01;2013-03-06;482600,0;482600,0;445100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;4,4;0,2;Sous évaluation de certaines étapes.;2013-06-30;2013-09-09 10:27;Terminé en cours d'année
11156;Révision du processus des plaintes;Office de la protection du consommateur;Justice;2009-001; Réviser le processus du traitement des plaintes, rédiger les procédures et concevoir les systèmes informatiques adaptés (système internet et PES) au nouveau processus afin de réaliser des gains d'efficience et d'améliorer la documentation pénale des plaintes reçues.;2009-04-01;2011-10-01;2009-05-01;2013-09-28;156900,0;156900,0;163700,0;8000,0; 95    ;7,2;0,1;6,5;0,1;Sous évaluation de certaines étapes.;2013-06-30;2013-09-09 10:27;Vert
11157;Refonte du processus des permis;Office de la protection du consommateur;Justice;2009-002;"La révision du processus des permis intervient après l’évaluation des besoins des utilisateurs des systèmes corporatifs ou il s’est  avéré que  la problématique  se situait au niveau des processus désuets et non adaptés aux nouvelles réalités  des commerçants et du personnel .  Ce qui est inclus dans ce projet : processus de délivrance /renouvellement de permis , cessation des opérations par un détenteur de permis etc…
";2009-09-01;2013-09-01;2012-03-01;2013-09-28;187300,0;187300,0;175800,0;11500,0; 95    ;10,0;0,0;0,7;0,5; Sous évaluation de certaines étapes.;2013-06-30;2013-09-09 10:27;Vert
11166;Plan d'évolution (CTI);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (VPTI-ITZC2981);Projet visant des travaux majeurs dans les centres de traitement du CSPQ (une vingtaine de sous-projets). ;2010-10-01;2014-03-01;2010-10-01;2015-12-31;9239500,0;9239500,0;2076900,0;7162600,0; 55    ;10,0;0,0;0,0;0,5;L'accueil de nouveaux clients nécessite des travaux supplémentaires qui sont présentement en processus d'autorisation auprès du SCT et entraînant ainsi une révision de la date de fin du projet.;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Jaune
11167;Mise en place de l'environnement de développement VSTFS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI;Le projet vise à pallier la désuétude du logiciel VSS pour assurer la gestion du code source (éléments de programmation) des applications développées à la vice-présidence aux solutions d'affaires (VPSA). Il vise également à optimiser le processus de développement en l'alignant sur les bonnes pratiques dans le domaine. Le projet touche toutes les équipes de développement de la VPTI et devrait ultimement amener une standardisation et une normalisation des façons de faire qui favorisera une plus grand agilité dans le développement de systèmes d'information et par le fait même une économie pour les clients du CSPQ.;2011-04-01;2012-07-31;2011-05-01;2013-06-30;581000,0;866700,0;886200,0;0,0; 100    ;9,3;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
11175;Phase 3 - Projet Projets;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404667;" La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des projets d'immobilisation standards.";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-06-02;906600,0;906600,0;807200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
11176;Phase 3 - Projet Immeuble;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404665;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation de la configuration des immeubles.";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-06-02;799700,0;799700,0;547900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
11177;Phase 3 - Projet Attribution de l'espace;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404661;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation de l'attribution, du mesurage et de l'historique des espaces et des occupations.";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-06-02;489800,0;489800,0;343400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
11179;Phase 3 - Projet Cadre de référence;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404662;" La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels). Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des ajustements à la couche corporative et des approbations automatisées, à l'adaptation du portail des ""utilisateurs"" et au développement de la délégation de signature.

";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-06-02;556800,0;556800,0;485300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
11199;Plan Québécois des infrastructures ;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;PQI;"Le projet vise à permettre l’ajustement des processus et des systèmes qui supportent les programmes dont le mode de subvention est basé sur le déficit d'exploitation en fonction des changements liés au budget PQI-RAM (Remplacement amélioration et modernisation). Ces changements touchent principalement la capitalisation, le financement des investissements, l'amortissement de la dette et la part des travaux RAM financée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
";2011-04-01;2014-03-01;2011-01-01;2014-03-01;1129100,0;1129100,0;1011700,0;117400,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
11200;Cadre normatif;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;NOR;Ce projet vise à implanter le cadre normatif de développement de la Direction des ressources informationnelles en déployant le Guide vert et Macroscope. En plus d’acquérir et d’implanter le progiciel, le projet nécessite  l'adaptation des processus de développement et de gestion de projet aux particularités de la Société d’habitation du Québec, de même que l'accompagnement des ressources qui devront  appliquer les processus dans la réalisation de leurs tâches.;2010-04-01;2012-03-01;2010-04-01;2014-03-31;450000,0;630000,0;580100,0;49900,0; 92    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
11201;Refonte du plan de classification et du calendrier de conservation;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 010;"Le projet vise à  :
- Mettre en œuvre les assises nécessaires pour le traitement des documents électroniques et le passage harmonieux à l’ère du document électronique.
- Assurer la conformité à la réglementation en matière de gestion documentaire.
- Permettre à tous les responsables du classement des unités administratives du Ministère de classer des documents selon des critères établis;
- Intégrer les processus d’affaires dans les activités de classement du Ministère.
";2011-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2013-10-01;467400,0;467400,0;404400,0;11300,0; 97    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
11209;Levier Sélection des travailleurs qualifés ;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 108;Ce projet vise à améliorer la performance et l’intégrité de la sélection des travailleurs qualifiés effectué par le Ministère.  Le projet transforme le processus en définissant, développant et déployant un processus INTÈGRE, EFFICACE et EFFICIENT de façon incrémentale, au lieu d’attendre la réalisation complète pour récolter l’ensemble des bénéfices.;2010-04-01;2014-03-01;2010-04-01;2015-02-01;5884300,0;5884300,0;2240800,0;3110900,0; 42    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
11210;Base de données sur les évaluations comparatives des études;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 107;Ce projet vise à nettoyer, mettre à jour et réorganiser la base de données sur les diplômes obtenus hors Québec et leur comparaison par rapport au système scolaire québécois. ;2011-04-01;2012-11-01;2011-04-01;2013-12-31;913000,0;913000,0;477400,0;20500,0; 98    ;10,0;0,0;0,8;0,4;"Des ajouts ont été faits a la portée du projet: 
- arrimage de la base de donnée à INTIMM
- automatisation des pointages pour le domaine de formation
- ajout des codes CNP associés au domaine de formation du candidat 
Afin de permettre ces ajouts la date de fin de la phase de réalisation a été changée pour le 1 août 2013 excluant la clôture, ainsi le projet se terminerait au 31 décembre 2013.";2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
11219;Refonte des systèmes de rémunération à l'acte;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-01;La nature du projet est une refonte des processus d'affaires et des systèmes en soutien à la rémunération à l'acte des professionnels de la santé (médecins omnipraticiens et spécialistes, spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale, chirurgiens dentistes et optométristes) et des dispensateurs de services assurés (denturologistes) payés par la RAMQ. Les principales fonctions couvertes sont : la réception des demandes de paiement, l'évaluation des impacts d'appliquer les ententes (entre le MSSS et les fédérations médicales et les associations professionnelles) en y incluant la gestion des risques, l'évaluation massive et manuelle de même que la réévaluation des décisions. Cela inclut également l'alimentation en information des autres activités de la RAMQ et les clientèles institutionnelles.;2010-04-01;2017-08-31;2010-04-01;2017-08-31;37393700,0;37393700,0;3924100,0;33469600,0; 10    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 11:21;Vert
11224;Système de production des cartes d'assurance maladie;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-03;L'équipement (embosseuse) supportant le système de production des cartes d'assurance maladie est désuet. Ce projet en évolution vise à moderniser le système en remplaçant l'équipement actuel par un nouvel équipement capable de supporter le système de production des cartes d'assurance maladie pour les années à venir.;2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-12-31;2218000,0;2218000,0;811500,0;301500,0; 73    ;10,0;0,0;4,0;0,3;La période de rodage du nouvel équipement a été plus longue que prévue initialement. ;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Vert
11245;GDF - Adaptation  pour le milieu familial (RSG);Famille;Famille;8;Mise en place de l'entente collective responsable des services de garde.;2011-03-01;2012-10-31;2011-03-01;2013-06-01;1669900,0;1669900,0;1053300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;8,9;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 10:29;Terminé en cours d'année
11247;CAFE -  LRESGEE - Amélioration;Famille;Famille;10;Adaptation du système à la loi 126;2011-01-01;2011-06-01;2011-08-01;2014-03-01;640300,0;640300,0;420500,0;619200,0; -      ;0,0;0,6;;;Ce projet a été suspendu.;2013-06-30;2013-09-03 15:24;Suspendu
11254;Projet développement technologique;Société du Palais des congrès de Montréal;Finances et Économie;1;Les différentes composantes sont: 1) La mise à niveau de l'infrastructure réseau  2) Le déploiement d'une plateforme web (commerce électronique, extranet client, intranet)  3) Le déploiement d'un dispositif d'affichage dynamique  4) Le développement d'une application mobile;2011-07-01;2012-06-01;2011-09-01;2013-10-31;4931400,0;4931400,0;3898000,0;725300,0; 95    ;10,0;0,0;2,0;0,4;Le projet est pratiquement complété. La nouvelle infrastructure réseau (avec et sans fil) et le nouveau système de signalisation dynamique sont opérationnels à 100% depuis octobre 2012. La plateforme web de commerce électronique est complétée et est en période de rodage actuellement. L'ensemble du projet sera terminé au cours des prochaines semaines en dégageant une économie de plus de 300 000$ par rapport au budget autorisé. ;2013-06-30;2013-09-11 16:13;Vert
11266;Refonte du système d'aide à l'assistance;Commission des normes du travail;;045-02;Le projet de révision des processus d’assistance aux utilisateurs de la Commission permettra d’optimiser nos façons de faire et ainsi mieux répondre aux besoins d’assistance des employés. ;2011-09-01;2014-12-01;2012-03-01;2013-03-01;135100,0;135100,0;135000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-01 09:34;Terminé en cours d'année
11269;Adaptation Sigma à la fiche d'enregistrement et à l'EDM;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;193;Ce projet consiste à permettre au Système d’information géographique ministériel en alimentation (SIGMA) d’avoir accès aux informations de la fiche d’enregistrement directement de l’entrepôt de données ministériel (EDM).;2011-10-01;2012-03-01;2011-10-01;2013-05-31;334600,0;334600,0;252600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Terminé en cours d'année
11282;Rehaussement infrastructures (incluant télécom, serveurs, équipements spécialisés) (2012-13);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;14-16a (2012-13);Mise à niveau et évolution des équipements d’infrastructures. Il s’agit d’une opération récurrente annuelle qui consiste au remplacement d’équipements en désuétude, tels que les serveurs ou l’équipement de télécommunication. ;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;350000,0;350000,0;349500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Terminé en cours d'année
11286;Renouvellement du parc informatique : postes et imprimantes (2012-13) - équipement mobile;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;16b (2012-13) mob;Assurer le renouvellement des équipements informatiques mobiles, afin d'effectuer une saine gestion du parc informatique ministériel. Améliorer le processus de gestion de l'inventaire. Répondre à l'évolution des besoins ministériels.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;275000,0;275000,0;202600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Terminé en cours d'année
11292;Traitement des données d'assurabilité en provenance d'ATQ;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-104;Le projet vise à déterminer la période de possession des animaux à partir des données de traçabilité recueillies par ATQ.;2011-04-01;2013-03-01;2011-06-01;2013-12-31;890000,0;890000,0;828700,0;61300,0; 90    ;10,0;0,0;0,0;2,1;Les essais ont nécessité plus de temps que prévu. Comme l'implantation de ce projet doit être syncrhonisée avec l'année d'assurance, la date d'implantation a été reportée.;2013-06-30;2013-08-14 11:22;Vert
11295;Base de données agro-météorologiques permanente pour le foin;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-060;Mettre en place une base de données permanente pour cumuler et gérer les données agrométéorologiques utilisées pour indemniser les producteurs agricoles pour le produit foin.;2009-09-01;2011-07-01;2009-09-01;2014-09-30;155000,0;155000,0;138900,0;79000,0; 60    ;1,4;0,4;0,0;0,5;"Le gouvernement du Canada a adopté, avec l’accord des provinces, un nouveau cadre stratégique pour l’agriculture ""Cultivons l’avenir 2"" qui a des impacts sur plusieurs programmes administrés par la FADQ. Ces changements ont modifié les priorités de développement de systèmes de la FADQ et les ressources affectées au présent projet ont été affectées en priorité à l'application de ce nouveau cadre stratégique. Les travaux en cours ont donc été suspendus le temps de compléter le projet ""Cultivons l'avenir 2"".";2013-06-30;2013-08-14 11:22;Vert
11305;Remplacement ou mise à niveau du système de GMAO;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2010-03;La STQ désire moderniser ou remplacer son logiciel de GMAO afin de se doter d'une solution intégrée pour les processus d'approvisionnement, de gestion d'inventaire, gestion de l'entretien des navires et la gestion de l'entretien des installations terrestres;2009-10-01;2013-03-01;2012-01-01;2013-12-01;899200,0;899200,0;725000,0;174000,0; 81    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-12 18:41;Vert
11306;Amélioration de l'offre de service Internet ;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2011-02;Ce projet vise à améliorer l’offre de service en ligne afin de faciliter l’achat et le renouvellement d’un titre de transport de la Société des traversiers du Québec (STQ), tout en faisant bénéficier sa clientèle des nouvelles opportunités offertes par les technologies Internet en constante évolution.;2012-12-21;2013-03-01;2012-03-01;2014-01-31;759400,0;759400,0;354800,0;418600,0; 46    ;9,4;0,0;10,0;0,0;La date initiale prévue (2013-03-01) a été repoussée au 2014-01-31. Toutes les mesures sont prises pour s'assurer que la nouvelle date de fin projetée soit respectée. Des rencontres de suivis hebdomadaires permettent au directeur de projet de s'assurer du respect des délais.;2013-06-30;2013-09-12 18:41;Vert
11307;Modernisation système de billetterie et réservations;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2010-02;Remplacer les systèmes de gestion de la billetterie et de réservations pour les traverses tarifées de la STQ par une nouvelle solution intégrée. Le système devra s'adapter aux réalités différentes des traverses en terme de produits, tarifications, processus.;2009-03-01;2009-11-01;2010-03-01;2013-12-20;545000,0;1193700,0;805400,0;357600,0; 69    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-12 18:41;Vert
11313;Suivi de la correspondance ministérielle (SCM);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-090;Migration technologique d'une application Power Builder 7 vers APEX;2010-07-01;2012-12-01;2010-07-01;2013-08-31;119100,0;119100,0;210300,0;30600,0; 93    ;0,0;1,0;2,9;0,3;Changement de portée.;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Jaune
11315;GFAI - DRI   Base de données Oracle à la Centrale;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710016;Migration de nos bases de données Oracle.;2011-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;188000,0;188000,0;126500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;PROJET TERMINÉ;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Terminé en cours d'année
11323;GFEC - Service d'enquêtes de crimes financiers - Demande de partage et d'entreposage de données;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;GFEC - SECF;Développer une solution de type Web afin de faciliter le dépôt de données en un seul et même endroit. ;2011-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2013-03-31;105000,0;105000,0;66100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;PROJET TERMINÉ;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Terminé en cours d'année
11347;Implantation d'une infrastructure de relève;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2012-05;Le projet vise l'implantation d'un site de relève informatique externe à l'organisation afin d'assurer une continuité des services en cas de cataclysme.;2011-04-01;2014-03-01;2012-01-01;2014-01-01;510500,0;510500,0;196100,0;207000,0; 50    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 11:22;Vert
11353;Refonte du système d'information sur la rémunération globale (SIRG) - Phases 1 et 2;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SREES-2011-03;"Le projet vise à améliorer les chaînes de traitement du système SIRG permettant notamment la production d'information sur la rémunération des employés de l'État ainsi que sur les coûts et les avantages sociaux. Le projet se divise en 3 phases; la première pose un diagnostic sur la situation actuelle du système, énumère clairement les besoins et élabore une planification de la phase 2, la seconde prévoit l'amélioration du système actuel et la troisième consiste en la refonte complète du système dans le cadre du projet SCGDG (entrepôt de données corporatif). Le présent mandat couvre uniquement la réalisation des deux premières phases du projet (diagnostique et amélioration du système actuel).";2010-05-01;2012-11-01;2012-01-01;2013-09-27;924500,0;924500,0;801700,0;60000,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 11:22;Vert
11357;Refonte du Circuit intégré du Greffe (CIG);Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Greffe-2009-01;Le projet consiste à remplacer l'actuel système de gestion du circuit intégré du Greffe. Le nouveau système permettra notamment d'améliorer les outils servant à la préparation du cahier de séance ainsi que les processus reliés aux demandes adressées au Conseil du trésor. La transmission électronique des documents sera implantée et la recherche des documents sera améliorée afin de mieux supporter le travail des analystes.;2010-03-01;2012-12-01;2010-03-01;2015-03-28;2196000,0;2196000,0;773600,0;1422400,0; 50    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 11:22;Vert
11395;Approche stratégique d'interventions auprès des entreprises (ASIE);Finances et Économie;Finances et Économie;#08-2011;Ce projet vise à revoir le processus d'approche auprès des entreprises afin de revaloriser les pratiques d'affaires et recentrer les activités des directions régionales vers les services-conseils dispensés aux entreprises.;2011-04-01;2014-03-01;2011-04-01;2014-12-01;811500,0;811500,0;543700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Le projet s'est terminé le 4 juin 2013.;2013-06-30;2013-08-21 13:59;Terminé en cours d'année
11397;Attestations pour les crédits d'impôt (ACI);Finances et Économie;Finances et Économie;#10-2011;Uniformisation et automatisation des différents processus liés à la production des attestations pour les crédits d'impôt destinées aux entreprises. ;2011-04-01;2014-03-01;2012-11-01;2015-03-01;381000,0;381000,0;57700,0;323900,0; 15    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-21 13:59;Vert
11400;Système GDBS (système de gestion des demandes de bourses et de subventions);Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;GDBS;Un système (GDBS) qui permet de gérer électroniquement la réception des demandes, l'admissibilité, l'évaluation, l'attribution des octrois et le suivi financier est utilisé depuis quelques années. Le présent projet permettra d'améliorer et de bonifier ce système par l'ajout de nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités: Gestion des partenaires, Support multi-équipes, Simulateur de budgets, Rapports subventions, Gestion après octroi, Formulaires de bourses, Répertoire de la recherche financée du FRQS.;2010-12-01;2013-03-01;2010-12-01;2013-03-31;489000,0;489000,0;405000,0;15000,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-16 15:40;Terminé en cours d'année
11455;Refonte du site Web;Justice;Justice;0074-320400001;La refonte du site Web Internet vise à offrir des services de meilleure qualité aux citoyens ainsi qu’à mieux encadrer l’exploitation du site. Cette refonte doit permettre, notamment, une mise à jour technologique (la technologie date d’une dizaine d’années) ainsi que la mise à niveau aux nouvelles normes d'accessibilité pour le Web.;2009-04-01;2012-06-30;2009-04-01;2014-10-31;940600,0;940600,0;364900,0;575100,0; 38    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
11457;SAGIR livraison 2 (SGR-2);Justice;Justice;320500016;L'implantation du système SAGIR est une priorité gouvernementale. Le déploiement de SAGIR se fait en sept étapes. La première étape a été complétée, pour le MJQ, en 2008-2009. La seconde étape (SGR2) a débuté en 2009-2010 et sera complétée en mai 2014. La seconde étape (SGR2) du déploiement du système SAGIR concerne la gestion des ressources humaines. ;2009-04-01;2014-05-31;2009-04-01;2014-05-31;950400,0;950400,0;885700,0;64700,0; 93    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
11463;Mitigation - Départemental;Justice;Justice;320700051;"Plusieurs applications de la plateforme départementale sont basées sur des technologies désuètes. De plus, certaines de ces technologies ne sont plus supportées par les fournisseurs.

Le projet vise donc à convertir les applications dont les technologies ne sont plus supportées. Il se divise en trois volets :

1. L'élaboration d'un plan de mitigation des applications sur la plateforme intermédiaire. 
2. Réaliser le plan de mitigation des systèmes sur la plateforme centrale.
3. Réaliser les projets horizontaux (fonctions communes à tous les systèmes).

";2011-01-01;2013-07-01;2009-11-01;2013-03-31;5800000,0;5800000,0;5332400,0;467600,0; 91    ;10,0;0,0;10,0;0,0;"L'évaluation initialement présentée au tableau de bord s'appuyait sur une analyse préliminaire produite en 2009, incluant naturellement un certain niveau d'imprécision.
La portée du projet a été révisée. Ce projet sera considéré comme terminé suite à la livraison des trois (3) projets suivants: (Viking, Base de données communes (BDC) et profil des juges).
";2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
11472;Développement du système de relève informatique;Justice;Justice;320777003;"Le MJQ possède plus de 100 applications, des applications de mission principalement. La disponibilité de ces applications est critique pour que le MJQ puisse remplir sa mission.

Ce projet vise à mettre en place une infrastructure technologique et des processus visant la relève des applications et infrastructures jugées critiques.";2010-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2013-03-31;795000,0;795000,0;331400,0;0,0; 41    ;10,0;0,0;;;"L'évaluation initialement présentée au tableau de bord s'appuyait sur une étude sommaire, incluant naturellement un certain niveau d'imprécision.
Le Ministère a procédé au dernier trimestre de 2012-2013 à la réévaluation de la portée et de la solution retenue pour quelques projets à portée ministérielle. Le projet de relève informatique fait partie de ceux-là. Le projet est donc suspendu jusqu'à l'analyse des implications de la nouvelle directive sur la sécurité de l'informatique.

