Id_du_projet;Nom_du_projet;Nom_Organisme;Nom_Portefeuille;Numero_assignation_de_projet;Description_du_projet;Date_de_debut_reelle;Date_de_fin_revisee;Date_de_fin_reelle;Date_d_annulation;Statut_du_projet;Nombre_de_jours_de_suspension;Date_autorisation;Budget_autorise;Date_de_fin_prevue_a_autorisation;Montant_reel_depense;Cout_estime_pour_completer_le_projet;Pourcentage_avancement;Indicateur_du_cout;Variation_cout;Indicateur_de_l_echeancier;Variation_echeancier;Explication_des_ecarts;Date_de_reference;Date_de_publication;Appreciation_de_organisme
1213;Plan stratégique des RI, architecture d'entreprise;Culture et Communications;Culture et Communications;010-0005;Élaboration d'une planification stratégique pour la définition d'une vision globale des systèmes devant soutenir la prestation de services aux citoyens. Un plan triennal décrira les travaux à réaliser et leur ampleur.;2011-05-01;2014-09-01;;2014-02-13;Annulé;317;2010-05-03;320000;2014-09-01;136700;0;60;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 11:43:52;
1242;Système d'information opérationnelle - Amélioration du processus de production et de diffusion des statistiques institutionnelles;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;SIO-KZN;Ce projet vise à améliorer la production des statistiques pour répondre efficacement aux demandes, en s’assurant de respecter les meilleures pratiques du domaine (documentation, normes, sécurité, intégrité des données, etc.). En plus de tenir compte de ces aspects, la solution privilégiée devra s’intégrer au nouvel environnement informationnel en cours de développement à la Société d’habitation du Québec.;2011-01-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-05-24;728800;2013-12-31;777600;0;100;8,0;6,7;7,5;8,2;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;
1274;Planification stratégique des technologies de l'information (PSTI);Curateur public;Famille;PSTI;"Le programme de la planification stratégique des technologies de l’information vise à développer une solution d'affaires afin de moderniser les outils de travail du Curateur public.
Le Curateur public a obtenu 3 autorisations pour la réalisation du programme réparties ainsi : CT197786 (2002), 206375 (2008) et 208523 en 2009.

";2008-05-01;2014-12-31;;;Actif;0;2009-12-16;39619800;2014-03-31;37612000;2007800;92;10,0;0,0;6,5;12,7;Le Curateur public a adopté sa stratégie de mise en place, formation, rodage et mise en production. Il maintien l'échéance de la fin du projet au 31 décembre 2014.;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Requiert la mise en place de certaines mesures
1334;Refonte des systèmes TAQ et EMS (module révision);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;UCRE1075;Développement d’un outil de suivi centralisé de l’administration des recours, qui permettra une gestion rigoureuse des délais légaux de même que de l’ensemble des dossiers à traiter en révision et en représentation devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Cet outil permettra au ministère de se conformer aux modifications apportées à la Loi sur la justice administrative, qui vise à la réduction des délais d’attente des citoyens.;2006-04-07;2014-08-31;;;Actif;0;2012-07-16;913700;2014-05-31;890300;23