";2013-06-30;2013-08-30 15:57;Suspendu
11473;THÉMIS - Refonte;Justice;Justice;321100001;"Le remplacement du SCAVAC actuel par un progiciel de la firme Medical Computing Group a été approuvé après avoir obtenu au préalable toutes les garanties nécessaires. Le nouveau progiciel retenu sera implanté par la firme Multiforce avec un contrat de service de 3 ans. De plus, le contrat avec Multiforce prévoit la personnalisation du progiciel selon les besoins des CAVAC, la documentation du progiciel ainsi que la formation des utilisateurs.
Le projet est présentement suspendu.";2008-04-01;2011-06-01;2011-03-01;2011-11-01;;;764200,0;3600,0; 99    ;0,0;0,5;;;"Arrêt du projet ""Thémis""";2013-06-30;2013-08-30 15:57;Suspendu
11480;Cumulateur de temps;Justice;Justice;0040-320888026;"Développée en 1999, l'application actuelle connaît des problèmes techniques et de désuétude technologique.
Des problèmes d'uniformité concernant la saisie du temps travaillé par les employés du MJQ ont aussi été constatés. Un dossier d'affaires a permis de cerner les besoins des différentes clientèles du MJQ en matière de gestion d'horaire variable, de cumulateur de temps selon la formule ""temps fait, temps payé"", et de facturation (ex. : huissiers-audienciers). Nous en sommes actuellement à l'étape d'implantation de la solution.";2009-04-01;2014-03-25;2012-12-05;2014-04-01;522600,0;522600,0;150200,0;372400,0; 28    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
11485;Système d'Information Forestière par Tesselle (SIFORT) - Évolution;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340153;Consolidation des données historiques forestières et arrimage des processus de production, de mise à jour et de diffusion des systèmes d'information géographique forestière de Forêt Québec. Le besoin grandissant de connaissance sur l’évolution du couvert forestier demande une plus grande accessibilité aux données historiques des (4) inventaires décennaux que seul SIFORT possède. Son assise géométrique, la tessellation, est un format allégé et fixe dans l'espace qui permet l'analyse spatiale de cette donnée historique sur de vastes territoires. Le système SIFORT a été développé avec les logiciels SAS et MapInfo et n'est aujourd’hui que peu compatible avec les orientations technologiques du MRN. Les procédés et les documents utilisés sont à l’origine d'erreurs d'attribution de données ou d’incohérence de succession des évènements. Le projet vise entre autres à diagnostiquer l’envergure du problème des données descriptives et de trouver des solutions pour les corriger.;2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2013-06-30;506800,0;506800,0;553700,0;0,0; 100    ;7,2;0,1;6,5;0,1;Le projet, qui devait se terminer le 31 mars 2013, a été retardé en raison des difficultés recontrées au niveau de la disponibilité des ressources.;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
11486;DendroDIF - Évolution phase III;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340158;"DendroDIF est un système de collecte de données générique qui dessert actuellement 5 clientèles établies dans 4 directions. Bien que ce système soit en opération depuis 2005, les utilisateurs ont besoin d'améliorations majeures visant à augmenter les capacités et la généricité de ce système de collecte.
";2011-04-01;2014-03-31;2011-04-01;2014-03-31;949700,0;949700,0;710600,0;220300,0; 70    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Vert
11489;ESI 011 - Infrastructure technologique globale;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340111;"Dans le cadre du programme ÉSI-NRF (Évolution des systèmes d'information dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime forestier).
Ce projet regroupe les investissements nécessaires en infrastructures technologiques qui profiteront à plusieurs projets du programmes, souvent même à l'ensemble de la mise en place des sytèmes d'information. Ce regroupement des investissements favorise une meilleure gestion des sommes investies en infrastructures technologiques. Certains montants, plus spécifiques à un projet donné, peuvent être consacrés à l'intérieur d'un projet du programme.";2010-06-01;2015-03-31;2010-06-01;2013-03-31;2950200,0;2950200,0;1197100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
11491;"ESI 030 - Séléction et implantation ""Outil principal de production et gestion des PAFI""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340112;"La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) sanctionnée le 1er avril 2010 modifie le régime forestier en profondeur (Loi sur les forêts / L.R.Q., c. F-4.1). Dorénavant, le Ministère est responsable de l’aménagement durable et gestion des forêts du domaine de l’État. Il doit donc réaliser dès maintenant la planification forestière et à compter du 1er avril 2013 les interventions en forêt, leur contrôle et leur suivi forestier. 
Les systèmes d'information utilisés actuellement ne répondent plus aux nouveaux besoins.";2010-06-01;2012-12-31;2010-06-01;2013-03-31;2913000,0;2913000,0;2757300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;7,1;0,1;.;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
11493;"ESI 050 - Sélection et implantation ""Outils de prescriptions sylvicoles""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340129;La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A18-1)  modifie en profondeur la gestion forestière en révisant le rôle de l’État, en offrant aux régions une plus grande mainmise sur le développement de leurs ressources et en aménageant les forêts de manière écosystémique et selon une gestion intégrée des ressources et du territoire. Le Ministère deviendra, entre autres, responsable de la planification et des opérations forestières, ce qui implique à court terme des besoins en outils de collecte de données et de préparation des prescriptions Sylvicoles (alimenter la planification et préparer les opérations de l'année 2013. ;2011-01-01;2013-03-31;2011-01-01;2013-09-30;778100,0;778100,0;819600,0;53300,0; 94    ;6,6;0,1;4,5;0,2;Le contexte de l'évolution rapide du régime forestier a entraîné des problématiques de disponibilité de ressources ainsi que des modifications aux orientations qui ont elles-mêmes entraîné des modifications aux outils de prescriptions sylvicoles.;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Jaune
11497;"ESI 140 - Implantation des outils "" Gérer le système de gestion environnementale et la certification""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340141;De manière à respecter ses engagements, le Ministère souhaite faire évoluer son cadre de gestion environnemental en place depuis 2006 vers un système de gestion environnementale (SGE) et implanter, d’ici 2013, un outil de gestion permettant au Ministère de répondre aux exigences de la norme ISO-14001, d’une part, et à celles des normes d’ADF afin de maintenir les certificats d’ADF actuels dans les Directions générales en région (DGR) notamment les normes de certification CSA, FSC et SFI.;2011-04-01;2014-03-31;2011-04-01;2014-03-31;883400,0;668600,0;463800,0;7000,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Vert
11499;ESI 160 - Produire les outils de mesurage et de gestion de la facturation;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340143;"Premier livrable : Définir les nouveaux besoins dans le cadre du nouveau régime forestier pour les processus de mesurage et de facturation des bois.
Deuxième livrable :  Selon les besoins définis, réaliser les modifications à Mesubois dont trois projets qui avaient déjà été présentés en 2010-2011 et qui sont énumérés ici:
1- Gestion des volumes à facturer
2- Facturation des droits pour  la biomasse forestière et les permis autres fins
3- Gestion des Contrats  pour le programme PIS et autres";2011-04-01;2013-12-31;2011-04-01;2013-12-31;1840300,0;1840300,0;620800,0;11300,0; 95    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Vert
11500;ESI 185 - Produire la gestion de la mise en marché et le site WEB du BMMB;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340146;"Ce projet consiste à doter le BMMB de solutions informatiques utilisant les technologies Internet de façon à soutenir sa prestation de service par voie électronique. Essentiellement, ces solutions permettront :
• D'informer et de renseigner adéquatement la clientèle à l'égard du BMMB;
• De gérer la mise à l'enchère des bois de la forêt publique québécoise.";2011-04-01;2015-03-01;2011-04-01;2013-05-31;2194100,0;2194100,0;462300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
11506;Gestion intégrée de l'imagerie numérique (GIIN) [0826];Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957114-112340089;" L'imagerie, qui englobe les photographies aériennes et les images satellitaires, est essentielle à la connaissance de base sur le territoire et est utilisée dans plusieurs activités opérationnelles critiques. En 2010, l’organisation a entièrement passé de la photographie cartonnée à l’imagerie numérique; ce qui a de nombreux impacts sur l'ensemble du processus, c'est à dire que de l'acquisition à l'utilisation, plusieurs unités administratives devront manipuler de gros volumes d'information. Par conséquent, une solution doit être mise en place pour mieux gérer l'entreposage, la gestion et l'exploitation de l'imagerie. Les orientations adoptées favoriseront les besoins gouvernementaux en matière d'accessibilité aux collections d'images acquises par le MRN. Actif commun du MRN. 2 Sources de financements [0826 et 0600] SAGIR ne permet pas la comptabilisation des dépenses de 2 entités pour un même numéro de projet d'où la création du projet numéro 111957116. ";2010-04-01;2012-06-01;2010-04-01;2014-03-31;2570000,0;2570000,0;688700,0;1886500,0; 30    ;9,9;0,0;;;Ce projet est suspendu puisqu'il fait présentement l’objet d’un repositionnement.;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Suspendu
11508;GIM - Gestion de l'impôt minier ;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957109;"Le système GIM gère de façon électronique les déclarations des droits sur les mines produites par les exploitants en vertu de la Loi sur l’impôt minier auparavant « Loi concernant les droits sur les mines ». La réforme de cette loi a été annoncée et mise en vigueur au budget du 30 mars 2010.

";2012-10-01;2016-03-01;2012-10-01;2016-03-31;3373500,0;3373500,0;186000,0;3187500,0; 15    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-04 09:22;Vert
11509;ENERGES - Intégration des sytèmes informatiques de la DGPCAR (Direction générale des politiques, coordination et analyse économique);Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957092;Les missions du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques (BEIE) : dresser un état de la situation énergétique du Québec et préparer des analyses pour soutenir les politiques et stratégies énergétiques. Les nouvelles politiques doivent intégrer le volet environnemental, notamment l’objectif gouvernemental de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau contexte entraîne un volume de données à analyser de plus en plus grand, des échanges de données avec plusieurs Ministères et organismes externes de plus en plus importantes. Les systèmes actuels ne sont plus en mesure de répondre aux exigences. Afin de rencontrer les objectifs de sa mission le BEIE doit revoir ses systèmes afin de maximiser l'intégrité de ses données, leur sécurité et la stabilité de ses environnements systèmes à long terme pour faire face aux nouvelles réalistés administratives et organisationnelles.;2011-01-01;2013-03-31;2011-01-01;2013-03-01;468300,0;468300,0;417700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-04 09:22;Terminé en cours d'année
11516;Arrimage Genesys PBX (Private Branch exchange);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;CROP5099;Vise à s'assurer de la continuité des opérations du centre d'appel du recouvrement dans le cadre de la mise en place d'un nouveau système téléphonique PBX.;2010-02-01;2013-06-07;2012-03-30;2013-06-07;688400,0;688400,0;878200,0;0,0; 100    ;3,5;0,3;10,0;0,0;En cours de travaux, le projet s'est avéré d'une plus grande complexité. Des problèmes d'arrimage entre les technologies actuelles et les nouvelles ont requis des analyses additionnelles, puis des investissements supplémentaires à l'infrastructure technologique initalement prévue. Ces coûts ne pouvaient être déterminés aux phases initiales du projet. En intégrant ces coûts, l'investissement total est de 878 204 $ tel que déjà annoncé. L'échéancier initial du 7 juin 2013 a été respecté. ;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Terminé en cours d'année
11521;Remplacement des équipements d'encartage pour le permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75002;Remplacement des équipements d'encartage et de mise en enveloppe liés à la production des permis de conduire en raison de leur désuétude.;-;-;2011-02-01;2012-12-01;700000,0;700000,0;589200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
11523;Projet de loi 71 - Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74405;Implantation des nouvelles mesures du projet de loi 71 visant à assurer une meilleure sécurité aux usagers de la route.;-;-;2011-02-01;2013-12-31;11830700,0;11830700,0;8760800,0;3069900,0; 86    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
11524;Remplacement des équipements dans les points de service;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74202;Remplacement des équipements périphériques localisés dans les centres de services et chez les mandataires pour maintenir la qualité des services à la clientèle.;-;-;2010-01-01;2013-12-31;4104600,0;4104600,0;3683500,0;; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
11574;Évolution du plan de relève ;Transports;Transports;P409K;"Différents travaux on été effectués au cours des dernières années afin d'avoir une solution de relève informatique. Cependant, la documentation et les infrastructures doivent être constamment mises à jour pour suivre l'évolution technologique du Ministère.
";2012-06-01;2015-06-30;2012-01-01;2015-09-30;709000,0;709000,0;143300,0;565700,0; 15    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
11575;Évolution Système IIT ;Transports;Transports;P2100;"Évolution du système d'inventaire pour faciliter la processus de mise à jour, rendre plus performante l'exploitation des données, donner plus d'autonomie et de flexibilité à l'utilisateur et simplifier la réalisation des demandes de changement.      
";2012-02-01;2013-03-31;2012-02-01;2013-04-30;350000,0;350000,0;350000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;7,9;0,1;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
11578;Intranet unifié ministériel Phase 2 - P1712;Transports;Transports;P1712;"Analyse de besoins, des problématiques, phase d'architecture informationnelle, d'architecture détaillée, conception, réalisation et implantation.  
";2011-04-01;2015-03-31;2011-05-01;2014-05-31;813000,0;813000,0;430700,0;382300,0; 36    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
11579;Offre de service Intranet Extranet - P1751;Transports;Transports;P1751;"Mettre en place des infrastructures technologiques et logicielles pour rendre possible la création de sites WEB interactifs soutenant des activités sectorielles du MTQ.  
";2010-04-01;2013-03-31;2010-06-01;2014-10-30;250000,0;250000,0;219700,0;30300,0; 82    ;10,0;0,0;4,3;0,2;"En fonction de l'ensemble des projets en cours à la DTI, la priorité de ce projet a été revue à la baisse.
La réalisation des travaux a été répartie sur une plus longue période qu'initialement planifiée.
Il n'y a pas incidence sur la portée et sur le budget.";2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
11580;PES - Gestion des sels de voirie;Transports;Transports;P2050;"Développement d'un site Internet informationnel au grand public, tout particulièrement aux intervenants en viabilité hivernale et développer une zone restreinte aux adhérents de la stratégie québécoise (GSV) pour faciliter la reddition de comptes annuelle pour la gestion des sels de voirie
";2011-04-01;2013-03-31;2011-11-01;2014-03-31;400000,0;400000,0;318000,0;82000,0; 72    ;10,0;0,0;0,0;0,7;"Ce projet implique le développement et la mise en place d'une reddition de compte impliquant chaque direction territoriale du Ministère.
En ce sens, les délais d'approbation d'une telle démarche sont difficilement prévisibles ce qui a eu un impact sur l'échéancier.
Il n'y a pas incidence sur la portée et sur le budget.";2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
11581;Gestion des plans (PLN) - Phase 1B;Transports;Transports;P2285;"Mise en place de fonctionnalités permettant la recherche, la consultation et la gestion par la carte des plans et autres documents d'infrastructures routières qui demeurent d'intérêt pour le Ministère à la fin d'un projet routier
";2010-04-01;2013-03-31;2010-06-01;2013-01-31;915000,0;915000,0;962800,0;0,0; 100    ;8,4;0,1;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
11583;CDAO - Prototype d'utilisation 3D;Transports;Transports;P6804;"Ce projet vise l'utilisation de l'imagerie et des présentations 3D pour la validation de la conception d'un projet, les présentations aux gestionnaires, aux municipalités et autres intervenants.  
";2010-02-01;2013-03-31;2012-02-01;2013-03-31;175000,0;175000,0;38200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
11584;CDAO - Gestion des données avec Autodesk MAP 3D;Transports;Transports;P6805;"La gestion des données provenant des bases de données ministérielles seront facilitées par les fonctionnalités d'AutoCAD Map reliés à la géomatique. Elle permettra de mieux gérer l'information des projets routiers.  
";2010-12-01;2013-03-31;2011-03-01;2013-03-31;140000,0;140000,0;140800,0;0,0; 100    ;9,8;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
11599;Répertoire des dispositifs de signalisation routière du Québec;Transports;Transports;P2490;"Proposer une nouvelle solution ministérielle pour soutenir efficacement la gestion et la diffusion de l'information traitant des dispositifs de signalisation.  
";2012-06-01;2013-07-31;2012-11-01;2013-07-31;196500,0;196500,0;170700,0;25800,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
11602;SAFI - P1761;Transports;Transports;P1761;"Le projet vise à mettre à niveau les divers modules d'analyse du logiciel SAFI qui touchent à l'évaluation de la capacité portante et à la surveillance électronique des structures routières. La norme CAN/CSA S6 a évolué avec le temps ce qui exige une importante mise à jour des différents modules d'analyse qui se retrouvent intégrés à l'intérieur du logiciel SAFI. Les exigences au niveau de la télésurveillance ont aussi évolué avec l'accroissement des besoins de suivi d'ouvrages à distance. Les divers modules doivent donc être revus de façon à répondre aux besoins spécifiques des ingénieurs de la direction des structures dans le domaine de l'inspection et de l'évaluation des ponts.
";2011-04-01;2013-03-31;2011-10-01;2014-03-31;300000,0;300000,0;240000,0;40000,0; 60    ;10,0;0,0;0,0;0,7;"La réalisation des travaux a été répartie sur une plus grande période qu'initialement prévue mais en respectant la portée et le budget du projet
";2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
11610;SADSR Système d'Aide de décision à la sécurité routière ;Transports;Transports;P1781;"Refonte du comptoir de données intégrant différentes caractéristiques du réseau routier provenant de divers systèmes ministériels qui permet aux spécialistes en sécurité routière d'analyser plus facilement des données relatives à la sécurité routière.
";2010-04-01;2013-03-31;2010-09-01;2013-05-31;1467000,0;1592800,0;1727700,0;0,0; 100    ;7,5;0,1;8,1;0,1;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
12037;Plan d'action Synchro;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.10.12.13.18.89.91.93.94.96.99.22.27;Parce que le Québec a besoin de tous ses travailleurs, la CSST poursuit le but ultime de favoriser un retour rapide et durable de l'expertise en entreprise pour le bien de l'employeur et du travailleur. Ainsi, désireuse de s'améliorer, la CSST bonifira de manière soutenue, ses outils et ses façons de faire. L'offre de service et la performance générale de la CSST seront ainsi bonifiées et la pérennité de ses actions sera assurée.;-;-;2010-03-01;2013-12-31;3670400,0;3670400,0;3147400,0;14400,0; 97    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12038;EDEC - Infrastructures;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.73b;Mise en place des infrastructures technologiques et des environnements nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;-;-;2010-01-01;2014-12-31;5291800,0;5994400,0;4860800,0;1056200,0; 72    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12039;EDEC - Environnement et outils de développement;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.73c;Mise en place des environnements nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur. ;-;-;2010-01-01;2013-12-31;2985300,0;3626000,0;1536900,0;27200,0; 98    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12040;EDEC - Solution progicielle;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.73d;Mise en place de la solution progicielle nécessaire au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;-;-;2010-01-01;2014-12-31;3332100,0;3829200,0;1593600,0;378400,0; 99    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12041;Soutien à la gestion de l'imprimerie;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.72;Afin de mieux supporter les actifvités de gestion de l'atelier d'imprimerie de la Commission, faire évoluer l'information de gestion pour qu'elle soit plus adéquate et exploitable. ;2009-01-01;2012-12-31;2010-03-01;2012-12-31;117900,0;117900,0;93000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12042;EDEC - Éléments communs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.73e;Éléments communs nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;-;-;2010-01-01;2014-12-31;1570800,0;1619600,0;1166800,0;603900,0; 67    ;7,2;0,1;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12043;Refonte de SPJ-DELEC - volet Réparation;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.78;Ce projet concerne le volet Réparation du projet de refonte des systèmes SPJ-DELEC (suivi des pièces justificatives et demandes d'émission des chèques). La réalisation du projet se découpera en 5 sujets, soient : paiement à la RMQ,. rentes et indemnités de décès, rentes de la Loi 52, paiements irréguliers et délestage de DELEC.;-;-;2011-01-01;2013-12-31;842500,0;842500,0;113000,0;729400,0; 13    ;10,0;0,0;-;;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Suspendu
12044;Intégration de l'application Identifiant de l'appelant (IDA);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.79;Mettre en place une solution robuste pour les intervenants régionaux afin que la CSST respecte son engagement dans sa déclaration de services d'assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses clients.;2010-08-30;2012-12-30;2010-08-30;2013-06-30;940600,0;940600,0;938600,0;1900,0; 99    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12045;Modèle de sécurité Expresso;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.21;"La livraison 1 du projet Expresso vise à mettre en place une voûte documentaire électronique supportée par un progiciel de gestion documentaire, intégré au système existant de gestion des dossiers, ainsi qu'un centre de numérisation des documents du dossier du travailleur à la CSST.
Les interventions en termes de sécurité de ce projet visent à définir et mettre en place tous les mécanismes de sécurité afférents aux nouveaux environnements de travail de la livraison 1 d'Expresso";-;2012-12-01;2010-04-01;2013-12-31;1024800,0;1024800,0;821300,0;131700,0; 84    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12046;Services électroniques partenaires et employeurs (reconduction);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.82;Les services électroniques des partenaires et employeurs (reconduction) n'ont pas fait l'objet d'évolution technologique depuis la migration à la plateforme Windows. Ces services utilisant une technologie désuète et non supportée ont été identifiés à risque au bilan de santé des projets. Pour pallier à cette déficience, une refonte de ces services doit être réalisée.;2010-01-05;2014-12-31;2010-01-05;2014-12-31;5196500,0;5196500,0;2644400,0;2552100,0; 51    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12047;Modernisation des processus de gestion - Remedy;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.23;L'appplication Remedy (ARS) a été installée en 2002. La version actuelle n'est plus supportée par le fournisseur depuis 2006.  À l'automne 2009, une analyse des processus a permis de documenter les processus cibles et de vérifier l'écart entre les pratiques actuelles et celle ITIL. Il appert que l'écart n'est pas significatif et qu'un rehaussement à la version la plus récente de Remedy serait bénéfique pour la CSST. Le mandat consiste à mettre en place le scénario recommandé.;-;-;2012-01-04;2015-12-31;3260200,0;3260200,0;376100,0;2646800,0; 14    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12048;Projet Réseau;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.87;Projet de renouveler la PES de la CSST et ainsi progresser davantage dans ce domaine. L'approche comporte 4 mandats, soit : l'établissement d'un diagnostic corporatif de la situation actuelle de la PES, l'identification de nouveaux services électroniques à valeur ajoutée, l'élaboration d'un plan de mise en oeuvre pour les prochaines années et la proposition d'un modèle de gestion de la PES adapté à la réalité d'aujourd'hui. ;-;-;2010-11-01;2012-12-31;4142300,0;4142300,0;3684500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12049;Plan organisationnel d'investissement en sécurité (POIS);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.1;"Dans sa politique sur la protection des actifs informationnels, la CSST prévoit la mise en oeuvre du Plan organisationnel d'investissement en sécurité (POIS) afin de lui permettre de réduire les risques de sécurité à un niveau acceptable. Ce plan vise principalement la gouvernance de la sécurité de l'information.
Clientèle visée: l'ensemble des utilisateurs des systèmes informatique de la CSST: employés, partenaires, utilisateurs de la prestation électronique de services (PÉS, etc.)
";-;-;2012-01-01;2012-12-21;800900,0;800900,0;472100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12050;Accompagnement et méthodologie Expresso;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.88;"Le soutien au développement doit accompagner le projet Expresso durant la livraison 1 ""Dossier électronique du travailleur"" pour assurer, faciliter et optimiser l'utilisation de l'atelier de développement de la CSST.";-;-;2009-10-01;2012-12-31;357300,0;357300,0;355300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12051;Mise en place de l'architecture orientée service (AOS) à la CSST;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.0;L'implantation et l'opérationnalisation d'une AOS permettra de répondre aux besoins croissants d'agilité et de qualité face à un environnement d'affaires en perpétuel changement. Solution reconnue à la problématique d'interopérabilité et de réduction des dépendances entre les différents systèmes, qu'ils soient en phase de développpement ou d'entretien, l'AOS permettra de faire évoluer les infrastuctures et les systèmes de la CSST et ce, sans recourir systématiquement à une refonte de ceux-ci.;-;-;2011-07-01;2014-04-01;1862300,0;1862300,0;964600,0;897700,0; 61    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12052;PEA - Plateforme centrale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20b;Réalisation des évolutions reliées à la plateforme centrale, le manque de mémoire pouvant engendrer une dégradation de la performance.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;733000,0;733000,0;512100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12053;Logiciels DSA Cool Gen;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.17;Un rehaussement essentiel de CoolGen implique une conversion de l'ensemble des applications développées avec ce produit. L'évolution de ce produit fait parti des actions correctives à apporter sur  plusieurs éléments identifiés à risque au bilan de santé.;-;-;2010-01-01;2012-06-30;3118500,0;3118500,0;3218000,0;0,0; 100    ;9,0;0,0;9,3;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12054;Logiciels DSA VB6 à .net;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.18;Ce projet doit s'assurer de l'évolution de Visual Studio. Ce dernier n'est plus soutenu depuis mars 2008 et plusieurs applications de  mission de la CSST ont été développées avec ce produit. Un rehaussement est essentiel et implique une conversion de l'ensemble des applications développées avec ce produit. L'évolution de ce produit fait partie des actions correctives à apporter sur certains éléments identifiés à risque au bilan de santé des projets.;-;-;2010-01-01;2013-12-31;3165100,0;3165100,0;2962500,0;385000,0; 94    ;8,3;0,1;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12056;Migration téléphonie;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.30;Les systèmes informatiques de la CSST sont supportés par une infrastructure technologique d'envergure variée et de plusieurs générations. La revue de l'infrastructure technologique a permis d'établir les priorités d'évolution nécessaires pour garantir la pérennité des actifs. la disponibilité, la stabilité et la fiabilité des services technologiques at assurer la continuité des opérations et finalement contenir la croissance des coûts d'exploitation dans le but d'améliorer l'offre de services.;2011-09-01;2013-12-30;2011-09-01;2014-08-01;6069200,0;6069200,0;367600,0;5701600,0; 6    ;10,0;0,0;-;;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Suspendu
12057;Passage de SAS PC à SAS Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.15;Il serait avantageux de passer de SAS PC à SAS server étant donné que les prix de licences ont augmentés de façon considérable. Idéalement, ce projet devrait être synchronisé et être coordonné avec le remplacement des serveurs Itanium et la mise à jour des licences SAS.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;359200,0;359200,0;189800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12061;Migration à Cleverpath AION RBE;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.16g;Cleverpath est un moteur d'inférence expert qui est accédé via 2 composants en direct. Cet outil permet de suggérer des unités de classification pour les activités et opérations exercées par les employeurs. Un volet du logiciel permet à l'équipe de développement de développer directement dans le moteur d'inférence expert, les interfaces utilisateurs et une partie des règles permettant de déterminer les classifications des employeurs.;2012-01-01;2012-08-01;2012-01-01;2012-12-31;289600,0;289600,0;87500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12062;Logiciels DSA - Développement plateforme locale et plateforme centrale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.16i;Réalisation de l'évolution reliée à la mise à niveau des produits de la plateforme locale et de la plateforme centrale. Les produits touchés sont : Ultra Edit, Frontpage, Ultimat Grid, Photoshop, AFP Designer, Wise installation Studio, QA Run, Crystal Report, Guardien, Harvest Change Manager, Aris Platform, Toad for Oracle, Adept SQF diff.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;485000,0;485000,0;351000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12063;Remplacement de Right on Queue CSST;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.16n;Le remplacement e Right on Queue est requis en raison de la désuétude du progiciel, de la fin de support par le fournisseur. ;2011-01-01;2013-12-30;2011-01-01;2012-12-31;322600,0;322600,0;59600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12066;Échanges inter organismes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.16v;La CSST échange une trentaine de cassettes par mois avec des organismes gouvernementaux et la Banque nationale. Le modèle de cassettes utilisées ne sera plus supporté et une nouvelle méthode d'échange doit être implantée.;2011-01-05;2012-12-31;2011-01-05;2013-03-31;148700,0;148700,0;95700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12067;Logiciels DSAI Administratif RM;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.16w;Réaliser les évolutions reliées à la mise à niveau des produits de la plateforme locale. Ces évolutions concernant : Étude sur le rehaussement de Autocad, étude sur le remplacement de CCURE, rehaussement du logiciel Hélios, rehaussement de Wipe Drive, et le rehaussement de Crystal Report.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;127100,0;127100,0;122700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12069;Rehaussement technologique PES à Windows Server 2008;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.16x;Délestage des anciens serveurs (Windows 2003) qui supportaient le site Internet de la CSST en déplaçant les applications Grand Public de la PES vers les nouveaux serveurs Windows 2008 mis en place dans le cadre du projet Réseau et du projet Refonte du site Internet dela CSST.;2012-01-01;2013-03-31;2012-01-01;2013-12-31;981000,0;981000,0;449200,0;531800,0; 50    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12071;PEA - Stockage;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20d;Réalisation des évolutions reliées au stockage - Infrastructure SAN et cassettes magnétiques;-;-;2012-01-01;2012-12-31;845900,0;845900,0;898500,0;0,0; 100    ;8,1;0,1;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12072;PEA - Réseau;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20e;Réalistation des évolutions reliées au réseau: Lien Internet Bourdages - Bleury, Outils de gestion CiscoWorks et Cacti, Pare-feux, Accélérateur applicatif (WAAS), ACE.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;118100,0;118100,0;54700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12073;PEA - Logiciels d'exploitation - Plateforme centrale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20g;Réalisations des évolutions reliées à la mise à niveau des logiciels d'exploitation de la plateforme centrale: Z/OS, CISC TS, DB2 for z/OS, IMS / ESA, SAM PS (SecurPass Sync), Tivoli Workload Scheduler, CA Database management Solutions, Produits BMC pour DB2, OPTIM Test Data Management Solution;2012-01-04;2015-03-30;2012-01-01;2012-12-31;2278500,0;2278500,0;392300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12074;PEA - Logiciels d'exploitation - Plateforme locale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20h;Réalisation des évolutions reliées aux logiciels d'exploitation de la plateforme locale: Lotus Domino Server - Lotus Notes Client, NetTracker, CA- Unicenter NSM, SAS, Blackberry Enterprise Server, System insight Manager, WSUS, Surveillance et automatisation - positionnement technologique-L, CA Automation Point, MS Management FrameWork, serveurs de fichiers.;2012-01-04;2015-03-30;2012-01-01;2013-12-31;3606300,0;1090400,0;398700,0;271000,0; 66    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12075;Logiciels d'exploitation PFL - MS SQL Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20j;Système de gestion de base de données (SGBD) utilisé par plusieurs applications commerciales et corporatives de la plateforme distribuée: MS SQL Server;-;-;2012-01-01;2013-12-31;758400,0;998300,0;235200,0;602000,0; 29    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12076;Logiciels d'exploitation PFL - MS Windows Servers;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20l;"Des travaux importants ont été entrepris en 2009 afin de rehausser le parc de serveurs de la version Windows 2000 vers la version Windows Server 2003 SP2. Au terme de ces travaux, un petit petit nombre de serveurs Windows 2000 a dû être conservé du fait de la non- évolution de certains composants logiciels depuis la Modernisation. Ce nombre de serveurs inclut les 10 de la ""reconduction"" de la PES. La fin de la période de support pour Windows Server 2003 est prévue en 2013 avec un support étendu";2012-01-04;2015-03-30;2012-01-01;2012-12-31;4906300,0;4906300,0;127300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12077;Migration des applications à la solution de reprise interne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20n;Dans le cadre d'EDEC-06, il a été statué de mettre en place une solution de reprise avec une infrastructure technologique appartenant à la CSST. Des travaux sont en cours afin de concevoir l'architecture de cette nouvelle solution de reprise.;2012-01-04;2013-03-30;2012-01-01;2013-12-31;570500,0;920500,0;590100,0;267200,0; 58    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12078;Plateforme locale - Consolidation des serveurs centraux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20p;"Remplacement de 24 serveurs désuets au siège social à l'aide de la technologie VMWare 4.0
Option de remplacement de 35 serveurs suplémentaires.
Efforts d'analyse pour la consolidation de services supplémentaires.
Mise en place de 2 serveurs d'application au siège social pour permettre la consolidationdes applications qui sont présentement hébergées sur différents serveurs dont la vocation ne convient pas aux services applicatifs.";2012-01-04;2013-12-31;2012-01-01;2013-12-31;2049000,0;975100,0;341100,0;125300,0; 85    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12079;Réseau - Commutateurs et aiguilleurs de télécommunication;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20q;L'évolution des composants de l'infrastructure de télécommunication est dépendante de la durée de vie ainsi que des nouveaux besoins réseau.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;914300,0;914300,0;246000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12080;Stockage  VTL-NAS et infrastructures archivage Notes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.20r;L'augmentation des délais de conservation des courriels Lotus Notes de 60 jours à 3 ans nécessite la mise en place de nouveaux équipements (stockage) et logiciels (voûtes).;-;-;2012-01-01;2012-12-01;550700,0;550700,0;354700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12081;Serveurs Itanium;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.31;Remplacement d'une solution en fin de support. Abandon annoncé par Microsoft et Oracle. Remplacement par des serveurs X86, migration de l'informationnel et des portraits selon les travaux d'architecture de 2011. Les serveurs CQF et modernisation sont pris en compte.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;921600,0;921600,0;75200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
12082;Gestion des services d'impression;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.32;Les équipements des services d'impression de la plateforme locale de la CSST sont gérés par la VPTI et les fournitures par la DRM. Le projet mettra en place un nouveau mode de gestion des servcies d'impression qui devra comprendre un volet de rationalisation des équipements, et devra de plus tenir compte des offres de gestion déléguée disponibles.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;497300,0;497300,0;22000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;-;;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Annulé
12083;Infrastructure Informatique;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1104;"Remplacement de 560 postes de travail par des ordinateurs récents
Réhaussement de l'infrastructure réseau";2010-06-07;2013-06-30;2011-05-01;2013-06-01;614000,0;614000,0;614000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Terminé en cours d'année
12086;Appareils roulemètres ;Transports;Transports;P2080;"Acquisition et implantation de logiciels servant à calculer l'indice de rugosité international (IRI) en période hivernale qui permettra d'identifier les routes gélives
";2011-06-01;2013-03-31;2011-06-01;2014-03-31;356000,0;356000,0;321900,0;34100,0; 85    ;10,0;0,0;0,0;0,5;"Le processus d'achat de l'équipement étant plus long que prévu, la fin de ce projet a dû être décalée de quelques mois.
Il n'y a pas incidence sur la portée et sur le budget.";2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12090;Mise à niveau du logiciel VisualTruck ;Transports;Transports;P1230;L’objectif recherché est de développer un générateur d’équations propres aux véhicules lourds. Il permettra ainsi de construire une configuration existante ou non prévue au règlement. Cette modification au logiciel aura comme avantage d’évaluer une nouvelle configuration sans avoir à faire appel à chaque fois au concepteur. Les produits attendus dans ce projet sont : Le développement d’une nouvelle version du logiciel VisualTruck ainsi que la réalisation d’un banc d’essais servant à déterminer les efforts de contact pneu-chaussée. Elle permet aussi de simuler le comportement d’une cargaison lorsque le véhicule est soumis à diverses manœuvres.;2012-03-01;2015-03-31;2012-03-01;2014-06-30;255200,0;255200,0;113500,0;141500,0; 75    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12091;Intégration du nouveau rapport d'accident dans SADSR ;Transports;Transports;P1782;"Mise en place de comptoirs de données intégrant les nouvelles informations du rapport d'accident afin de  permettre aux spécialistes en sécurité routière d'analyser des données sur les accidents, les véhicules, les conducteurs et les victimes, en lien avec des caractéristiques du réseau routier.
";2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2013-11-30;902000,0;902000,0;606000,0;181700,0; 95    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12092;Intégration intelligence d'affaires géolocalisée-Sécurité routière;Transports;Transports;P1783;"Mise en place d'outils et de fonctionnalités d'intelligence d'affaires afin de permettre aux spécialistes en sécurité routière  d'exploiter les données informationnelles relatives aux accidents et au réseau routier de façon géographique. Ce projet comprend également la mise en place d'un tableau de bord géographique pour les gestionnaires.
";2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2014-03-31;992000,0;996300,0;754500,0;241800,0; 75    ;10,0;0,0;8,3;0,1;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12096;Bonification du Programme de remboursement différé ;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;A-1221;Ce projet s'inscrit dans le cadre de la révision des Programmes d'aide financière et vise l'amélioration du Programme de remboursement différé afin de mieux soutenir la clientèle de l'Aide financière aux études en période de remboursement de la dette d'études.;2011-04-01;2014-03-28;2012-04-16;2014-03-28;951700,0;951700,0;759000,0;192700,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 14:30;Vert
12117;Architecture d'entreprise;Tribunal administratif du Québec;Justice;STI-022;Définir une architecture d'entreprise. Mise en place et la conception d’une fonction d’architecture à haut niveau, englobant l’ensemble de l’organisation et offrant la cohérence et l’alignement aux stratégies du TAQ. La fonction d’architecture d’entreprise, ultimement, sera intégrée dans les activités du TAQ et participera activement à sa gouvernance, arrimé avec sa planification stratégique.;2011-12-01;2013-05-30;2011-12-01;2014-12-13;446300,0;446300,0;198700,0;247600,0; 37    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:19;Vert
12120;Système de suivi historique des renseignements et des enquêtes de la Commission (SHREC);Commission de la fonction publique;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;1;Développement du système de suivi historique des renseignements et des enquêtes de la Commission.;2012-07-01;2014-03-01;2012-04-01;2014-03-01;200000,0;200000,0;0,0;200000,0; -      ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 12:59;Vert
12123;Implanter le service PerLE dans l'espace Entreprises du Portail gouvernemental de services;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;22-304060-304080;"Le présent projet fait suite à la signature d'une entente avec Industrie Canada et vise à poursuivre les travaux dans le but de mettre en ligne le Service PerLE (Service en ligne de permis et de licences électroniques d'entreprises) dès 2013 dans l'espace Entreprises du Portail gouvernemental de services. Il s'agit d'un engagement pris dans le cadre des recommandations du Groupe de travail sur l'allégement réglementaire et administratif.

Le service en ligne PerLE a pour objectif de faciliter le repérage des permis et licences requis par les entreprises auprès des gouvernements du Canada, de leur province ou territoire et auprès de leurs municipalités respectives. Ce service est gratuit pour les entreprises utilisatrices.";2012-06-01;2013-03-01;2012-06-01;2013-12-20;271600,0;211400,0;45000,0;120000,0; 55    ;10,0;0,0;6,5;0,1;La phase de réalisation du projet d’implantation du service PerLE dans l’espace Entreprises du Portail gouvernemental de services a été retardée parce que l’entente avec Industrie Canada a été conclue plus tard que prévu, soit en mars 2013. La majeure partie du budget de réalisation sera utilisée en 2013-2014.;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Vert
12126;"Acquisition d'un progiciel de coût de revient																																						";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;81 - 030000;"Ce projet vise l’acquisition et l’implantation d’un progiciel de coût de revient. Pour ce faire, un appel d’offres doit être lancé afin de connaître les possibilités technologiques disponibles. À terme, le progiciel permettra de réaliser la mise à jour et le suivi du coût de revient.																																		
";2012-07-01;2013-03-01;2012-09-01;2013-09-18;212300,0;212300,0;5700,0;206600,0; 5    ;10,0;0,0;;;Le projet est suspendu à la suite de la réalisation de l'analyse préliminaire qui a présenté des coûts supérieurs au budget prévu. De plus, en mai dernier, Services Québec a été uni au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Dans ce contexte, il est essentiel de s'assurer que les choix effectués au cours de l’analyse préliminaire répondent à l'ensemble des besoins du ministère.;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Suspendu
12128;"Gestion intégrée de l'impression et de l'imagerie																																						";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;79 - 960032;"Ce projet vise à remplacer les photocopieurs, les télécopieurs et les numériseurs par des appareils multifonctions plus performants. Il permettra de réduire le parc d'appareils au siège social, au centre de relations avec la clientèle et dans certains bureaux régionaux tout en réalisant des objectifs du plan de gestion environnementale 2011-2013 et en rentabilisant le travail fait pour l'harmonisation des réseaux. De plus, le nouvel outil de gestion centralisé fournira de l'information de gestion qui aidera à optimiser l'utilisation de l'impression.																				
";2013-01-07;2013-06-30;2013-01-07;2013-06-30;182900,0;182900,0;141800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Terminé en cours d'année
12132;Révision du tableau de bord de gestion de la Régie (TBGR);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P316;Le projet vise à réviser le tableau de bord de gestion de la Régie afin de mieux répondre aux besoins du comité de direction, du conseil d'administration et de ses comités.;2011-09-30;2013-12-31;2011-09-30;2013-12-31;547800,0;547800,0;342000,0;205800,0; 65    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
12134;Migration Bureautique;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1334;Migration de la suite bureautique actuelle vers une version plus récente;2012-07-01;2014-06-01;2012-07-01;2014-06-01;200000,0;200000,0;35900,0;164100,0; 2    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Vert
12135;Déploiement réseau sans fil;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1335;Remplacer les équipements du réseau sans fils actuel et étendre le réseau à l'ensemble de l'Institut;2012-07-01;2014-06-01;2012-07-01;2013-12-15;250000,0;250000,0;7500,0;242500,0; 10    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Vert
12136;Aménagement salle Multimédia;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1336;Remplacer les équipements actuels dans les salles multimédia par des équipemenst plus récents et répondant mieux aux besoins de l'Institut.;2012-07-01;2013-06-01;2012-07-01;2013-06-01;100000,0;100000,0;0,0;0,0; -      ;10,0;0,0;0,0;0,0;Le projet a été annulé et fera l'odjet d'une réévaluation.;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Vert
12139;Refonde du Site WEB;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1107-1226;Refonte du Site WEB de L'ITHQ;2011-07-01;2011-12-01;2011-07-01;2011-12-01;250000,0;300000,0;299500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Terminé en cours d'année
12151;D127-Remplacement des unités de stockage;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Gestion de la désuétude et augmentation de la capacité des unités de stockage de données.;2011-05-01;2016-12-01;2011-05-01;2013-02-28;10792000,0;3564100,0;2723000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
12160;"Fil d'information gouvernemental - Réalisation																																					";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;106 - 243000;"Le contrat entre le Centre des services partagés du Québec (CSPQ), Services Québec et CNW Telbec pour la diffusion et l'affichage des communiqués de presse du gouvernement du Québec a pris fin le 31 mars 2013. Services Québec s'est positionné concernant le développement de la section fil d'information (fil de presse) située sur le portail du gouvernement du Québec.

Ce projet vise le développement de la section fil d’information. Ce développement exclut le système d’abonnement au fil d'information. Les travaux d’implantation pourront se terminer lorsque le nouveau fournisseur de la diffusion des communiqués de presse du gouvernement du Québec sera connu soit au plus tard en septembre 2013.";2012-12-03;2013-09-30;2012-11-11;2013-09-30;186300,0;186300,0;31200,0;142800,0; 30    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Vert
12165;Espace Nord;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957115;"Espace Nord est un service d'accès en ligne aux connaissances territoriales du Développement Nordique (DN). Ce projet découle directement du plan quinquennal du DN qui est un dossier gouvernemental de haute importance. Son objectif principal est de fournir aux citoyens, clientèles avancées et professionnelles des MO (accès privilégiés), un outil de consultation et d’accès en ligne aux connaissances territoriales du Plan Nord, et de rediriger ses utilisateurs vers la source de l’information. 

Le service est divisé en trois fonctionnalités soit : un outil de localisation, un outil de recherche des connaissances territoriales et une section présentant une sélection de connaissances territoriales d’intérêt. L’outil de localisation permet de localiser rapidement un lieu sur le territoire du Plan Nord, que ce soit par localité, site d’intérêt, adresse, borne kilométrique ou coordonnée géographique. Le cœur du service est un outil de recherche permettant de... manque d'espace.";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-10-01;172800,0;172800,0;119300,0;19500,0; 80    ;10,0;0,0;0,0;0,5;Le projet, qui devait se terminer le 31 mars 2013, a été retardé en raison des difficultés d'arrimage au niveau de l'infrastructure technologique et des opérations sur la base de données.;2013-06-30;2013-10-04 09:22;Vert
12169;Système d'inventaire des animaux à fourrure (SIAF) - Intégration DA0 à SIAF;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;111957113;Transférer et intégrer les applications informatiques du Système Fourrure (DA0-application Maxi) et ses bases de données historiques au Système d’information des animaux à fourrure (SIAF-application Oracle) en lui ajoutant les fonctions nécessaires pour réaliser les mêmes opérations que DA0. ;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2014-03-31;679200,0;679200,0;526800,0;134100,0; 75    ;10,0;0,0;0,0;1,0;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
12170;MPST [12-13] - Architecture et mise en place de services d'infrastructure technologique;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957087;" Ce projet regroupe les investissements requis pour assurer le maintien et l'évolution des services technologiques communs afin que l'infrastructure technologique demeure à niveau pour satisfaire les besoins de l'organisation. Les livraisons prévues pour 12-13 sont:
 
# Automatisation du monitoring des bases de données SQL Serveur (15,0 k$ ressources humaines - architecture et mise en place, 10,0 k$ acquisition) 
# Environnement Bureautique Commun - Migration à la version 4 - Finalisation de la phase d'architecture détaillée de la solution (150,0 k$)

Le budget requis pour cet ensemble de livraisons s'élève à 175,0 k$";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;175000,0;175000,0;94800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-04 09:22;Terminé en cours d'année
12171;MLIT [12-13] - Architecture et mise en place de logiciels d'infrastructure technologique;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957088;" Projet regroupant, pour simplification,  des petits projets indépendants, mais de même nature visant les mises à niveau prioritaires de logiciels d'infrastructure afin de maintenir les services. Chaque mise à niveau fait l'objet d'une gestion de projet distincte.  Les mises à niveau suivantes sont prévues pour 12-13 :

#  Mise à niveau de l'environnement de prestation électronique Java/ Apache/Tomcat. Finalisation pour les systèmes XFZ et PRAIF  (32,5,0k$)
#  Architecture et mise en place d'un «Profiler .NET» (12,0 k$)
#  Mise à niveau de la version du SGBD Oracle, de la version 10G à la version 11G R2 (261,5k$)
#  Mise à niveau de l'environnement de développement .NET (168,0k$)
#  Mise à niveau de l'environnement Oracle IAS (150,0k$)";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;401500,0;401500,0;373700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-04 09:22;Terminé en cours d'année
12172;DIF_EVO - Consolidation des infrastructures de traitement et de stockage de la Direction des inventaires forestiers (DIF);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340177;"La Direction des infrastructure forestiers désire consolider ses infrastructures technologiques dans le respect des orientations TI du ministère dans le but de:
1-garantir leur capacité de répondre à leurs besoins d'affaires;
2-assurer la pérennité de leur niveau de service à leur clientèle.

Une première livraison d'architecture accompagnée d'une série de bancs d'essai consiste à approfondir les processus visés par la consolidation technologique afin de moduler la solution en conséquence. 
La livraison subséquente permettra de mettre en place les solutions retenues.";2012-06-01;2014-03-31;2012-06-01;2014-03-31;437700,0;437700,0;72300,0;261600,0; 55    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Vert
12174;"Bonifier l'Espace Entreprises																																						";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;23 - 304020;La participation de Services Québec au Groupe de travail sur l'allégement réglementaire et à la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat a notamment mené à l'engagement suivant : Bonifier à moyen terme l'espace Entreprises. Le projet consiste en divers développements applicatifs comme la géolocalisation des Centres locaux de développement et des Centres locaux d’emploi, l'amélioration du service de recherche des aides financières, l'intégration des calendriers des activités en entrepreneuriat de partenaires de Québec et Montréal et l'ajout de nouvelles sections informationnelles pouvant provenir de partenariats avec des ministères et des organismes.;2012-07-01;2013-03-31;2012-07-01;2013-03-31;472500,0;271200,0;164600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Terminé en cours d'année
12178;UFZ - Repositionnement d'affaires et refontes des usages forestiers;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340173;Ce projet vise à mettre en place les fonctionnalités permettant au Secteur des opérations régionales (SOR) d'assumer la pleine gestion des usages forestiers (UF) et des ZAMI (Zones d'application des modalités d'interventions) sur le territoire et de rendre ces informations accessibles aux autres secteurs du  ministère des Ressources naturelles (MRN), au Forestier en chef ainsi qu'au milieu régional. Ces fonctionnalités doivent aussi inclure la gestion de l'historique de ces données dans le but de certifier la présence de ces éléments lors de la validation des interventions forestières. Ces données sont des intrants pour la réalisation des PAFI (plan d'aménagement forestier intégré) par le SOR en collaboration avec le milieu régional (TGIRT). ;2011-12-01;2014-03-31;2011-12-01;2014-03-31;476000,0;476000,0;225800,0;226900,0; 55    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Vert
12182;ESI 051 - Implantation des outils d'inventaire alternatif pour les prescriptions sylvicoles de 7 mètres et plus;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340164;La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A18-1)  modifie en profondeur la gestion forestière en révisant le rôle de l’État, en offrant aux régions une plus grande mainmise sur le développement de leurs ressources et en aménageant les forêts de manière écosystémique et selon une gestion intégrée des ressources et du territoire. Le ministère deviendra, entre autres, responsable de la planification et des opérations forestières, ce qui implique à court terme des besoins en outils de collecte de données et de préparation des prescriptions Sylvicoles (alimenter la planification et préparer les opérations de l'année 2013).;2011-11-01;2013-03-31;2011-11-01;2013-03-31;506300,0;100000,0;106600,0;0,0; 100    ;8,0;0,1;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
12184;ESI 080 - Rapport d'activités (RA);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340135;Le projet 080 - Rapport(s) d'activités prévoit l’élaboration d’une norme numérique pour le(s) Rapport(s) d’activités (RA) et l'adaptation ou la mise en place d’outils ou de systèmes de validation . Ces outils/systèmes doivent permettre de : recevoir la transmission, pré valider le(s) Rapport(s) d’activités (ex : dans un guichet), analyser, les valider et les accepter pour tous les bénéficiaires de contrats et ententes et pour l'ensemble de l'UA.;2011-11-01;2014-03-31;2011-11-01;2014-03-31;1538600,0;284100,0;103800,0;144700,0; 10    ;10,0;0,0;10,0;0,0;La portée du projet a été revue à la baisse suite à l'exclusion de certaines activités d'architecture et à une évaluation plus détaillée des travaux à réaliser.;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Vert
12185;ESI 075 - Gestion des opérations;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340134;Le projet 75 cible la réalisation des plans PAFI-O, par l’octroi de contrats ou ententes (ex.: gestion des appels d’offres), par le suivi de la réalisation (opérations forestières en cours) et le contrôle de la conformité (respect des travaux versus les contrats/ententes).;2012-01-01;2014-03-31;2012-01-01;2014-03-31;2307800,0;293000,0;232100,0;113700,0; 67    ;5,4;0,2;10,0;0,0;L'écart s'explique en raison de la sous-estimation des efforts requis pour la réalisation d'une des phases de développement du projet.;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Jaune
12187;"ESI 190 - Évaluer et concevoir les outils ""Produire les indicateurs, les bilans et effectuer la reddition de compte""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340147;"Ce projet vise à permettre le suivi de gestion et la reddition 2008-2013 par la création d'un entrepôt de données et la création d'un environnement WEB dynamique. Ces composantes serviront de base à la préparation de la reddition de compte 2013-2018.
L'entrepôt de données doit prévoir la gestion des flux de données, leur validation, transformation et extraction vers des outils d'analyse de type OLAP.
La plate-forme dynamique souhaitée permettrait à l’usager de sélectionner, à l’entrée, sous quel volet il désire consulter les données (ex. : les indicateurs du cadre de gestion du régime forestier, les indicateurs d'INDI, etc.). Les grands dossiers (cadre de gestion, INDI, SADF) seraient alors en fonction des indicateurs sélectionnés de même que les cibles ou seuils s’ils diffèrent. Idéalement, la représentation graphique serait automatisée et il serait possible d’exporter le tout ou des parties en format pdf. ";2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2013-03-31;552200,0;552200,0;303100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Terminé en cours d'année
12188;Serveurs d'applications pour la Direction de la recherche forestière (DRF) et la Direction de l'inventaire forestier (DIF);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340169;"Acquérir et installer deux serveurs d'applications dédiés à la Géomatique et aux calculs divers reliés à la simulation et aux analyses statistiques complexes. Les serveurs seront disponibles à un personnel ciblé à la DRF et à la DIF. Les besoins spécifiques de la DRF sont les suivants:
3 processeurs seront dédiés à 3 usagers d'un projets de géomatique spécial requérant Windows 7 64bits. Voir Fichier Excel
 ";2011-08-01;2013-03-31;2011-08-01;2013-12-31;163300,0;163300,0;164400,0;84700,0; 55    ;0,0;0,5;0,7;0,5;En cours de mandat, certains délais en lien avec la portée du projet ont eu des impacts sur le budget et l'échéance du projet.;2013-06-30;2013-10-07 13:29;Jaune
12189;"Plan de continuité et de relève du Directeur de l'état civil																																						";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;75 - 704000;"Le Directeur de l'état civil (DEC) dispose déjà des moyens nécessaires lui permettant d'assurer, en cas de besoin, une relève informatique de ses systèmes de mission par son personnel interne. Toutefois, avec le déploiement des prestations électroniques de services, le développement des formulaires uniques (naissance, décès, changement de nom, etc.) et l'augmentation du nombre d'ententes de communication de renseignements auprès des partenaires, il s'avère nécessaire de bonifier le plan actuel de continuité et de relève des activités (PCRA) du DEC. En effet, comme il se retrouve en amont aux processus de plusieurs MO, des mesures d'atténuation du risque doivent être mises en place afin d'éviter qu'un arrêt des opérations du DEC ait un impact négatif sur l'ensemble des MO partenaires et sur les citoyens.
PARACHÈVEMENT en 2013-2014
Déménagement du site de relève du DEC																																															
";2012-04-01;2013-06-30;2012-04-01;2013-06-30;284500,0;284500,0;283600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Terminé en cours d'année
12191;"Transmission des déclarations de naissance par voie électronique						";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2 - 714000;La naissance d’un enfant doit être déclarée au Directeur de l’état civil afin qu’il puisse l’inscrire au registre de l’état civil. Présentement, cette déclaration se fait au moyen d’un formulaire papier. La transmission et la réception de la déclaration par voie électronique permettront aux parents de déclarer la naissance de leur enfant par Internet, au moyen d'un formulaire sécurisé. Ce projet permettra des gains majeurs en termes d’efficacité et de qualité des données. Au préalable, des modifications au Code civil du Québec doivent être apportées. Un projet de loi a été déposé en ce sens à l'Assemblée nationale au printemps 2013. ;2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;161000,0;161000,0;45500,0;115500,0; 35    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Vert
12194;"Réviser les processus de changement de nom et de la mention du sexe																																					";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;72 - 708000;Le processus informatique actuel du Directeur de l'état civil supportant le traitement des demandes de changement de nom et de la mention du sexe n'est pas le même que celui qui supporte les processus de mission du Directeur de l'état civil, soit la publicité du registre et l'inscription des événements d'état civil. Cette situation cause différents problèmes et réduit l'efficacité de l'organisation. Ce projet permettra de réviser les processus informatique de changement de nom et de la mention du sexe et de les intégrer au système informatique en place au Directeur de l'état civil pour la tenue et la publicité du registre de l'état civil.;2012-06-01;2013-03-01;2012-06-01;2013-09-30;103800,0;103800,0;92500,0;7500,0; 93    ;10,0;0,0;4,4;0,2;Certaines activités prévues en 2012-2013 ont été décalées en 2013-2014 afin de respecter les priorités et la capacité organisationnelle.;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Jaune
12197;Téléphonie ;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1330;Remplacement de 100 téléphones analogiques par des téléphones IP;-;-;2012-07-01;2013-06-01;200000,0;200000,0;49000,0;20000,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Vert
12198;Infrastructure Informatique;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1331;Remplacement des 200 postes de travail désuets restants et du 2ième commutateur de coeur. ;2012-07-01;2013-07-01;2012-07-01;2013-07-01;316000,0;316000,0;220600,0;95400,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Vert
12205;GFEC - ECR - Livraison 6;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707580;Réalisation de demandes de changement. Celles-ci sont requises à l'application utilisée par les Enquêtes criminelles.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;219600,0;219600,0;206600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;PROJET TERMINÉ;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Terminé en cours d'année
12206;GFAI - DRI Stockage : Sauvegardes départementales;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710032;Augmentation de la performance des sauvegardes départementales afin de rencontrer les besoins accrus de prise de copies.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;243300,0;243300,0;166900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;7,3;0,1;PROJET TERMINÉ;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Terminé en cours d'année
12209;GFST Radar Photo (en lien avec le projet du MTQ);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710036;Implanter à une plus grande échelles les radars photo. Ce projet est sous la gouverne du ministère des Transports, la Sûreté du Québec collabore avec ce dernier pour l'implantation de ces équipements.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2014-03-31;101900,0;101900,0;0,0;100000,0; -      ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
12211;GFAI - DRI  Révision et encadrement des plugiciels du Client CRPQ - Phase 1;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710038;Amélioration des fonctionnalités, de la gestion et du déploiement du module d'interface entre le client CRPQ et les autres applications.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-01;123400,0;123400,0;100,0;0,0; -      ;10,0;0,0;;;Ce projet a été annulé compte tenu du changement de priorité au niveau de l'organisation.;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Annulé
12216;GFAI - DRI Remplacement de serveurs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710044;Remplacement des serveurs devenus désuets et d'unités de stockage dédiés.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2014-03-31;483500,0;483500,0;177100,0;234800,0; 91    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
12218;GFAI - DRI Expansion connectivité SAN;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710046;Expansion de l'infrastructure de connectivité au SAN afin de répondre aux nouveaux besoins de connectivité au SAN. ;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;130400,0;130400,0;115500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;PROJET TERMINÉ;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Terminé en cours d'année
12222;GFAI - DRI Logiciels de sauvegarde;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710050;Évolution technologique de la plateforme de sauvegarde départementale.;2012-04-01;2013-03-01;2013-04-01;2014-03-31;360500,0;418100,0;0,0;418000,0; -      ;10,0;0,0;10,0;0,0;"En raison de retard attribuable au processus administratif, il s’est écoulé plusieurs mois entre le moment où nous avons fait l’évaluation des coûts de ce projet et la publication de l’appel d’offres. L’augmentation du prix pour le logiciel spécialisé en sauvegarde et archivage de données s’explique principalement par l’évolution du marché de l’informatique.

";2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
12226;GFAI - DRI Postes de travail;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710054;Analyse visant l'optimisation des équipements de notre parc informatique et remplacement de certains postes de travail devenus désuets.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;200000,0;200000,0;65300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;PROJET TERMINÉ;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Terminé en cours d'année
12229;Plan de rationalisation de l'infrastructure commune de prestation électronique de services - Phase 2;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (ITZA4348);La phase 2 du projet de  rationalisation de l’ICPES vise à trouver des pistes d’améliorations supplémentaires, suite au projet de la phase 1  ;2012-03-31;2015-12-31;2012-03-01;2015-12-31;5450000,0;4950000,0;774800,0;4175200,0; 65    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
12232;Migration du logiciel Siebel 7.7 à la version 8.1;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (itme3182);"Mise à niveau de Siebel 7.7 à la version courante.
";2011-08-01;2013-08-31;2011-08-01;2013-08-31;2125300,0;2125300,0;1249000,0;876300,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
12236; Virtualisation des environnements du site du 425 St-Amable (Développement et Production);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;"VPSI (itme3021 ; ITRI1878)";"Virtualiser les environnements de développement et de production du 425 St-Amable.
";2009-03-01;2014-03-01;2010-02-01;2013-09-01;2375600,0;2375600,0;2058900,0;316700,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
12239;Solution tactique de prise de copie de sécurité ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (itza4275);"Rehaussement de la solution de prise de copies de sécurité pour le site du 425 St-Amable.
";2011-07-31;2012-09-30;2011-07-31;2013-03-01;804400,0;804400,0;718400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;8,5;0,1;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
12241; Mise en œuvre du modèle de gestion intégrée des impressions;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (itza2466);"Passage du parc d'équipement d'impression de numérisation et de télécopie en mode service intégré via un fournisseur unique de la solution.
";2011-07-01;2012-03-01;2011-07-01;2013-03-01;633500,0;727600,0;787900,0;0,0; 100    ;7,5;0,1;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
12242;Mise à niveau DB2 v8 à v10 et outils;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (itza3087);"Ce projet visait originalement la migration de DB2 de V8 à v9.  À la demande de la RRQ, le projet à été décalé au début de 2011.  Automne 2010, IBM annonce un chemin de migration direct de la version 8 vers la version v10.
";2011-04-19;2011-12-12;2011-04-01;2013-03-31;421000,0;421000,0;221800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
12245;Rehaussement du système d’exploitation et de la suite bureautique sur les postes de travail;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;Cette phase 1 consiste en l’élaboration d’un appel d’offres avec coûts d’impacts pour la migration du système d’exploitation et la suite bureautique de l’ensemble des postes de travail sous la responsabilité du CSPQ;2012-05-01;2016-03-01;2012-05-01;2016-03-01;1402000,0;1402000,0;837400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
12246;Optimisation de la PFC - Volet logiciel;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI; Réaliser les  travaux d'optimisation de la plate-forme centrale (PFC) dans un objectif d'économie.;2011-04-26;2013-12-31;2011-04-01;2014-06-30;749500,0;749500,0;290200,0;459300,0; 65    ;10,0;0,0;5,4;0,2;Manque de ressources humaines en place pour compléter à temps plein le projet ;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
12250;Normalisation des directions de développement du CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (VPTI-ITZA4264);"Normaliser les postes physiques des directions de développement du CSPQ.                 
Normaliser les postes de développement sur l'infrastructure virtuelle.";2012-07-01;2013-03-01;2012-07-01;2013-04-30;1697700,0;1697700,0;1601100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
12251;Désuétude de VSS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA;Remplacement du gestionnaire de code Source VSS (Visual Source Safe) par une infrastructure TFS transitoire (Team Fondation System);-;-;2012-05-01;2013-05-31;366000,0;366000,0;;; 95    ;;;;;Le projet est annulé ...;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Annulé
12259;Gestion des biens et garanties pour les prêts;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-0632;Ce projet consiste à réaliser un projet pilote pour valider l’opportunité d’informatiser l’évaluation des biens offerts en garantie à la FADQ par un producteur agricole lors du traitement d’une demande de prêt auprès d’une institution financière.;-;-;2010-04-01;2013-03-31;430500,0;430500,0;331600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;0,0;2,0;"Les travaux concernant le volet ""gestion et évaluation des biens"" sont réalisés et livrés en production. Le volet ""prise de garanties"" doit être repositionné suite à la réalisation du projet pilote. Les travaux d'analyse préliminaire et d'architecture prévus en 2013-2014 permettront de préciser la portée des travaux à réaliser dans le cadre d'un nouveau projet inscrit au PARI.";2013-06-30;2013-08-14 11:22;Terminé en cours d'année
12261;Nouveau programme d'avances VPF;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-108;Le programme vise à aider les entreprises admissibles en leur donnant accès à des liquidités à court terme par le versement d'une avance remboursable;-;-;2011-12-01;2013-03-01;100000,0;100000,0;51300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 11:22;Terminé en cours d'année
12265;Projet Expresso - Réalisation;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;6.0;Le projet Expresso a pour but de supporter l'organisation dans sa démarche de tranformation organisationnelle. Pour ce faire, le passage du dossier papier au dossier numérique sera effectué.;-;-;2011-09-01;2014-02-28;32700000,0;32700000,0;15711700,0;16981900,0; 49    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Les travaux permettant la numérisation des documents ont fait ressortir un taux de rejet supérieur au résultat anticipé. La CSST et le CSPQ ont mis en place un plan de redressement afin de rectifier cette situation. Au 17 mai 2013, les actions entreprises pour corriger les problématiques encourues sont concluantes. L'atteinte des objectifs sera confirmée le 31 mai prochain.;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Jaune
12276;Evolution et déploiement du Workdesk modernisé à la Direction des prestations;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P309;Ce projet vise à déployer le nouvel interface utilisateur de l'outil de gestion de flux de travail à la Direction des prestations. ;2011-10-01;2013-12-31;2011-10-01;2013-12-31;2574400,0;3094000,0;2229000,0;865000,0; 67    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
12282;Application des standards sur l'accessibilité WEB;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P308;Ce projet vise à mettre en place les correctifs nécessaires afin d’appliquer les trois standards sur l’accessibilité du Web adoptés par le Secrétariat du conseil du trésor.;2011-09-01;2013-12-31;2011-09-01;2013-12-31;1093800,0;1093800,0;543600,0;550200,0; 64    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
12285;Rehaussement des infrastructures réseau des représentations du Québec à l'étranger;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Rehaussement infrastructures étranger;En prévision de la fin du support par le fabricant, prévue pour juillet 2015, mise à niveau de Windows 2003 server à la version 2008 R2 des infrastructures des représentations du Québec à l'étranger.;2012-02-01;2014-03-31;2012-02-01;2014-03-31;170500,0;170500,0;123600,0;46900,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-17 09:34;Vert
12286;Mise en place d'un réseau sans fil au Québec et à l'étranger;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Réseau sans fil;Afin de répondre à des besoins de gestion et d'accès aux documents électroniques au moyen d'appareils mobiles, rendre disponible un réseau sans fil au siège et dans les représentations du Québec à l'étranger.;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;257700,0;257700,0;238500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-17 09:34;Terminé en cours d'année
12293;Changement de version Siebel;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;RQAP5143;Le système du RQAP utilise le progiciel de gestion de la relation de la clientèle (GRC) SIEBEL. Ce projet consiste à faire le rehaussement de Siebel version 7 à la version 8.;2012-04-01;2013-12-31;2012-04-01;2013-10-31;1903200,0;1903200,0;837000,0;300000,0; 74    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Vert
12294;Bilan des ventes en gros des pesticides (DRI-62);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800234;Développement d’une prestation électronique de services (PÉS) pour la réception des informations exigées en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, pour les titulaires de permis A (vente en gros de pesticides). La PÉS sera liée au système REPERE (banque de données sur les pesticides).;2012-08-13;2013-03-31;2012-08-13;2013-05-03;105700,0;105700,0;105600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;6,2;0,1;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Terminé en cours d'année
12310;Amendements réglementaires - indexation AFDR 2013;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5160;Indexation de l’aide financière de dernier recours 2013 au 1er janvier 2013 et modifications règlementaires au 1er avril 2013.;2012-06-21;2013-03-31;2012-06-21;2013-03-08;400000,0;400000,0;278400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Terminé en cours d'année
12314;Progiciel de gestion intégré en support au SARPA (Service d'aide au rajustement de pension alimentaire);Commission des services juridiques;Justice;1;Développer un progiciel de gestion intégré qui permettra de gérer tous les aspects d'un dossier SARPA (Service administratif de rajustement de pension alimentaire) et de procéder au rajustement de la pension alimentaire. L'adoption de la Loi favorisant l'accès à la justice en matière familiale est l'élément déclencheur à l'origine des nouveaux besoins d'affaires de la Commission des services juridiques. Cette loi lui confie la création et la gestion du SARPA.;2012-08-01;2014-08-31;2012-08-01;2014-08-31;800000,0;800000,0;180300,0;619700,0; 36    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-09 14:29;Vert
12316;Phase 3 - Projet Contrats;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404663;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels). Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des changements de programmes, des ordres de changements des contrats de construction et de services professionnels impliquant des paiement progressifs.
";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-06-02;875400,0;875400,0;794900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
12317;Phase 3 - Projet GRF - Volet financier;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404664;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels). Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des factures des contrats à paiements progressifs ainsi que les calculs des frais financiers, d'intérêt, etc. des projets.

";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-06-02;578500,0;578500,0;545300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
12322;Modernisation de l'infrastructure de sécurité réseau;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-243;Ce projet consiste à moderniser les infrastructure de bastion, du filtrage Web, du courriel sécurisé et de l'anti-virus de périphérie.;-;-;2011-09-01;2014-03-01;315900,0;315900,0;427700,0;50000,0; 90    ;0,0;0,5;10,0;0,0;"Ajout de composantes de sécurité pour l'UPAC.
Ajout de composantes de sécurité pour la conformité avec la Loi 1.";2013-06-30;2013-08-15 16:50;Jaune
12333;Renouvellement des infrastructures technologiques;Commission des normes du travail;;047-01;La Commission doit procéder sur une base périodique au renouvellement de ses postes de travail, de ses micro-ordinateurs portables et d'autres équipements bureautiques afin d’assurer à son personnel des outils de travail fiables et performants. Ce projet permettra de remplacer un certain nombre d'équipements arrivés en fin de vie.;-;-;2012-04-01;2013-03-31;373900,0;373900,0;350000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Les sommes investies ont été moins importantes que prévu, notamment en raison d’un rabais de 47,5 % consenti à la suite d’un appel d’offres visant le renouvellement de certains équipements informatiques.;2013-06-30;2013-08-01 09:34;Terminé en cours d'année
12340;Zap Montréal (zone d'accès public);Société du Palais des congrès de Montréal;Finances et Économie;9;Implantation d'un réseau Wi-fi de type «Zone d'accès public» dans le centre-ville de Montréal à proximité du Palais des congrès. Cette zone public s'incrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de l'économie numérique du Québec (SENQ) en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.;-;-;2012-04-01;2014-03-31;2030000,0;2030000,0;1167200,0;862800,0; 65    ;10,0;0,0;0,0;1,2;Pour poursuivre le déploiement des points d'accès (AP) autour du Palais des congrès, afin de créer le réseau Wifi, nous devons négocier à la pièce avec un cinquantaine de propriétaires privés afin d'obtenir les autorisations requises pour l'installation des AP. Ce travail, qui est beaucoup plus long que prévu, retarde l'installation des équipements. Nous travaillons sur une solution qui en accélèrera le processus. Toutefois, l'enveloppe budgétaire du projet sera respectée.;2013-06-30;2013-09-11 16:13;Jaune
12348;"Modernisation des logiciels et des infrastructures bureautiques										";Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 203;Ce projet consiste à effectuer la mise à niveau de logiciels et des infrastructures qui supportent les services bureautiques du Ministère.;-;-;2012-04-01;2014-07-31;614500,0;614500,0;263900,0;350600,0; 57    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
12350;Production annuelle de la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72102;Automatisation des traitements permettant d'établir la tarification d'assurance sur une base annuelle.;-;-;2010-01-01;2013-12-31;1670000,0;1419100,0;788500,0;630600,0; 49    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12351;Infrastructure de développement - plateforme GCE;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 205;Ce projet consiste à mettre en place un environnement de développement pour les progiciels suivants : Microsoft SharePoint, Microsoft CRM Dynamics et Docuthèque.;-;-;2012-04-01;2014-07-31;897000,0;897000,0;315900,0;581100,0; 60    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
12352;Implantation de la ligne rouge;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73100;Mise en place des nouveaux processus d'indemnisation afin de traiter les réclamations d'assurance selon le risque.;-;-;2009-04-01;2013-12-31;4775000,0;4775000,0;4222200,0;552800,0; 88    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12353;Conversion VB6 des systèmes du Fonds d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73104;Conversion des systèmes du Fonds d'assurance développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;-;-;2009-01-01;2012-12-31;4739500,0;4642000,0;4560700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12354;Conversion VB6 des outils technologiques;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73206;Conversion des outils supportant les activités d'exploitation développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;-;-;2009-04-01;2013-12-31;850000,0;799400,0;591700,0;207700,0; 75    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12358;Sécurité de l'information (Audit et recommandations);Office de la protection du consommateur;Justice;2011-006;Ce projet découle essentiellement de la mise en oeuvre des recommandations faites dans l'audit de sécurité réalisée en janvier 2011 à la demande du conseil du trésor.;2011-12-01;2011-12-01;2012-01-01;2013-03-01;150000,0;150000,0;75200,0;33300,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-09 10:27;Terminé en cours d'année
12363;Sentinelle;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-280;Refonte du système de gestion des données administratives correctionnelles (DACOR).;2010-06-01;2013-07-01;2010-06-01;2015-02-01;37334200,0;37334200,0;1376400,0;35957800,0; 40    ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Suspendu
12364;Opalis (DRI-32I);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800332;Passage à la version 6.3 d’Opalis software ou la toute dernière version, maintenant nommée « System Center Orchestrator (SCO) » par Microsoft.;2012-09-01;2017-03-31;2012-09-01;2017-03-31;404700,0;404700,0;32200,0;352700,0; 10    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
12365;Gestion des prélèvements d'eau et traitements de données prélevées agricoles (DRI-71);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800237;Poursuite du développement du système PES-GPE;2012-04-16;2013-02-28;2012-04-16;2013-02-28;285400,0;285400,0;280500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Terminé en cours d'année
12369;Sécurisation des accès aux données de production et journalisation (DRI-83);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800383;Apporter les ajustements nécessaires aux systèmes existants pour ajouter le contrôle des accès aux données de production et la journalisation de certaines données ciblées, afin de se conformer aux bonnes pratiques en sécurité de l’information.;2012-04-01;2015-03-31;2012-04-01;2015-03-31;496400,0;496400,0;18600,0;415400,0; 4    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Vert
12371;Diffusion de la cartographie hydrogéologique (DCH) (DRI-87);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800387;Le projet a pour but de développer et mettre en place les composantes informatiques de la diffusion de la cartographie hydrogéologique (DCH) qui permettront de répondre aux besoins de la Direction des politiques de l'eau (DPE) à l'égard des projets d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines (PACES).;2012-04-18;2014-03-31;2012-04-18;2014-03-31;821000,0;821000,0;613600,0;207400,0; 75    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 13:07;Vert
12380;Mise à niveau du progiciel de gestion par activités;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74003;Mise à jour du progiciel de gestion par activités afin de maintenir les opérations actuelles et bénéficier des nouvelles fonctionnalités.;-;-;2010-04-01;2012-12-31;350000,0;350000,0;294400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12382;Support à l'intégration des technologies;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1225;Renouvellement du contrat de 2 ressources reliées au projet Infrastructure informatique: un analyste en informatique et un technicien en informatqiue;2011-06-01;2012-06-01;2011-07-01;2013-06-01;112700,0;112700,0;112700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-24 13:25;Terminé en cours d'année
12383;Information de gestion pour le suivi des usagers du réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74504;Mise en place d'une structure informationnelle des données permettant de produire des indicateurs de gestion.;-;-;2010-03-01;2012-12-31;652000,0;652000,0;681700,0;0,0; 100    ;8,6;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12384;Infrastructure de production - plateforme GCE;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 206;"Ce projet vise à acquérir par le biais d’un appel d’offres, en collaboration avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), une plateforme intégrant un progiciel de gestion des relations clients (GRC) et un gestionnaire de contenus d’entreprise (GCE), ci après appelée solution technologique intégrée.					
					
.					
					
";-;-;2012-04-01;2013-09-30;2289500,0;2289500,0;1018900,0;1270600,0; 52    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
12386;"Mise à niveau des serveurs																												Mise à niveau des serveurs																												Mise à niveau des serveurs																				";Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 210;"Ce projet vise à effectuer la mise à niveau des différents serveurs et du matériel informatique du Ministère qui s'y rattache.																																															
";2012-09-01;2014-03-01;2012-08-01;2013-10-01;879100,0;879100,0;276900,0;602200,0; 61    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
12387;"Migration d'Oracle 																											Migration d'Oracle 10G à 11G																									Migration d'Oracle 10G à 11G																							";Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 211;"Le projet consiste à effectuer une migration d'Oracle de la version 10G à la version 11G pour l’infrastructure technologique des systèmes de mission du MICC. Le projet est réalisé en arrimage avec le CSPQ. 						
																								
";2012-09-01;2013-02-01;2012-08-01;2014-03-31;253000,0;253000,0;126600,0;126400,0; 55    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
12388;"Migration Windows et Office 																											Migration Windows Xp à Windows 7										";Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 209;"Effectuer la migration du système d'exploitation et de la suite bureautique des postes de travail de bureautique du MICC vers des versions plus récentes.     					
					
																																															
";2013-04-01;2015-03-01;2012-04-01;2016-03-31;3985300,0;3985300,0;99500,0;3885800,0; 6    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 10:11;Vert
12391;Optimisation du processus du traitement des plaintes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74901;Optimisation des processus et des outils actuels de traitement des plaintes en vue d'améliorer le service et la satisfaction de la clientèle. ;2010-01-05;2012-03-31;2010-01-05;2012-05-31;1023900,0;975000,0;975500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-23 15:59;Terminé en cours d'année
12393;Optimisation du processus de gestion des formulaires de sécurité;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75003;Optimisation des  façons de faire en matière de gestion des demandes d'accès de sécurité informatique afin d'améliorer la productivité des intervenants impliqués dans la gestion des droits d'accès et de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.;-;-;2011-03-01;2012-12-31;268300,0;268300,0;262300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12394;Nouvelles contributions d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75006;Ajustement des contributions d'assurance en fonction du bilan routier.;-;-;2011-06-01;2012-12-31;1100200,0;1100200,0;845300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12395;Mise à niveau de l'environnement Visual Studio 2010;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75202;Mise à niveau des outils de développement Visual Studio et Framework.;-;-;2012-02-01;2013-12-31;268400,0;268400,0;60900,0;207500,0; 33    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12396;Mise à niveau du gestionnaire de programmes sources .NET TFS;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75201;Mise à niveau du gestionnaire des programmes source .Net  dans le but de gérer les programmes source par version et de permettre leur réutilisation efficacement.;-;-;2011-02-01;2013-04-30;483800,0;483800,0;401600,0;82200,0; 85    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12398;Pérennité du système d'imagerie Filenet;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75205;Migration du système d'imagerie de la SAAQ.;-;-;2011-01-01;2012-12-31;1225300,0;1225300,0;622800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12400;Révision du tableau de bord de la Vice-présidence au contrôle routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75301;Ajout d'indicateurs de performance pour le suivi des activités névralgiques du domaine du contrôle routier, de l'atteinte de la mission et du plan stratégique.;-;-;2012-04-01;2012-12-31;100000,0;100000,0;8700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12402;Projet de loi 129 - Modification au règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75401;Application des modifications réglementaires visant principalement à harmoniser les règles québécoises à la norme canadienne en matière de vérification sommaire du véhicule.;-;-;2011-04-01;2013-12-31;1340200,0;1340200,0;336100,0;1004100,0; 36    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12406;Extraction automatique des données;Société québécoise d'information juridique;Justice;Extdon2;Dans le but d’améliorer le traitement documentaire des décisions que l’on reçoit et de maintenir notre leadership dans la communauté juridique, ce projet vise à choisir et à implanter dans notre processus de traitement une solution permettant l’extraction automatisée du maximum d’information semi et/ou non structurée dans l’ensemble des décisions que l’on reçoit (autant en français qu’en anglais).;2011-06-01;2012-09-01;2011-06-01;2013-07-30;250000,0;250000,0;168600,0;68400,0; 98    ;10,0;0,0;7,7;0,1;Le projet a été suspendu à cause des ressources non disponibles. Les activités ont maintenant repris normalement. ;2013-06-30;2013-08-01 15:23;Vert
12407;Gestion de temps;Société québécoise d'information juridique;Justice;GTEMPS;Mise en place d’un système de gestion de temps permettant de supporter au quotidien la réalisation optimale des orientations stratégiques de SOQUIJ;2011-07-01;2012-12-01;2011-07-01;2013-09-27;161600,0;161600,0;145400,0;16200,0; 85    ;10,0;0,0;7,5;0,1;Le projet a été suspendu à cause d'un manque de ressources. Les activités vont reprendre à la fin de l'été.;2013-06-30;2013-08-01 15:23;Vert
12412;Vidéoconférence pour la Vice-présidence à l'accès au réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75506;Mise en place d'équipement de vidéoconférence pour faciliter les communications entre les gestionnaires des différents bureaux de la SAAQ.;-;-;2011-03-01;2013-04-30;238500,0;238500,0;141300,0;97200,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12414;Autoroute 30 à péage;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75509;Dans la cadre du parachèvement de l'autoroute 30, mettre en place des services de transmission des renseignements nécessaires à la facturation des passages et à l'application des sanctions prévues pour les non-payeurs.;-;-;2011-09-01;2012-12-31;211500,0;211500,0;90700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12415;Gestion des connaissances à la VP sécurité routière;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75704;Mise en place d'une stratégie de gestion des connaissances afin de préserver les connaissances critiques dans le domaine de la sécurité routière.;-;-;2011-05-01;2012-12-31;530300,0;530300,0;388900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12420;Remplacement du progiciel SAS Wharehouse Administrator;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76206;Remplacement du progiciel SAS Wharehouse Administrator utilisé pour les calculs actuariels en raison de sa désuétude.;-;-;2012-01-01;2012-12-31;315900,0;315900,0;226000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Terminé en cours d'année
12434;Préparation des essais de conversion des applications du Fonds d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76901;Assurer l'intégrité du système d'indemnisation converti, par la mise à niveau des devis et des données d'essais du système actuel.;-;-;2012-01-01;2014-12-31;4529700,0;4529700,0;1820300,0;2709400,0; 53    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
12439;Sécurité des infrastructures de communication;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2012-01;Le projet vise à réviser et à renforcer la sécurité des télécommunications par  la mise en place d'équipements de surveillance, de défense du périmètre et d'accès distants sécuritaires à la suite d'une révision de l'architecture de télécommunication.;2012-06-01;2012-10-01;2012-06-01;2013-06-28;191400,0;191400,0;91200,0;21300,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 11:22;Vert
12440;Remplacement des environnements centralisés d'emmagasinage de l'information numérique (SAN);Finances et Économie;Finances et Économie;MFQ-005;Remplacement des environnements centralisés d'emmagasinage de l’information numérique de type S.A.N.  Les équipements actuels ont atteint leur durée de vie utile et leur capacité maximale.;2013-03-01;2014-03-31;2013-03-01;2014-03-31;850000,0;850000,0;492800,0;38000,0; 93    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-21 13:59;Vert
12441;Développement de projet 2012-2013;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV-2012-2013;Regroupe tous les projets de développement de petite envergure (moins de 500 j-p) pour l'année 2012-2013;-;-;2012-04-01;2013-03-31;1728800,0;1728800,0;1025900,0;748400,0; 100    ;9,2;0,0;7,3;0,1;-;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Terminé en cours d'année
12443;Capteurs LCMS chaussées;Transports;Transports;C0540;Ce projet a pour but l'ajout des options courbes, pente et devers, de la cartographie terrain et du calcul du profil en long pour les capteurs LCMS. Ces options permettront d'obtenir, dans un seul passage, toutes les informations nécessaires et relatives à l'adhérence et au profil de la chaussée, données directement liées à la sécurité des usagers du réseau routier.;2011-11-01;2013-03-31;2011-11-01;2013-03-31;175000,0;175000,0;175000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
12446;Création de la banque de données pour la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72101;Création d'une banque de données pour supporter la mise en place des nouveaux processus de gestion de la tarification d'assurance.;2006-06-26;2010-12-31;2006-06-26;2014-05-31;4234000,0;5583100,0;4627900,0;955200,0; 86    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-23 15:59;Vert
12448;Évolution et rehaussement des infrastructures technologiques;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;41030;Ce projet s'échelonne sur plusieurs phases de réalisation. Il permettra de mettre en place et d'exécuter une stratégie de réalisation pour toutes les phases. Cette stratégie devra s'arrimer aux calendriers de livraison des systèmes de mission et de soutien à la mission afin d'assurer une mise en place harmonieuse des solutions technologiques. L'objectif est d'assurer l'évolution des produits désuets ou en voie de désuétude selon le cycle de vie des manufacturiers.;2012-01-04;2016-06-30;2011-01-04;2016-06-30;8217000,0;8217000,0;1232300,0;6462700,0; 16    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-27 08:45;Vert
12451;Rehaussement des infrastructures de virtualisation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;41122;Le projet vise à virtualiser la majorité des serveurs physiques actuels de la CARRA. Le projet a également pour objectif de mettre en place un cadre de gestion nécessaire pour une exploitation et une utilisation structurées de cette technologie.;2012-01-04;2015-06-30;2012-01-04;2015-06-30;4308500,0;4308500,0;1409000,0;1900000,0; 43    ;10,0;0,0;10,0;0,0;"Enjeux d'échéance:
Actuellement, il y a eu un retard sur certains livrables forfaitaires. Un plan de redressement est en opération permettant de rencontre l'objectif d'ici la fin du projet en 2014.";2013-03-31;2013-06-03 16:31;Vert
12454;Renouvellement du parc informatique : postes et imprimantes (2012-13) - équipement fixe;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;16b (2012-2013) fix;Assurer le renouvellement des équipements informatiques fixes, afin d'effectuer une saine gestion du parc informatique ministériel. Améliorer le processus de gestion de l'inventaire. Répondre à l'évolution des besoins ministériels.;-;-;2012-04-01;2013-03-31;410000,0;410000,0;410000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Terminé en cours d'année
12456;Consolidation de l'exploitation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;41061;Le projet comporte deux volets: la consolidation de l'exploitation des systèmes de la CARRA et la relève informatique de la continuité des affaires.;2012-01-04;2015-06-30;2012-01-04;2015-06-30;3292700,0;3292700,0;1266200,0;2026500,0; 38    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-27 08:45;Vert
12460;Optimisation des pratiques et des outils du support au développement;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;41214;Le projet consiste à actualiser l'offre et la prestation de service de la Division du support au développement dans une perspective d'optimisation globale des activités entourant l'évolution et le développement des systèmes de la CARRA.;2012-03-15;2014-12-30;2012-03-15;2014-06-30;876000,0;1447500,0;222600,0;1292700,0; 15    ;8,6;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-27 08:45;Vert
12464;Mesures législatives RRPE;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-20;"Le projet comprend deux volets qui doivent être traités en même temps compte tenu de leur interrelation:
1. Faire l'analyse des besoins d'affaires associés à la gestion de l'adhésion et de la qualification RRPE dans RISE;
2. Faire l'analyse de la solution transitoire qui permet d'effectuer la saisie et le suivi des dossiers des demandes d'adhésion au RRPE afin de récupérer ces dossiers pour les intégrer dans la nouvelle solution.";2012-01-04;2013-12-30;2012-01-04;2014-12-31;2581000,0;2581000,0;569100,0;2011900,0; 22    ;10,0;0,0;-;0,0;-;2013-03-31;2013-05-27 08:45;Vert
12465;PCTFA 2013: réalisation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;164-2;Phase de réalisation du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).;2012-09-01;2014-09-01;2012-12-01;2015-03-31;10710200,0;10710200,0;330000,0;10380200,0; 5    ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Suspendu
12474;Conversion des tables de données;Régie du logement;Régie du logement;2012-P2;Passage d'un SGBD ancien à un nouveau;-;-;2012-01-01;2013-05-31;175100,0;175100,0;221900,0;0,0; 100    ;3,7;0,3;0,0;0,6;En ce qui concerne le coût, le montant réel dépensé correspond au montant maximum inscrit au contrat avec la firme externe, qui est de 221 900 $. Ce montant aurait dû être inscrit au budget autorisé initial. En ce qui a trait à l'échéancier, la conversion finale des données devait être en phase avec l'implantation du nouveau système informatique SISTA, lequel a été implanté le 15 juillet 2013.;2013-06-30;2013-09-16 16:33;Vert
12499;Modernisation de la visioconférence;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;222;Dix-neuf systèmes de visioconférence sont modernisés et quatre nouveaux sites de visioconférence sont créés.;-;-;2012-04-01;2014-02-28;175000,0;175000,0;126900,0;15000,0; 96    ;10,0;0,0;;;Des travaux de rénovations doivent être réalisés avant l'installation du dernier site de visioconférence. ;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Suspendu
12500;Projet ABC - Comptabilité;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;40940;Modification ou changement du système comptable pour permettre la comptabilité par activité;-;-;2012-09-01;2013-11-01;298000,0;298000,0;93500,0;204500,0; 51    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-27 14:03;Vert
12506;Refonte du portail du Centre de la francophonie des Amériques;Centre de la francophonie des Amériques;;3311 - Développement Portail;Refonte du portail;2012-09-01;2013-03-01;2013-04-29;2013-09-30;120000,0;120000,0;28200,0;66000,0; 20    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-10 09:12;Vert
12511;Fichier de vaccination - Rougeole;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;V09;Dans le cadre de la vaccination massive à l'automne 2011, il a été prévu de tenir un fichier des personnes vaccinées. Ce fichier permet aux autorités du MSSS de retracer les lots problématiques. De plus, il permet de retracer les personnes à vacciner;2011-09-01;2012-12-01;2011-09-01;2012-12-01;380000,0;380000,0;315200,0;64000,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Terminé en cours d'année
12515;Évolution de GPR - 2;Transports;Transports;C7153;"Évolution du système ministériel permettant la planification et le suivi des projets routiers en fonction des besoins des utilisateurs (professionnels et gestionnaires) et des orientations ministérielles en matière de gestion de projets.  
";2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-01;175000,0;175000,0;91000,0;84000,0; 39    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12517;Évolution du système BDP 2012-2014;Transports;Transports;P2120;"Évolution du système de préparation des  bordereaux et des demandes de paiement en fonction des besoins des utilisateurs et des orientations ministérielles en matière de gestion des coûts.
";2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;480000,0;480000,0;222400,0;257600,0; 44    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12520;Gestion de la norme et de la qualité des dessins (NQD);Transports;Transports;P2286;"Doter le Ministère d'un environnement de gestion de la norme et de validation de la qualité des dessins soumis par les mandataires lors de la réalisation de projets routiers.  
.";2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;248500,0;248500,0;260000,0;10000,0; 83    ;7,4;0,1;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12524;Montage de données dans un logiciel SOLAP;Transports;Transports;P1210;"Accompagnement analytique pour le montage de données sur le commerce du Québec à l'intérieur d'un logiciel de type SOLAP.  
";2012-09-01;2015-10-31;2012-09-01;2015-10-31;264000,0;264000,0;112900,0;151100,0; 52    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12530;Amélioration au système M012 ;Transports;Transports;P4713;Amélioration au système M012 - Inspection des ponceaux;-;-;2012-05-01;2014-03-31;200000,0;200000,0;31500,0;168500,0; 20    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12533;Projet d'améliorations du système SIG - BGR : parcours, imagerie, repères km;Transports;Transports;P2140;Analyse et amélioration de quatre systèmes de diffusions et de gestion de données routières afin de répondre aux besoins du Ministère relativement à l'Évolution de la Structure de Données Routières (EDSR). ;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;140000,0;140000,0;141000,0;0,0; 100    ;9,8;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
12537;Outils et processus pour le bureau de projets DTI ;Transports;Transports;P1642;Développement d'outils et processus pour le bureau de projets de la DTI.;2012-04-01;2015-03-31;2012-04-01;2015-03-31;795000,0;795000,0;164900,0;630100,0; 23    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12543;Sécurité de l'information - certification et authentification;Transports;Transports;P409M;Ce projet vise à remplacer des équipements de sécurité qui ont atteint leur fin de vie utile.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2014-03-01;600000,0;600000,0;66000,0;534000,0; 12    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12544;Refonte du système GESTOCT;Transports;Transports;P2450;"Le projet vise le rapatriement et la refonte du système de gestion de l’octroi des contrats (GESTOCT).

";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2014-03-31;582200,0;582200,0;401000,0;181200,0; 80    ;10,0;0,0;0,0;0,7;"La réalisation des travaux a été répartie sur une plus grande période qu'initialement prévue mais en respectant la portée et le budget du projet
";2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12548;Rehaussement de la téléphonie pour les centres d'appels;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-20;La solution de téléphonie supportant les centres d'appels de la RAMQ est désuète. Le présent projet a pour objectif de mettre à niveau certaines composantes de cet environnement.;2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;362000,0;362000,0;146800,0;215100,0; 41    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Vert
12555;Prise en charge du réseau de télécommunication STI-RMM;Transports;Transports;P3970;"Travaux de prise en charge du réseau de télécommunications sur fibre optique et des STI (Systèmes de transport intelligents) de la Direction de l'Île de Montréal qui regroupe la Dorsale, le réseau du tunnel Ville Marie et du Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.  
";2012-04-01;2013-03-31;2012-11-01;2013-03-31;550000,0;550000,0;550000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Terminé en cours d'année
12581;Rémunération - Anatomopathologistes;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-03;En septembre 2011, la FMSQ et le MSSS ont convenu d'un nouveau mode de rémunération pour les anatomopathologistes. Ce projet vise à mettre en place les dispositions nécessaires convenues dans l'entente.;-;-;2011-09-01;2013-03-31;970100,0;970100,0;894200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 11:21;Terminé en cours d'année
12582;Accord-cadre FMOQ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-04;Mises à jour des systèmes informatiques pour répondre aux exigences incluses dans l'accord-cadre entre la FMOQ et le MSSS, notamment en lien avec le système de rémunération de forfaits aux dispensateurs.;2012-02-01;2014-03-31;2012-02-01;2014-03-31;3100400,0;3100400,0;1526000,0;; 49    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-07 13:18;Vert
12584;Mesures législatives;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;4;Réaliser et mettre en oeuvre des changements systémiques opérationnels et organisationnels afin de permettre l'opérationnalisation des nouvelles mesures législatives découlant des négociations collectives 2010 ainsi que l'intégration des centres de recherche de santé et services sociaux dans certains régimes de retraite.;-;-;2010-01-01;2012-12-31;3757400,0;3757400,0;4292100,0;0,0; 100    ;6,2;0,1;10,0;0,0;Des coûts opérationnels induits par les délais de livraison des fonctionnalités ont été imputés à ce projet. Projet en urgence pour lequel aucune étude de bénéfices n'a été réalisée. Le projet a été intégré dans la structure des travaux de continuité.;2013-03-31;2013-06-03 16:31;Terminé en cours d'année
12606;Antivirus;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M03;Prise en charge des antivirus du MSSS par SOGIQUE;-;-;2012-02-01;2013-10-01;198000,0;198000,0;74600,0;5000,0; 95    ;10,0;0,0;10,0;0,0;La portée du projet actuel a été ajustée suite à l'application de la Loi 53, soit la dissolution de SOGIQUE et son intégration au MSSS.  Par cette loi, les activités opérationnelles se trouvent à être fusionnées, ce qui découle en une unification du service de surveillance.  Il y a donc eu un net avantage à cette fusion afin d'éliminer des dépenses en ressources matérielles et humaines. Ceci explique le fait que le montant total des dépenses pour ce projet est revu à la baisse.;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
12607;Téléphonie IP;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M05;Remplacement du système téléphonique de l'édifice du 1075 et 1005, chemin Ste-Foy;-;-;2012-02-01;2014-01-31;996000,0;996000,0;112000,0;212000,0; 25    ;10,0;0,0;;;En lien avec la fusion du ministère et de la Société de gestion informatique (SOGIQUE), le projet  de « Téléphonie IP » a été suspendu temporairement en 2012 2013 afin d’optimiser l’utilisation des ressources en place.;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Suspendu
12608;Surveillance réseau;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M14;Prise en charge de la surveillance des équipements du MSSS par SOGIQUE.;-;-;2012-03-01;2013-10-01;129100,0;129100,0;20200,0;21000,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;La portée du projet actuel a été ajustée suite à l'application de la Loi 53, soit la dissolution de SOGIQUE et son intégration au MSSS.  Par cette loi, les activités opérationnelles se trouvent à être fusionnées, ce qui découle en une unification du service de surveillance.  Il y a donc eu un net avantage à cette fusion afin d'éliminer des dépenses en ressources matérielles et humaines. Ceci explique le fait que le montant total des dépenses pour ce projet est revu à la baisse.;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
12609;Déménagement des serveurs;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M16;Inventaire, virtualisation et déménagement des serveurs du MSSS chez SOGIQUE.;-;-;2012-06-01;2014-03-31;310000,0;310000,0;232500,0;77500,0; 75    ;10,0;0,0;7,2;0,1;"L'écart en regard de l'échéancier s'explique par la non-disponibilité des ressources spécialisées. L'entrée des nouvelles ressources spécialisées est prévue au début de l'automne 2013.
";2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
12610;Migration Active Directory;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;C01;Migration de l'environnement Novell vers Microsoft Active Directory;-;-;2011-09-01;2014-03-01;942000,0;942000,0;847800,0;92200,0; 85    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
12611;Rehaussement des infrastructures;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;J01;Regroupement de projets d'infrastructure.;2012-04-01;2016-01-01;2012-04-01;2016-01-01;916500,0;916500,0;229000,0;687400,0; 25    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
12612;Trousse des petites créances, phase 2;Justice;Justice;0044-320888022;"Ce mandat porte sur la réalisation d'une phase II du projet TPC.  L'objectif est d'accroître l'accessibilité ainsi que d'augmenter les bénéfices de cette prestation électronique de service en rejoignant un éventail plus grand de clientèle et en réduisant les irritants qui sont ressortis lors du bilan de la phase I. Mettre en place des mesures visant à favoriser l'accessibilité à la justice afin de freiner le ""décrochage judiciaire"". Diminuer les coûts de fonctionnement du système judiciaire.";2011-09-20;2012-04-30;2013-02-21;2014-08-29;760000,0;760000,0;33500,0;726500,0; 4    ;10,0;0,0;2,0;0,4;"L'évaluation initialement présentée au tableau de bord s'appuyait sur un dossier d'affaires, incluant naturellement un certain niveau d'imprécision.
Suite à la phase de l'architecture détaillée pour tenir compte des changements en infrastructure technologique du MJQ, les coûts ont été révisés à la hausse. Ils ont été présentés au comité directeur du13 juin 2013 qui a donné son approbation.
L'impact financier de cette situation est de 223.2K$ (29%).
Le niveau d'écart de l'échéancier est du principalement à trois facteurs qui font en sorte que le processus de réalisation s'est prolongé.
Le délai de l'appel d'offres - les changements techonologiques - le changement de directeur de projet.
 

";2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
12621;Modernisation des centres de documentaion;Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;Culture et Communications;PR2009-2010-01;En réponse à une exigence de la CREPUQ, mettre en réseau les centres de documentation (bibliothèques) des établisements d'enseignement et permettre à la clientèle étudiante d'accéder à un ensemble de ressources informationnelles - base de données, publications électroniques, sites internet, autres;-;-;2009-07-01;2013-09-01;1775200,0;1775200,0;1303600,0;470000,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-01 16:00;Vert
12622;Mise à niveau du système de gestion pédagogique;Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;Culture et Communications;PR2011-2012-01;Mettre à niveau le système de gestion pédagogique afin de supporter les nouvelles orientations du plan stratégique du CMADQ;2012-09-01;2013-08-01;2012-09-01;2013-08-01;700000,0;700000,0;270000,0;420000,0; 65    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-01 16:00;Vert
12629;Mise en place d'un référentiel applicatif ministériel;Transports;Transports;P4118;"Mise en place du Référentiel applicatif ministériel (RAM) afin de supporter les architectures de différents niveaux produits par la DTI.  
";2012-04-01;2013-09-30;2012-04-01;2013-09-30;170000,0;170000,0;103300,0;66700,0; 84    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12636;Gestion des comptes utilisateurs – Identification, authentification, autorisation;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;IAA;Ce projet consiste à préciser et à mettre en place le cadre de gouvernance, les processus et les outils à utiliser pour assurer la gestion des comptes utilisateurs. La technologie utilisée permettra d’identifier et d’authentifier, de manière sécuritaire,  l’accès des utilisateurs, en plus de leur accorder les autorisations nécessaires pour accéder aux services.;2011-04-01;2014-03-01;2011-04-01;2014-03-01;601700,0;601700,0;210400,0;391300,0; 35    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
12647;Automatisation, surveillance et correctifs;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;ASC;Ce projet révise certains processus de gestion  des infrastructures technologiques de la Société d’habitation du Québec  dans le but de maintenir le haut niveau de disponibilité des systèmes et des services.;2012-04-01;2014-03-01;2012-04-01;2014-03-01;127000,0;127000,0;73400,0;53600,0; 58    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
12651;Migration des postes de travail - Gestion des configurations;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;MPO;Ce projet optimise la gestion des configurations (applications, composantes) et des outils bureautiques et l'amélioration de  la sécurité informatique des postes de travail. Il facilite également la mise en place des standards gouvernementaux d'accessibilité Web à la Société d'habitation du Québec pour la Direction des communications.;2012-04-01;2013-09-15;2012-04-01;2013-09-15;181700,0;360400,0;338100,0;22300,0; 94    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
12656;Outil d'intelligence d'affaires (DRAGON);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-179;Environnement intégré d'exploitation et d'informatique décisionnelle.;2012-07-01;2013-03-01;2012-03-01;2014-04-16;464000,0;464000,0;275000,0;189000,0; 59    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
12663;Migration à la téléphonie IP - Détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-285;Remplacement des systèmes analogiques de téléphonie dans les établissements de détention par des systèmes téléphoniques IP.;2012-04-01;2015-03-01;2012-04-01;2015-03-01;930600,0;930600,0;174100,0;756500,0; 19    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
12664;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-286;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;2012-04-01;2015-03-01;2012-04-01;2015-03-01;453400,0;453400,0;125000,0;328400,0; 33    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
12680;Amélioration des systèmes du CEHQ (DGTI-096);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800245;Amélioration des systèmes du Centre d'expertise hydrique du Québec;2012-09-01;2013-06-30;2012-04-01;2013-03-31;121200,0;121200,0;108700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 13:13;Terminé en cours d'année
12683;Office 2010;Société des établissements de plein air du Québec;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;1;Remplacement Office 2002;-;-;2012-04-01;2013-03-30;194000,0;194000,0;154200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;9,5;0,0;-;2013-06-30;2013-08-13 13:56;Terminé en cours d'année
12708;Fonctions de Pilotage en SR;Transports;Transports;P1787;"Développement de fonctions de pilotage (accès, rôles, statistiques) nécessaires au bon fonctionnement du SADSR.  
";2013-04-01;2015-03-01;2012-10-01;2014-03-31;350000,0;350000,0;76500,0;173500,0; 30    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12720;Répertoire des activités de lobbyisme (RAL);Transports;Transports;P2470 ;"Développement et mise en place d'un répertoire ministériel collaboratif des activités de lobbyisme afin d'assurer une gestion des activités de lobbyisme et la gestion des lobbyistes.  
";2012-07-01;2014-03-31;2012-07-01;2014-03-31;182500,0;182500,0;23600,0;158900,0; 40    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
12780;"ClicSÉQUR - Entreprises Évolution (Finaliser CT de septembre 2011)																																						";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;44 - 312010;"Le service clicSÉQUR-Entreprises permet aux entreprises de sécuriser les échanges d’informations entre les entreprises et l’administration publique québécoise. Ce projet d’évolution répond aux besoins exprimés par les entreprises ainsi que par les ministères et organismes dont l'accès à leur prestation électronique de services s'effectue via clicSÉQUR-Entreprises.
Le projet consiste à mettre en oeuvre certains travaux dans le but d'améliorer clicSÉQUR-Entreprises à l'égard des outils et fonctionnalités disponibles aux utilisateurs.
";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;1341400,0;960300,0;1001100,0;0,0; 100    ;8,7;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Terminé en cours d'année
12787;"Migration à la téléphonie IP							";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;85- 030500;Services Québec souhaite migrer de la téléphonie traditionnelle vers la téléphonie IP pour ses bureaux situés au 800, place d'Youville. Une analyse portant sur l'opportunité de migrer a été effectuée au printemps 2011. Suite à l'analyse détaillée, le projet vise le remplacement du système téléphonique actuel par un système de téléphonie IP pour les employés travaillant au bureau du 800 place d’Youville. La réalisation est prévue au printemps 2013.;2012-11-01;2013-06-30;2012-11-01;2013-07-31;282000,0;282000,0;171400,0;65000,0; 95    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Vert
12791;H1011- Télécommunication des Afficheurs Dynamiques (PMV)- LOT 1 et 2;Agence métropolitaine de transport;Transports;1; L'AMT s'est donné pour mission, dans le cadre de son plan stratégique 2020 sous l'axe 1: Déplacements simplifiés, vers une harmonisation de la qualité de service, d'améliorer la qualité du service offert à sa clientèle;2012-01-01;2012-10-01;2012-01-01;2013-09-30;2600000,0;2600000,0;2488600,0;111400,0; 91    ;10,0;0,0;0,0;1,3;"Les mesures correctives ont déjà été mises en place dans ce projet. L’installation des équipements s’est terminé en 2012 et les activités de 2013 sont concentrée sur la correction des déficiences qui ont étés identifiées au cours de la livraison du projet. Les usagers bénéficient du services dans l’intervalle. 

Certain risques perdurent, notemment avec un sous-contractant de notre fournisseur.
";2013-03-31;2013-05-16 17:57;Vert
12792;S5060- BDTram - Demandes  pour Communications;Agence métropolitaine de transport;Transports;2;Ce projet vise à aider le département de Marketing et de Communications à augmenter l'achalandage et l'information à notre clientèle par le bia de BDTRAM. Notamment en instaurant de nouvelles promotions ou encore en modifiant l'interface client pour ajouter de nouvelles informations.;2011-10-01;2012-04-01;2011-10-01;2012-04-01;137000,0;137000,0;60700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;8,5;0,0;Solution fonctionnelle sur infrastructure temporaire à court terme. Report de l'acquisition des équipements permanents en 2013. Mise en place d'un appel d'offre consolidé pour l'ensemble des besoins dans le but de minimiser les coûts;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Terminé en cours d'année
12797;S5072- Chronos - Amélioration de la diffusion à la clientèle;Agence métropolitaine de transport;Transports;3;Afin d’améliorer la diffusion d’informations en temps réel à notre clientèle, certaines améliorations doivent être apportées à nos processus internes et nos messages diffusés.  Plusieurs de ces changements requièrent des modifications et des ajouts aux fonctionnalités de Chronos afin de faciliter la tâche des opérateurs et leur permettre d’atteindre les objectifs fixés.;2012-04-01;2012-08-01;2012-04-01;2012-08-01;250000,0;250000,0;74600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Solution fonctionnelle sur infrastructure temporaire à court terme. Report de l'acquisition des équipements permanents en 2013. Mise en place d'un appel d'offre consolidé pour l'ensemble des besoins dans le but de minimiser les coûts.;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Terminé en cours d'année
12799;S1007- Extranet - Phase 1;Agence métropolitaine de transport;Transports;5;L'AMT a besoin d'échanger de l'informations ainsi que certaines données d'exploitation des trains et d'autobus à ses partenaires ainsi qu'à sa clientèle.  Pour ce faire elle offrira un service de partage de données qui seront offertes sous les formats GTFSR et TCIP. Les travaux à effectuer pour ce projet sont complétés. Nous attendons une date de lancement de Google pour l'affichage de notre temps réel sur Google Maps.;2012-04-01;2013-01-02;2012-04-01;2012-12-31;382000,0;382000,0;34400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Le projet n'a pas été priorisé en 2013 et l'infrastructure temporaire sera maintenue.;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Terminé en cours d'année
12800;SAP - Vague 4;Agence métropolitaine de transport;Transports;6;La vague 4 de l'implantation de SAP à l'AMT est consacrée à la mise à niveau de certaines fonctionalités et à l'ajout de modules complémentaires qui permettront de compléter l'intégration de tous les processus d'affaires de l'AMT;2012-01-01;2012-06-01;2012-01-01;2012-06-01;4554000,0;4554000,0;4992700,0;0,0; 100    ;7,1;0,1;10,0;0,0;Le budget rapporté au PARI de 2012 pour ce projet ne comprenait que la portion assumée directement par le département des TI. Le budget rapporté aujourd’hui dans l’état de santé corresponds au budget total du projet.;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Terminé en cours d'année
12835;Mise en place de la gestion du cycle de vie des applications (ALM);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA;L’apparissions de nouveaux outils permettant une productivité accrue des équipes de développement de la VPSA amène celle-ci à optimiser ses façons de faire afin de continuer à offrir le meilleur niveau de service possible à sa clientèle en terme de développement de solutions applicatives. Cette optimisation  passe par l’introduction d’une notion de gestion intégrée des processus de développement de ces solutions applicatives, et ce, tout au long de leur cycle de vie. ;2012-04-01;2013-06-01;2012-04-01;2014-09-30;895800,0;895800,0;495500,0;400300,0; 89    ;10,0;0,0;10,0;0,0;La protée du projet a été réalisée selon l'échéancier de travail initial avec un budget inférieur aux estimés. Afin d'augmenter les bénéfices reliés à l'utilisation de l'ALM, il a été convenu avec le comité directeur de procéder à l'intégration des projets dans le nouveau processus de développement. Cette nouvelle portée amène à réviser la date de fin de projet mais demeure dans les budgets initiaux.;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
12852;Mesures requises pour la mise en place des exigences gouvernementales de l'accessibilité Web;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;3.11 et 3.12;"Le gouvernement s’est engagé à rendre accessible ses services en lignes auprès de l’ensemble des citoyens du Québec et d’en facilité l’accès à ceux présentant certaines limitations physiques. Ainsi, en 2011, le gouvernement a édicté des règles (standards SGQRI 008) auxquelles les ministères et organismes doivent se conformer.
";2013-03-01;2014-12-01;2013-02-06;2014-06-30;731300,0;731300,0;7400,0;723900,0; 1    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12856;Projet Gestion des plaintes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.23r;Mise en oeuvre d'un nouvel outil corporatif de gestion des plaintes.;-;-;2012-09-01;2014-03-31;1800000,0;1800000,0;581600,0;1218400,0; 30    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Les travaux ont débuté avec 6 semaines de retard (délai attribuable à l'entrée des ressources externes). La date cible pourrait ne pas être atteinte. Un plan de redressement est en cours de réalisation.;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Jaune
12857;Évolution de l'environnement de gestion de projet;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.24;Adaptation de la méthodologie de gestion de projet de la Commission en fonction des nouveaux besoins et s'assurer de la cohérence avec les volets de gestion des bénéfices, de gestion des risques, des différentes méthodologies (GPS, etc.), de redditions corporatives connexes, etc.;-;-;2012-09-01;2013-12-31;562700,0;562700,0;198900,0;363800,0; 34    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12865;Refonte du site Web du répertoire toxicologique;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.37;"Mise à niveau des composantes technologiques en fonction du bilan santé des systèmes jugés à risque (passage de VB6 à Dotnet) ainsi que révision visuelle du site.
";-;-;2013-01-07;2013-11-29;317100,0;317100,0;6000,0;311100,0; 5    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12873;Plan de redressement et de transition de l'environnement informationnel;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.46;"Réalisation des changements requis afin de se conformer aux orientations architecturales de l'environnement informationnel et respecter la dérogation émise en mai 2012 pour les besoins d'information de gestion de nature opérationnelle.  Ainsi permettre à plusieurs initiatives d’être réalisées, entre autres, la plan d’action Synchro et l’évolution des outils de gestion financière.
";-;-;2013-01-03;2014-12-31;362300,0;362300,0;53600,0;308700,0; 15    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12876;Passage à SAS Entreprise Guide;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.40;Considérant que le coût des licences de SAS PC a augmenté de façon significative, il est dans l'intérêt de la CSST de passer à la version SAS Enterprise Guide. Une étude réalisée en 2011-2012 s'est prononcée en faveur d'un scénario de migration vers les nouveaux produits de SAS, notamment l'usage de l'interface assistée Enterprise Guide. Le projet consiste à déployer la nouvelle plateforme SAS avec Enterprise Guide sur la nouvelle infrastructure cible en production.  ;-;-;2013-01-05;2013-12-01;848000,0;848000,0;139000,0;709000,0; 17    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12877;Délestage CC Harvest;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.41;"Une migration des applications CC Harvest vers TFS doit se réaliser car la licence de CC Harvest expire en 2013. Le logiciel CC Harvest est un outil de gestion des versions des programmes informatiques utilisés sur la plate forme locale. À la suite du délestage du produit CC Harvest, le logiciel TFS va permettre aux intervenants de la VPTI de gérer de façon encore plus optimale les versions des nombreux programmes informatiques déployés sur la plate forme locale de la CSST.
";-;-;2013-01-14;2013-12-31;207100,0;207100,0;53100,0;154100,0; 25    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12884;Rehaussement du logiciel de télésurveillance (Ccure);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.48;Réaliser la mise à niveau du produit télésurveillance (Ccure), système de sécurité physique à la CSST;-;-;2013-02-26;2013-12-31;714600,0;714600,0;11200,0;703500,0; 6    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12885;Environnement de développement Expresso;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.55;Le soutien au développement doit accompagner le projet Expresso pour assurer, faciliter et optimiser l'utilisation de l'atelier de développement de la CSST.  Les outils de développement doivent évoluer afin d’accueillir les nouveaux produits de développement SIEBEL, UCM et BISTALK, produits au cœur de la solution Expresso. Ces activités comprennent, entre autres: évolution cadre  méthodologique, environnements développement et essais, outils migration et déploiement, gestionnaire code source.;-;-;2013-01-14;2013-12-31;326400,0;326400,0;29700,0;296700,0; 11    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12886;Harmonisation de la TPS-TVQ;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;3.10;Les gouvernements (Canada et Québec) ont annoncé la signature d'un protocole d'entente concluant une entente intégrée globale de coordination fiscale (Canada-Québec) prévue en avril 2012. À compter du 1er avril 2013, les ministères devront payer la TPS/TVH et la TVQ sur leurs acquisitions. Afin d'assurer la prise en charge de l'ensemble des enjeux dans les délais, la CSST se doit d'apporter les changements requis aux outils et aux systèmes en place;-;-;2012-06-01;2013-07-24;823300,0;823300,0;424900,0;398400,0; 83    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12889;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Commission des lésions professionnelles;;2013-001;"La CLP devra migrer l'ensemble de ses postes de travail à Windows 7 et remplacer la suite bureautique utilisée par le personnel par Office 2013. 
Il s'agit principalement du traitement de texte Word, du tableur Excel et du logiciel de présentation PowerPoint. La CLP n'utilise pas Outlook.
La CLP utilise actuellement Windows XP et la suite bureautique Office 2003.";2013-01-01;2013-04-01;2013-06-04;2014-04-01;300000000,0;300000000,0;26000,0;234000,0; 10    ;10,0;0,0;9,9;0,0;-;2013-06-30;2013-07-09 10:52;Vert
12895;Rehaussement Active Directory;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.67;Les services d’identification et d’authentification au réseau de la Commission utilisent le répertoire de sécurité Microsoft Active Directory.  C’est une composante hautement stratégique dans l’ensemble des services de sécurité : elle supporte l’ensemble des utilisateurs, des postes de travail et des serveurs de la plateforme distribuée de la Commission. Important pour préserver la pérennité des actifs et support du manufacturier.;-;-;2013-03-01;2013-12-31;148300,0;148300,0;5400,0;142900,0; 4    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12898;Rehaussement Internet Explorer (2013);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.65;"La version actuellement en cours d’utilisation du fureteur Internet Explorer (IE 7) n’est pas compatible avec les versions récentes de certains standards du Web (CSS, Javascript, etc.), ce qui se traduit pour les employés de la Commission par la non-disponibilité de certaines fonctionnalités lorsqu’on accède à des sites Web développés avec ces standards. 
";-;-;2013-01-08;2013-12-31;176400,0;176400,0;16900,0;159500,0; 11    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12900;Remplacement de l'outil de surveillance NSM;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.64;La supervision de la stabilité et de la disponibilité des services technologiques d’une infrastructure de près de 1000 serveurs comme celle de la Commission nécessite le recours à des logiciels de surveillance, d’automatisation des opérations et d’alertage.  La solution actuelle utilise le logiciel de surveillance NSM et son manufacturier (Computer Associates) a annoncé qu’il n’y aura plus d’évolution de ce produit.;-;-;2013-01-07;2014-12-31;987600,0;987600,0;27700,0;959900,0; 15    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12901;Remplacement des postes portables des inspecteurs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.69;"L'inspection et la prévention est au coeur de la mission de la Commission. Le poste portable est un outil indispensable à la réalisation du travail des inspecteurs. La Commission doit s'assurer qu'ils disposent d'un outil de travail répondant à leurs besoins et pouvant bénéficier de l'évolution des nouvelles technologies.
Objectifs : garantir la pérennité des actifs techno. matériels et logiciels de la Commission, contribuer à maintenir la disponibilité, la stabilité et la performance";-;-;2013-01-10;2013-12-31;354600,0;354600,0;117300,0;177300,0; 40    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12926;Remplacement des équipements d'impression massive;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.63;La majorité des communications écrites (formulaires, paiements, relevés et autres) transmises aux travailleurs et employeurs sont imprimées sur des imprimantes à haut volume. Les équipements sur lesquels reposent ces services d'impression, jugés essentiels à la mission de la Commission, arrivent à la fin de leur vie utile. De plus, le fournisseur a annoncé la fin de service de celles-ci. ;-;-;2013-01-03;2013-12-31;505200,0;505200,0;11800,0;493400,0; 7    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12932;Refonte de l’intranet de la CNT;Commission des normes du travail;;SO-2013-04;L’analyse préliminaire sur l’évolution de l’intranet réalisée en 2011 conclut qu’une refonte est nécessaire. Les travaux traitent, notamment, de la restructuration de l’information diffusée et du changement technologique du système de gestion de contenu. Le principal objectif est d’assurer une communication adéquate avec le personnel en s’appuyant sur une technologie qui permet de le faire correctement.;-;-;2012-11-01;2014-03-31;464800,0;464800,0;295200,0;164000,0; 65    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-01 09:34;Vert
12958;Renouvellement des systèmes de visioconférence;Commission des normes du travail;;RI-2013-10;Procéder au renouvellement des systèmes actuels de visioconférence pour répondre aux besoins de visiocconférence multi-sites, de transmission de contenu de meilleure qualité et pallier du même coup à la vulnérabilité à laquelle nous exposent nos équipements ayant atteint leur fin de vie utile.;2013-04-01;2014-03-01;2013-04-01;2014-03-31;236000,0;236000,0;169900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Les sommes investies ont été moins importantes que prévu, notamment en raison d’économies suite à l’appel d’offres pour acquérir la solution répondant aux critères identifiés.;2013-06-30;2013-08-01 09:34;Terminé en cours d'année
12966;Rehaussement de la solution de relève et de la redondance des services;Commission des normes du travail;;RI-2013-06;Ce projet consiste à améliorer la solution de relève de la Commission afin de diminuer considérablement le temps de remise en service complet et de minimiser les impacts d’une panne ou d’un sinistre par l’augmentation du nombre des services disponibles en pareilles circonstances.;-;-;2013-04-01;2014-03-31;473000,0;473000,0;76600,0;396300,0; 16    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-01 09:34;Vert
12975;Améliorations essentielles en sécurité (PESO);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.8 (2013);Ce projet regroupe différentes opportunités d’amélioration aux services et infrastructures de sécurité de la Commission, dont : l’amélioration des services de journalisation des activités, le remplacement de la solution d’authentification à distance avec jetons physiques par une solution de jetons virtuels et la mise en place d’un processus de gestion des certificats de sécurité. Cela contribuent à l’amélioration des services de sécurité et à l’optimisation de leurs coûts d'exploitation.;-;-;2013-01-03;2014-12-31;791100,0;791100,0;78800,0;712300,0; 15    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
12984;CAFE - LRESGEE - Développement;Famille;Famille;20;Suite du projet CAFE;2011-01-01;2011-07-01;2011-07-01;2014-12-01;2321800,0;2321800,0;199500,0;0,0; -      ;10,0;0,0;;;-;2013-06-30;2013-09-03 15:24;Suspendu
12996;Mise en place des librairies de rubans virtuelles;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.70;La Commission connaît une hausse constante et significative du volume de données numériques à stocker et gérer sur ses infrastructures technologiques.  Cette hausse génère des impacts majeurs sur la capacité,  la performance et les coûts des infrastructures de copies de sécurité et de recouvrement qui utilisent actuellement les technologies de cassettes magnétiques. La mise en place de librairies de rubans virtuels permet de répondre à cette hausse du volume de données.;-;-;2013-01-03;2013-12-31;124100,0;124100,0;3700,0;120500,0; 5    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
13016;Refonte du réseau informatique de la RIO;Régie des installations olympiques;Finances et Économie;65825;Ce projet vise la refonte complète du réseau informatique de la RIO. Cette refonte consiste à revoir l’architecture du réseau informatique incluant la dorsale fibre, les équipements de communications et le câblage de cuivre. Cette refonte permettra de mettre en place un réseau informatique en mesure d’assurer la performance et la redondance nécessaire aux systèmes d’exploitation (caméras, ouverture de porte et interphones), de domotique (ventilation, éclairage) et administratif de la RIO.;2013-01-15;2016-02-20;2013-01-15;2016-02-20;2800000,0;2800000,0;28900,0;2771100,0; 5    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 09:07;Vert
13037;Harmonisation de la taxe de vente de la SIQ;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00027;"Le 28 mars 2012, les gouvernements du Canada et du Québec ont signé une entente intégrée globale de coordination fiscale portant principalement sur l'harmonisation du régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) à celui de la taxe sur les produits et services (TPS).  Cette entente précise, entre autres que tous les ministères et organismes du Québec auront à payer de la TVQ et la TPS au 1er avril 2013 sur les fournitures taxables.

Les systèmes de la société ayant étés développés sur mesure, ceux-ci n’ont pas la flexibilité requise pour prendre en charge les changements. Ceux-ci devront donc êtres adaptés afin de supporter les nouvelles règles tout en étant capable de soutenir les anciennes pour les factures dont la date est antérieure à celle des nouvelles règles.";2012-12-01;2013-03-31;2012-12-01;2013-03-31;443200,0;443200,0;74100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
13038;Remplacement des cellulaires;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00027;Ce projet vise le remplacement des appareils de téléphones cellulaires attribués à certains employés dans le cadre de leurs fonctions et dont le contrat de services arrive à échéance en janvier 2013. Suite au remplacement des téléphones cellulaires, le projet se poursuivra avec l'analyse et l'implantation de fonctionnalités additionnelles.  ;2012-11-01;2013-03-31;2012-11-01;2013-03-31;113800,0;113800,0;63700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
13045;PATBQ changement du service à la clientèle;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;219;Améliorations du Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec (PATBQ) afin d'en assurer une plus grande convivialité. ;2012-09-01;2014-03-01;2012-08-01;2014-03-01;487500,0;487500,0;319800,0;167700,0; 65    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Vert
13047;GFA - Gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707583;Développer de nouvelles fonctionnalités pour l’application en gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre existante (GPMO) dans le but de l’adapter aux besoins spécifiques de la démarche organisationnelle en GPMO, dans le volet relève et expertise. ;-;-;2012-11-01;2014-06-30;139200,0;139200,0;6800,0;132400,0; 5    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
13055;GFAI - DRI Migration système d'exploitation Windows;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710071;Projet pour la migration des postes de travail de la Sûreté à Windows 7. ;-;-;2013-01-01;2015-03-31;656300,0;656300,0;23900,0;106800,0; 18    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 14:28;Vert
13065;Communications administratives;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-18;Le projet concerne les communications automatisées et semi-automatisées effectuées par le système RISE et les communications HORS RISE produites par l'agent pour communiquer avec un client (participant-prestataire) ou avec un partenaire (employeur).;-;-;2012-01-01;2013-12-01;735900,0;735900,0;138200,0;408300,0; 9    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-27 08:45;Vert
13073;Évolution du système de gestion des configurations (SCCM);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;223;"Le service de gestion des configurations s’appuie actuellement sur le produit SCCM 2007 de Microsoft. Il permet la gestion du noyau et de l’ensemble des trousses applicatives déployées dans le parc technologique du MAPAQ. Les services de gestion des configurations reposent sur un produit dont les fonctionnalités sont limitées de sorte qu’il est impossible de tirer parti de nouvelles technologies telles que la virtualisation d’applications et l’infonuagique.
";-;-;2012-10-01;2013-06-30;300000,0;300000,0;140200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-07-23 14:01;Terminé en cours d'année
13087;2013 - Entrepôt de données;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;46;Création d'un entrepôt de données jumelant les données courantes avec celles provenant de divers fichiers excel.;2012-10-01;2013-07-01;2012-10-01;2013-08-01;109000,0;109000,0;52700,0;50000,0; 50    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 11:52;Vert
13095;2013 - Renouvellement du parc d'ordinateur;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;Projet F;"Dans le but de facilité la miration de Windows XP à Windows 7 et Office 2003 à 2010, renouvelement du parc informatique.
";-;-;2012-10-01;2013-03-01;105100,0;105100,0;98400,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 11:52;Terminé en cours d'année
13097;Harmonisation TPS-TVQ;Transports;Transports;P2530;"Adapter les traitements, interfaces et rapports des systèmes de mission et de gestion qui traitent des données de facturation des achats afin de les rendre conformes aux nouvelles règles d'harmonisation des taxes (HTV).
Pour les applications qui facturent des revenus pour le Ministère, adapter le taux de TVQ ainsi que la méthode de calcul de celle-ci en fonction des règles d'HTV.";2012-10-01;2013-03-01;2013-01-01;2013-03-31;325000,0;325000,0;121800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-12 16:03;Vert
13098;Travaux complémentaires au Plan d'Action Synchro (phase 2);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.40;"Parce que le Québec a besoin de tous ses travailleurs, la CSST poursuit le but ultime de favoriser un retour rapide et durable de l'expertise en entreprise pour le bien de l'employeur et du travailleur. Ainsi, désireuse de s'améliorer, la CSST bonifiera de manière soutenue, de 2010 à 2014, ses outils et ses façons de faire.																																									
";-;-;2013-01-03;2013-12-31;782000,0;782000,0;163900,0;618100,0; 25    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
13151;Amélioration du site web Emploi-Québec;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5147;Le projet consiste à améliorer tout le volet informationnel de la prestation de services d'Emploi-Québec.;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-12-31;986900,0;986900,0;730400,0;256500,0; 74    ;10,0;0,0;0,0;0,8;L'échéancier de réalisation du projet a été révisé pour assurer la contribution de chaque intervenant dans la réalisation du nouveau site d'information d'Emploi-Québec.;2013-06-30;2013-08-22 12:04;Jaune
13204;Environnement de travail électronique – Gestion intégrée des documents;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;ETL-GID;Le projet ETL-GID vise à accroître la performance du système de gestion documentaire de la Société d’habitation du Québec (SHQ) en mettant en place un outil pour  consigner, indexer, classer et assurer la gestion du cycle de vie de l'information documentaire générée par l'organisation. En offrant une plus grande accessibilité à l'information et en rendant disponibles des outils et des fonctionnalités de travail partagé, l'outil de GID contribuera à la conservation de la connaissance, à accroître  la satisfaction des employés ainsi que leur productivité. La solution déployée sera orientée sur l’utilisateur tout en répondant aux besoins organisationnels et technologiques de l’organisation.  L’ensemble des documents numériques (versions électroniques et numérisées) y seront intégrés.;2012-04-01;2017-03-31;2012-04-01;2017-03-31;2931500,0;2931500,0;316500,0;2615000,0; 11    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
13221;Fondation de l'intelligence d'affaires SIQ;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404668;Ce projet a pour but d'établir les fondations en ce qui concerne l'intelligence d'affaires à la SIQ. Des rapports et / ou indicateurs de gestion seront développés afin de répondre aux besoins du milieu affaires pour faciliter la prise de décision et le temps consacré à la production des redditions de comptes (tableaux de bord, portefeuille de projets, etc...). ;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;293100,0;293100,0;237700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
13226;Cultivons l'avenir 2;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-116;Modifier les systèmes d'information de la FADQ qui gèrent les programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec afin d’y apporter les modifications suite à la mise en place du nouveau cadre stratégique canadien au profit du secteur agricole et agroalimentaire.;2012-10-01;2014-03-31;2012-10-01;2014-03-31;460000,0;460000,0;136900,0;323100,0; 30    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-14 11:22;Vert
13228;Mise en place de la nouvelle infrastructure de bastion de l'ICPES;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;L'infrastructure de sécurité de la salle d'hébergement du CSPQ et de nos clients en place depuis 15 ans est désuète, à un coût récurrent élevé et ne permet pas de répondre à notre croissance. Le projet a pour objectif de doter le CSPQ d'une infrastructure de sécurité récente et moins dispendieuse à opérer;2011-07-31;2012-06-30;2011-07-31;2013-03-01;888000,0;888000,0;797300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
13229;Solution partagée d'accès à distance VPN ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;Mise en place d’une nouvelle solution d'accès distant de mode VPN/IPSEC afin de trouver un équilibre entre les besoins de sécurité et la convivialité pour les clientèles utilisatrices des solutions d’accès distant. ;2012-01-31;2013-03-31;2012-01-31;2013-03-31;601800,0;601800,0;548700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Terminé en cours d'année
13232;Mise à niveau de l'infrastructure de stockage principal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;20011;"Acquisition d'une nouvelle infrastructure de stockage principal de nouvelle génération incluant un outil de gestion et de distribution de l'espace disque et des performances.
";2011-12-01;2014-12-01;2012-09-01;2014-12-01;450000,0;450000,0;414100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-16 08:23;Vert
13233;Intégration sûreté du Québec (SGR2-L1);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase SGR2-Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR, ce projet vise à développer des adaptations pour répondre aux besoins spécifiques de la Sûreté du Québec en vertu de la Loi sur la police. ;2007-09-01;2010-06-30;2007-09-01;2014-08-01;8450000,0;8450000,0;7510000,0;910000,0; 90    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
13234;Réseau d'Experts Engagés (REE) - reseauexpertsengages.com;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;PI-REE-41681;La Direction de l'Information Stratégique (DIS) a développé à l'interne une plateforme nommée VIGIPRO afin de supporter les entreprises à implanter la veille. Le CRIQ se doit d'améliorer la qualité du service à sa clientèle. Cette migration demeure un élément clé dans le déploiement d'une structure uniforme de gestion documentaire qui permettra de gérer le cycle de vie des connaissances, de leur création ou de leur réception jusqu'à leur destruction ou leur conservation permanente.;2010-01-30;2013-02-18;2012-07-24;2013-12-31;350500,0;350500,0;357000,0;0,0; 100    ;9,4;0,0;0,2;0,5;Petit écart de 0.01% dû aux heures à l'internes plus élevées que prévu.;2013-06-30;2013-09-10 07:38;Terminé en cours d'année
13241;Outil de gestion des postes de travail (ZEN);Sécurité publique;Sécurité publique;SSU 2012-001;Migration du produit Novell Zenworks Desktop Management 6.5 à Novell Zenworks Configuration Management 11;2012-03-15;2013-09-30;2012-03-15;2013-09-30;245300,0;245300,0;239800,0;5500,0; 98    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
13245;Hébergement du CTI de Sainte-Foy;Justice;Justice;0013-320700073;"En 2010, le MJQ a commandé un rapport d'expertise technique concernant l'agrandissement et la modernisation du CTI de Ste-Foy (Centre de traitement informatique). La réalisation de ce projet impliquait des investissements de l'ordre de 2,7M$. En 2012, le SCT demandait au MJQ de s'adresser de nouveau au CSPQ afin d'obtenir une offre d'hébergement . En 2013, la décision a été prise d'aller de l'avant avec l'offre du CSPQ.
Les travaux seront réalisés en 2013-2014.";2013-01-07;2014-03-31;2013-04-29;2013-12-31;942000,0;942000,0;21700,0;920300,0; 2    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
13246;Normalisation des postes de travail et migration du système d'exploitation;Justice;Justice;0018A-320700058;"Le projet consiste à la mise à niveau des ordinateurs et des applications du MJQ au système d'exploitation Windows 8.

Ce projet s'échelonne sur plusieurs années. Les travaux d'architecture ont été réalisés au 4e  trimestre de 2010-2011.  La suite des travaux consiste à développer les trousses d'installation pour les progiciels commerciaux et les applications et, à procéder au déploiement sur les postes de travail. ";2010-03-01;2013-09-01;2010-03-01;2015-11-01;1535700,0;6067600,0;406900,0;5660700,0; 6    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Suite à la levée du moratoire, le projet est redémarré récemment. Le montant présenté dans le tableau de bord ne couvrait que la première année du projet. Le montant de 6 067.6M$ couvrait l'entièreté du projet, c'est à dire 4 ans. L'évaluation initialement présentée au tableau de bord s'appuyait sur une étude sommaire incluant naturellement un certain niveau d'imprécision. Les coûts du projet ont été actualisés pour refléter la planification annuelle. Une étude d'impact est en cours et viendra confirmer le coût final du projet. L'impact financier de cette situation est de 4,531.9 (75%);2013-06-30;2013-08-30 15:57;Vert
13261;SAGIR-SGR2 – livraison 2;Commission des normes du travail;;SO-2013-05;"Prise en charge par le système intégré gouvernemental SAGIR, de la gestion de l’assiduité et des gains déclaratoires de tous les employés, de même que des feuilles de temps des employés à paie variable.
SAGIR-SGR2 représente le module «Ressources humaines» d’un projet gouvernemental, dont l’implantation est obligatoire pour tous les ministères et organismes assujettis à Loi sur la fonction publique.
La livraison 2 porte principalement sur la gestion de l’assiduité et des gains déclaratoires de tous les employés, de même que des feuilles de temps des employés à paie variable. En utilisant les libres-services SAGIR, les employés pourront compléter, pour approbation électronique par leur gestionnaire, leurs permis d’absence, leurs gains déclaratoires et leurs feuilles de temps.";2013-04-01;2015-03-31;2013-04-01;2015-03-31;587600,0;587600,0;13000,0;574600,0; 10    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-01 09:34;Vert
13274;Entente fédérale/provinciale sur l'harmonisation des taxes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76002;Harmoniser le régime de la taxe de vente du Québec au régime fédéral de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée.;2012-08-01;2013-12-31;2012-08-01;2013-12-31;417000,0;417000,0;167800,0;249200,0; 38    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-15 10:27;Vert
13275;Modernisation des systèmes d'information en gestion et aménagement du territoire (SIGAT);Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002759;Le ministère doit rendre disponible les documents d'aménagement produits par les MRC aux ministères et organismes qui ont des avis à rendre dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU). Pour remplir cette obligation, le MAMROT a mis en ligne le SIGAT en 2003. Le projet consiste à moderniser l'outil SIGAT Texte et à intégrer le volet géographique (SIGAT Géo) dans une seule et même application. L'outil sera accessible via le Portail gouvernemental des Affaires municipales et régionales (PGAMR).;2012-04-01;2013-12-31;2012-04-01;2014-03-31;277000,0;974300,0;487200,0;487100,0; 63    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Vert
13276;Bonification des compensations tenant lieu de taxes;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002755;Versement de la bonification des compensations tenant lieu de taxes. ;2013-02-18;2013-08-31;2013-02-18;2013-08-31;450000,0;450000,0;141300,0;308700,0; 80    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Vert
13277;Attestation électronique SESAMM;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002750;Simplifier et alléger le processus d'attestation des documents financiers dans SESAMM;2011-04-01;2013-02-28;2012-04-01;2013-02-01;121200,0;121200,0;121200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Terminé en cours d'année
13278;Vérification et calcul de la valeur foncière;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002741;Effectuer une sélection automatique des inscriptions au rôle d'évaluation dont la valeur au rôle utilisée dans le calcul du montant de la compensation tenant lieu de taxes est à priori hors-normes;2012-06-01;2013-04-30;2012-06-01;2013-05-30;479300,0;479300,0;294700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;7,3;0,1;L'écart entre la date de fin prévue et la date de fin réelle du projet est dû au retard dans la conversion des données du projet Gestion des programmes de compensation qui était préalable à la réalisation du présent projet.;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Terminé en cours d'année
13315;Dossier d'affaires - Refonte de l'intranet et réseaux socioprofessionnels;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.19;"Le développement des dernières années en regard des réseaux d'échange d'informations modifient considérablement la manière de communiquer des individus, mais aussi des organisations. Pour celles-ci, les intranets et les réseaux socioprofessionnels ont une incidence marquée sur la productivité, l'efficacité et la rentabilité. 

C'est dans cet esprit que s'inscrit ce projet double de refonte de l'intranet et de déploiement de réseaux socioprofessionnels. Ces deux volets ont pour objectifs communs d'améliorer les échanges et la circulation de l'info entre le personnel de la Commission, de préserver la connaissance et l'expertise et de permettre aux employés de se rassembler virtuellement autour de sujets d'intérêts en plus d'offrir un accès accéléré à l'information. Ces nouveaux services permettront d'aider le personnel régional à recourir à l'expertise au central, de faciliter la gestion du personnnel à distance et de mettre en réseau les conaissances et les pratiques.";2012-01-04;2012-12-31;2012-04-02;2012-12-29;133200,0;133200,0;133200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
13317;"Amélioration gestion du compte de ""Employeur non assuré CSST""";Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.20;"Le Centre de cotisation doit traiter plus de 29 000 activités de gestion de transactions de montants déclarés ou versés reçues à Revenu Québec pour des employeurs non assurés à la CSST. Ces transactions concernent environ 5 000 numéros d'employeurs RQ différents. Les traitements informatiques associent ces transactions à ""Employeur non assuré CSST"". Présentement, l'outil de suivi n'est plus accessible en raison du nombre trop élevé d'activités. De plus, un accès accidentel à l'outil de suivi de ""Employeur non assuré CSST"" crée des problèmes importants de performance à l'ensemble des utilisateurs de l'outil de suivi. 
Pour traiter ces activités, le Centre de cotisation doit travailler, de manière transitoire, avec des listes papier. Améliorations visées en :
 - Remettant en force les fonctionnalités de l'outil de suivi qui ne peuvent plus être utilisées
 - Améliorant la logique d'affaires associée aux activités et transactions
 - Automatisant le transfert de certaines transactions.";2012-04-02;2012-07-23;2012-04-02;2012-07-23;124600,0;124600,0;124600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
13318;Améliorations systèmes CLP-SISTA - Phase 1;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.21;"Dans une première phase, ce projet consiste à réaliser, par la CLP, un traitement de reconversion de données dans le format des données actuelles permettant à la CSST d'assurer une continuité d'affaires et ce, sans obligation de procéder à des changements systémiques importants à court terme.
Le projet couvre les axes suivantes :

 - La réalisation confiée à la CLP pour faire la reconversion des données
 - Les travaux à réaliser par la CSST qui concernent principalement la gestion des essais

La CSST devra effectuer des essais en collaboration avec la CLP afin de s'assurer de l'intégrité et de la qualité des informations qui lui seront transmises. Ces travaux devront être effectués dans les environnements d'essais des systèmes opérationnels et informationnels de la CSST en utilisant des données communes et convenues entre les 2 organisations.










 ";2012-04-02;2013-06-30;2012-04-02;2013-06-30;546500,0;546500,0;530200,0;16300,0; 97    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Vert
13319;Projet DAJ - Réorganisation de l'offre de services juridiques (solution minimale conforme);Commission de la santé et de la sécurité du travail;;4.25;"En 2009, la CSST a amorcé une réflexion sur l'optimisation de l'offre de services juridiques. Un comité interne a analysé différents modèles d'organisation du travail et a proposé des ajustements à l'organisation actuelle. Au terme de ces travaux, un mandat a été donné afin de recommander un modèle d'organisation des services juridiques qui permette aux juristes de mieux soutenir la CSST dans l'aplication des lois qu'elle administre. Le modèle  retenu est composé d'une structure de gestion centrale et de pôles d'expertise juridiques ainsi qu'une décentralisation d'effectifs. 

Une solution cible est en élaboration mais d'ici là, un scénario transitoire doit être envisagé. Plus spécifiquement, ce projet vise à implanter le scénario conforme minimal qui servira de transition. Aussi, des informations de gestion seront aussi développées afin de permetre aux utilisateurs d'obtenir de l'information de gestion adéquate pour le suivi des dossier des affaires juridiques.";2012-10-01;2013-03-31;2012-10-01;2013-03-31;142500,0;142500,0;142500,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
13321;Gestion des instances;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.35;"Des travaux réalisés au cours des derniers mois ont permis de finaliser la révision des processus de gestion des instances. La solution proposée permettra l'intégration des outils de bout en bout du processus de gestion des instances et l'intégration de la solution cible pour la tenue des ""comités sans papier"".

Ce projet concerne la réalisation de la solution finale et ce, autant pour le volet préparation et suivi des instances que pour les comités sans papier. Les travaux réalisés permettront de :
- Effectuer la planification annuelle et organiser la logistique des séances
- Préparer la tenue des séances

La solution proposée sera développée sur mesure à partir d'outils de collaboration det de gestion documentaire déjà disponique à la CSST.

Quant aux comités sans papier, les travaux serviront à mettre en place les améliorations de la solution basée sur l'utilisation du i-Pad telles :
- Ajouter l'authentification obligatoire 
- Utiliser un site sécurisé ";2012-03-01;2013-01-31;2012-03-01;2013-01-31;309800,0;309800,0;304900,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
13322;Gestion des plaintes - Dossier d'affaires de la solution cible;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.36;"Différents déclencheurs sont menés la CSST à se structurer davantage en matière de gestion des plaintes et ont contribués à devoir entreprendre des actions visant à revoir nos façons de faire. Certaines problématiques ont été identifiées en regard de la gestion des plaintes, telles que :
- Solution actuelle de gestion des plaintes inadéquate
- Version de l'outil désuète
- Rapports produits ne répondent aux besoins de reddition de compte
- Processus de traitement des requêtes ponctuelles inexistant
- Indicateurs de gestion incomplets.
C'est dans ce contexte qu'un plan d'action global a été élaboré. Il consiste à :
- Élaborer et implanter une politique de gestion des plaintes et de développer un registre transitoire
- Mandater la VPTI afin de définir le besoin d'affaires visant l'implantation d'usen solution de gestion des plaintes. Cette étape consiste à élaborer la solution cible (dossier justificatif) et réaliser et implanter la solution cible.";2012-01-04;2012-12-31;2012-04-01;2012-12-31;114900,0;114900,0;120300,0;0,0; 100    ;8,6;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
13324;Poursuite des initiatives pilotes et des activités récurrentes relatives aux outils de collaboration;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.37;"Dans le mémoire pour la refonte de l'intranet et la mise en place de réseaux socioprofessionnels à la CSST, un certain nombre de livrables étaient proposés pour concrétiser les objectifs du projet. Ceux-ci se situaient dans deux axes, soit la réalisation d'un dossier d'affaires et la poursuite des initiatives pilotes.

Pour assurer la réalisation des livrables prévus dans le deuxième axe, les initiatives pilotes déjà amorcées avec la mise en place des outils de collaboration doivent être poursuivis afin d'alimenter le dossier d'affaires :
- Déployer un service de messagerie instantanée à 15% des employés internes de la CSST
- Mettre en place un projet pilote de réseau socioprofessionnel pour communicateurs régionaux
- Introduire un nouveau service de répertoire d'entreprise et de communautés spontannées ";2012-01-01;2012-12-31;2012-01-01;2012-12-31;268500,0;268500,0;246700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
13325;Désuétude des postes de travail;Commission de la santé et de la sécurité du travail;;5.38;Dans le cadre de l'aplication du plan de désuétude des équipements, les postes de travail et les écrans ciblé sont remplacés.;2012-05-01;2012-12-31;2012-05-01;2012-12-29;422700,0;422700,0;200700,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-07-26 16:11;Terminé en cours d'année
13354;Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);Curateur public;Santé et Services sociaux;2736;En 2008 le gouvernement de Canada a créé le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI). Cette décision gouvernementale et les modifications qui en ont suivi, constitue une source de revenus pour les personnes représentées par le Curateur Public et impliquent des modifications aux applications informatiques du Curateur Public.;2010-10-01;2014-06-30;2010-10-01;2014-12-31;382700,0;382700,0;83200,0;299500,0; 22    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-08 15:02;Vert
13355;Crédit d'impôt pour solidarité (CIS);Curateur public;Santé et Services sociaux;2737;En mars 2010 la gouvernement du Québec présente le budget provincial 2010 lequel comprend notamment le Crédit d'impôt Solidarité. Cette décision gouvernementale constitue une source de revenus pour les personnes représentées par le Curateur public et implique des modifications à l'application informatique du Curateur public.;2011-04-01;2014-06-30;2011-04-01;2014-12-31;348000,0;348000,0;10300,0;337700,0; 3    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-08 15:02;Vert
13360;Intégration du volet Export-Québec dans le site Internet du MRIFCE;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Site Export-Québec;Suite au remaniement ministériel de l'automne dernier, le volet Commerce extérieur du MDEIE a été intégré au MRI, devenu le MRIFCE. La portion du site Internet du MDEIE qui concerne le Commerce extérieur a été détachée et relève dorénavant du MRIFCE.Toutefois, comme l'environnement technologique sur lequel cette portion repose n'est pas supporté par le MRIFCE, c'est dans l'environnemnet technologique du MFE qu'est opéré actuellement le site du Commerce extérieur. Le volet Commerce extérieur s'est retrouvé isolé, peu convivial et peu performant et il ne respecte pas pleinement les standards d'accessibilité en vigueur depuis le 12 mai 2012.  ;2013-04-01;2013-06-30;2013-04-01;2013-06-30;127000,0;127000,0;126100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-17 09:34;Terminé en cours d'année
13367;Offre clients mobiles et salles de réunion;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;OCM;"Ce projet étend l'accès aux environnements informatiques de la Société d'habitation du Québec par des appareils mobiles (portables, tablettes, téléphones intelligents.) Le projet permettra la mise en place des solutions suivantes :

•	Meilleur contrôle de la connexion des postes de travail au réseau ; 
•	Installer un réseau WiFi limité (borne et rayonnement) ; 
•	Permettre aux utilisateurs un accès convivial aux documents des répertoires des réseaux (facilite le travail de l'extérieur) ; 
•	Intégrer les tablettes et des appareils mobiles (BYOD) à l'offre de service ; 
•	Intégrer les portables au réseau de la Société d'habitation du Québec (protection des données et station d'ancrage) ; 
•	Permettre la visioconférence à partir de certains postes de travail.
";2013-04-01;2014-12-31;2013-04-01;2014-12-31;406400,0;406400,0;2900,0;403500,0; 1    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
13371;Révision de l'impression des rapports produits avec la plateforme Centrale;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;RDI;"Ce projet permet de transformer les impressions provenant de la plateforme Centrale sous la forme de documents numériques (PDF), de les rendre disponible de manière électronique aux partenaires et de les conserver dans les répertoires internes de la Société d’habitation du Québec.

Il compte plusieurs bénéfices : la réduction de l’utilisation du papier; la possibilité de conserver les rapports produits pour consultation, référence et impression partielle ou complète; la disponibilité de rapports triés selon les spécifications (par organisme, par centre de service ou autre); la récupération des documents par les partenaires via un site sécurisé et la diminution des manipulations des rapports. De plus, le projet favorisera la réalisation d’un dossier client électronique.
";2013-04-01;2015-03-31;2013-04-01;2015-03-31;276400,0;276400,0;54900,0;221500,0; 20    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
13374;Fonctionnalités transitoires essentielles;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;FTE;Les travaux du Plan stratégique des technologies de l'information (PSTI) nécessitent la mise en œuvre de solutions par des livraisons successives, en mode projet, qui s'étaleront sur quelques années.  Cependant, des besoins plus urgents nécessitent l’implantation de solutions transitoires en fonction de l'architecture finale. Ainsi, ce projet intègrera les processus prioritaires et essentiels à mettre en place. Il permettra, à terme,  un meilleur contrôle des risques et une meilleure gestion des résultats.;2013-01-10;2015-03-31;2013-01-10;2015-03-31;345100,0;345100,0;51400,0;293700,0; 15    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
13382;Remboursement de frais de huissiers et timbres judiciaires;Curateur public;Santé et Services sociaux;2738; Mettre en place des mesures de compensation de frais à incidence financière, donc assumés par le Curateur public, lors de l'ouverture d'un régime de protection pour une personne inapte, autrement admissible à l'aide juridique.;2011-04-01;2014-06-30;2011-04-01;2014-12-31;334400,0;334400,0;22900,0;311500,0; 7    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-08 15:02;Vert
13383;Rehaussement des infrastructures de développement;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;RID;Ce projet concerne la mise à niveau de trois infrastructures de développement (PHP, Typo3 et Java/Flex) afin d'assurer le maintien et l'évolution des systèmes de missions ainsi que des sites Internet et intranet développés avec ces infrastructures. Le projet permettra également d'évaluer les nouvelles infrastructures de développement Apex et ADF qui sont disponibles parmi les produits Oracle.;2013-06-03;2014-09-30;2013-06-30;2014-09-30;335500,0;335500,0;17600,0;317900,0; 5    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-03 13:54;Vert
13393;Plan de délestage Notes;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;Notes;Dans le cadre d'un projet de courrier électronique qui englobe le Réseau de la Santé, le MSSS se délestera du collecticiel Lotus  Notes, ce qui signifie que les applications développées sous cette plate-forme devront faire l'objet d'une refonte technologique.;2013-04-01;2014-06-30;2013-04-30;2014-06-30;950000,0;950000,0;15000,0;935000,0; 5    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
13396;Refonte du référentiel des établissements du RSSS;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M02;Le référentiel des établissements du Réseau de la Santé et des services sociaux est une source de données essentielles à presque tous les systèmes d'informations du MSSS. Il est aussi hautement désuet, avec des portions encore sur ordinateur central. Tout le système doit faire l'objet d'une refonte.;2013-09-01;2014-09-01;2013-04-01;2015-03-01;750000,0;750000,0;7200,0;687800,0; 1    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Compte tenu du délai engendré avec les appels d'offres liés à ce projet de refonte, la date de fin de ce projet a été décalée en mars 2015. Notons qu'il n'y a aucun impact financier lié à ce retard.;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
13401;Développement de projets 2013-2014;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV-2013-2014;Regroupe tous les projets de développement de petite envergure (moins de 500 j-p) pour l'année 2012-2013;2013-04-01;2014-03-31;2013-04-01;2014-04-30;447500,0;447500,0;112500,0;335000,0; 25    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
13403;Changement de cycle SESAMM 2012-2013;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250000003;Ajustements annuels au système SESAMM, pour assurer la réalisation des opérations courantes du Ministère;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;155200,0;155200,0;155200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Terminé en cours d'année
13404;Migration des postes de travail;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2013-04;Le projet consiste à réaliser la migration de l'ensemble des postes de travail de l'organisation de Windows XP à Windows 7 ou 8.;2013-04-01;2014-06-27;2013-04-01;2014-06-27;2182000,0;2182000,0;36700,0;1815300,0; 20    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 11:22;Vert
13407;Évolution des infrastructures Java;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-353;Travaux d'évolution des infrastructures Java;2013-05-01;2013-07-31;2013-05-01;2014-07-31;300000,0;300000,0;0,0;300000,0; -      ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
13418;H1034- Augmentation de la capacité de sauvegarde de l'AMT;Agence métropolitaine de transport;Transports;13;Acquisition et implantation d'équipement pour augmenter la capacité de sauvegarde de l'AMT.;2012-04-01;2013-06-30;2012-04-01;2013-06-30;701400,0;701400,0;542500,0;158900,0; 50    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Vert
13419;S5008- BDTram Évolution application pour billetterie;Agence métropolitaine de transport;Transports;14;Suites aux nombreux développements et ajouts de fonctionnalités dans le système BDTRAM, l’équipe Billetterie aimerait améliorer le fonctionnement global de l’application. Certaines améliorations ont pour but de mieux répondre aux besoins du département de billetterie, et de résuire la gestion manuelle de la part des gestionnaires du système. La liste des demandes complète a été priorisée et séparée en 4 phases. Ajouter de nouvelles fonctionnalités pour supporter les fonctions opérationnelles de la billetterie;2012-07-01;2013-06-30;2012-07-01;2013-12-31;203000,0;203000,0;31000,0;172000,0; 70    ;10,0;0,0;0,0;0,5;-;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Vert
13426;S12- Gestion Documentaire - Phase 1;Agence métropolitaine de transport;Transports;20;Ce projet à pour objectif de procéder à l'analyse de la situation actuelle et des besoins de l'AMT afin d'identifier quelle solution disponible présentement sur le marché permettrait de gérer l'intégralité des besoins en gestion documentaire de l'AMT.;2012-07-01;2013-03-31;2012-07-01;2013-03-31;180000,0;180000,0;100600,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;"• Le contrat externe alloué s’est déroulé comme prévu. Aucun dépassement de coût ou d’échéancier.
• Le budget autorisé pour ce projet en particulier comprenait 1 contingence de 15% et une réserve. Elles n’ont pas été utilisées.
• Un peu plus de la moitié des efforts internes prévus au budget ont étés utilisés. Pour des raisons internes, les hypothèses posées pour cette prédiction devaient être valable pour cette phase et la prochaine. La phase 2 demandera certainement une plus grande implication des ressources.
";2013-03-31;2013-05-16 17:57;Terminé en cours d'année
13427;H38- Implantation WaySide pour les voitures 3000 (partie WiFi);Agence métropolitaine de transport;Transports;21;Faciliter l'acquisition automatique des données de télémétrie sur le matériel roulant dans les garages.;2012-01-01;2014-12-31;2012-01-01;2014-12-31;175000,0;175000,0;5200,0;184100,0; 20    ;7,5;0,1;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Vert
13429;S5018- InfoTitre / Statistiques sur ventes de titres;Agence métropolitaine de transport;Transports;22;Augmenter les possibilités de statistique concernant les ventes de titres en les regroupant dans une base de données centralisée.;2012-09-01;2013-05-31;2012-09-01;2013-01-25;638000,0;638000,0;93200,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;Solution fonctionnelle sur l'infrastructure temporaire à court terme. Report de l'acquisition des équipements permanents en 2013. Mise en place d'un appel d'offre consolidé pour l'ensemble des besoins dans le but de minimiser les coûts.;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Terminé en cours d'année
13433;H1046- Rehaussement du parc bureautique;Agence métropolitaine de transport;Transports;25;Mise à niveau de l'environnement bureautique de l'AMT afin de  garantir la performance des outils de travail.;2012-01-01;2013-12-31;2012-01-01;2013-12-31;164000,0;164000,0;178500,0;1700,0; 56    ;7,0;0,1;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-16 17:57;Vert
13445;Système d'outils informatisés d'évaluation et de suivi (SOIES);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-091;Système d'outils informatisés d'évaluation et de suivi (SOIES);2013-01-21;2017-04-25;2013-01-21;2017-04-25;943300,0;943300,0;55900,0;904500,0; 6    ;9,5;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
13448; Migration suite bureautique et Windows 8;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-354; Migration suite bureautique et Windows 8;2013-05-15;2014-05-31;2013-05-15;2015-03-31;2827900,0;2827900,0;3300,0;2824600,0; -      ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-10-02 15:17;Vert
13449;Données ouvertes du gouvernement;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-355;Données ouvertes du gouvernement : mettre en place un site web , ainsi qu’un catalogue de Métadonnées pour gérer les données ouvertes du Gouvernement du Québec.;2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2013-08-15;100100,0;100100,0;100100,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
13450;Bingo - Changements législatifs;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-339;Système d'émission de licence pour tenir des bingo et des licences pour les gestionnaires des salles de bingo;2013-04-02;2014-12-31;2013-04-02;2014-12-31;279000,0;279000,0;36700,0;242300,0; 13    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 16:50;Vert
13454;Solution financière intégrée de planification, de suivi budgétaire et de coût de revient;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGF  (147913010);Le projet permet la mise en place d'une solution financière intégrée afin de gérer à la fois le processus budgétaire, les prévisions financières et le coût de revient de façon intégrée.  ;2012-09-01;2015-03-01;2012-09-01;2015-03-01;972700,0;972700,0;156000,0;816700,0; 32    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
13456;SAGIR-RQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR ;"La solution applicative de SAGIR-RQ regroupera l’ensemble des fonctions de gestion des ressources humaines, matérielles et financières que Revenu Québec décidera d’exploiter à l’aide du PGI d’Oracle. 

Cette solution intégrée pourra également comporter un environnement informationnel adapté aux besoins de Revenu Québec.
";2012-09-03;2018-03-01;2013-01-01;2015-03-31;28257000,0;28257000,0;1055000,0;16745000,0; 6    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
13475;RITM-Régions Nordiques ( Nunavik, Baie-James, Schefferville);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;Demandes des clients pour des services à haut débit dans les régions éloignées. Les services doivent posséder des caractéristiques de robustesse et qualités de services et être reliés au RITM.;2013-04-01;2015-12-01;2013-04-01;2015-12-31;1826000,0;1826000,0;487300,0;1338700,0; 27    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
13485;PGIT - Remplacement et maintenances 2012-2013;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002171;"Remplacement des postes, serveurs et moniteurs
Maintenance de tout le réseau informatique par le CSPQ";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;805700,0;805700,0;807000,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-15 14:01;Terminé en cours d'année
13486;Mise en place de la solution tablettes électroniques pour les clients du CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;Mise en place d’une offre de service et d’une infrastructure pour la gestion des appareils mobiles. ;2012-01-01;2014-06-01;2012-01-01;2014-01-01;936500,0;936500,0;254100,0;574100,0; 35    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-05 09:57;Vert
13496;Refonte du privé;Curateur public;Santé et Services sociaux;2744;Refonte du privé traite les informations de base relatives aux 11 000 situations de tutelles et curatelles privées ou familiales envers lesquelles le Curateur public a des devoirs de soutien et de surveillance, ainsi que le «plan de soutien et de surveillance» qui doit devenir l’un des outils de base du Curateur public en matière de soutien et surveillance des régimes privés de représentation.;2002-04-01;2015-03-31;2002-04-01;2016-03-31;4797700,0;4797700,0;2897700,0;1900000,0; 60    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-08 15:02;Vert
13497;Information sur la personne;Curateur public;Santé et Services sociaux;2743;Information sur la personne traite les informations de base relatives aux 13 000 personnes représentées par le Curateur public ainsi que les informations portant sur les dimensions juridiques, psychosociales et médicales, et du « plan de représentation » qui doit devenir l’un des outils de base du Curateur public en matière de représentation publique.;2002-04-01;2015-03-31;2002-04-01;2016-03-31;5403700,0;5403700,0;1603700,0;3800000,0; 30    ;10,0;0,0;7,7;0,1;-;2013-06-30;2013-08-08 15:02;Vert
13498;Modernisation des infrastructures PFI;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P319;Ce projet consiste à mettre en place pour la plate-forme intermédiaire (PFI) les infrastructures de développement et d'intégration requises pour y permettre une migration complète des applications de la plate-forme centrale.;2013-01-01;2015-12-31;2013-01-01;2015-12-31;7234200,0;7234200,0;300100,0;6934100,0; 6    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-03-31;2013-05-23 10:57;Vert
13500;Registre des techniciens ambulanciers - phase 2;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;K11-2;Améliorations du registre national des techniciens ambulanciers et paramédics.;2013-06-01;2014-03-31;2013-06-01;2014-03-31;255000,0;255000,0;7500,0;247500,0; 3    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-28 14:13;Vert
13504;Espace informationnel;Curateur public;Santé et Services sociaux;2742;L'espace informationnel a pour but de permettre au Curateur public de recueillir et traiter les informations de gestion et celles requises en vue de prendre des décisions éclairées en matière de services à la clientèle.;2002-04-01;2014-03-31;2002-04-01;2014-12-31;943700,0;943700,0;623700,0;320000,0; 66    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-08 15:02;Vert
13522;Boîte à outils réutilisables pour les portails;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;109 - 245000;Dans un souci de maximiser les efforts investis, il est dans l’intérêt de l’organisation de débuter les travaux de refonte des différents sites du Portail gouvernemental de services par le développement de fonctionnalités qui pourraient être réutilisées ultérieurement.  Ainsi,la construction de certains éléments de la boîte à outils est un prérequis qui jette les bases pour les livraisons des différents sites à venir. Pendant cette livraison, des composants touchant des sujets variés tels que le programme d’indentification visuelle (PIV), le pied de page, certains éléments graphiques, le code d’erreur «404-page introuvable», la taille du texte, etc. seront développés de manière à être réutilisés lors des livraisons ultérieures. Ces travaux préparatoires ont été divisés en cinq itérations qui s’échelonnent jusqu’à la fin du mois de mai 2013.;2012-12-01;2013-05-31;2012-12-01;2013-05-31;370700,0;194200,0;192800,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Terminé en cours d'année
13523;Refonte du site Urgence Québec;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;110 - 245100;Le site Urgence Québec diffuse les communications gouvernementales en situation d’urgence et des capsules d’information sur «Que faire en cas d’urgence». Les besoins d’affaires globaux du site sont : personnaliser et améliorer l’expérience utilisateur (une version mobile), améliorer les outils et processus de gestion de contenu, restructurer l’information et moderniser l’architecture du site actuel. Les principaux besoins pour le citoyen sont l’accès à une version du site facile à repérer en cas d’urgence et permettre l’interaction avec l’État sur le Web (appareils mobiles) tout en respectant les normes d’accessibilité du gouvernement du Québec. Pour Services Québec, les principaux besoins sont l’uniformisation des processus et outils de gestion de l’information et la définition d’indicateurs de performance pour permettre l’analyse des consultations des sites par la clientèle. Pour l’État, ces travaux répondent à la demande de mobilité des citoyens. ;2013-03-01;2013-10-01;2013-03-01;2013-10-01;299500,0;288600,0;173700,0;51300,0; 70    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-08-22 12:37;Vert
13545;Portail d'occasions d'affaires « Le Nord pour tous » (NORD);Finances et Économie;Finances et Économie;#11-2012;Mise en place d'un nouveau portail d'occasions d'affaires concernant « Le Nord pour tous ».;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;850000,0;850000,0;629600,0;0,0; 75    ;10,0;0,0;;;Ce projet fait suite au Discours sur le budget 2012-2013 tenu le 20 mars 2012. Compte tenu de son expertise, une entente de partenariat a été conclue avec le Centre de recherche industriel du Québec (CRIQ) pour développer ledit portail.  Le projet a été annulé suite à un changement d’orientation gouvernemental.;2013-06-30;2013-08-21 13:59;Annulé
13553;Phase 3 - Support au développement;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404624;Projet visant à réaliser les activités de support au développement ( bureau de projets, accompagment Agile, etc). dans le cadre de la phase 3 du Programme d'évolution des services d'affaires (PÉSA).;2012-01-16;2013-06-30;2012-01-30;2013-06-02;775100,0;872000,0;449300,0;0,0; 100    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
13554;Phase 3 - Support à la gestion du changement;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404624;Projet visant à réaliser les activités de support à la gestion du changement (gestion du changement et formation) dans le cadre de la phase 3 du Programme d'évolution des services d'affaires (PÉSA).;2012-01-16;2013-06-30;2012-01-30;2013-06-02;252400,0;304900,0;316500,0;0,0; 100    ;8,9;0,0;10,0;0,0;Les efforts requis pour terminer les travaux de ce projet ont été légèrement plus élevés que ceux prévus initialement. Toutefois, il est à noter qu'au terme de la phase 3, une partie du budget prévu pour l'ensemble des projets de la phase est demeurée non-utilisée.;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Terminé en cours d'année
13573;Acquisition et implantation d'une solution logicielle de centre d'appels;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00037;Acquisition et implantation d'une solution interne pour la gestion du centre d'appels de la SIQ. Le projet consiste en l'acquisition et l'implantation d'une solution logicielle afin de remplacer le système externe actuel dont le contrat de service arrive à échéance.;2013-04-01;2014-02-28;2013-04-01;2014-02-28;579800,0;579800,0;7500,0;572300,0; 11    ;10,0;0,0;10,0;0,0;-;2013-06-30;2013-09-13 14:51;Vert
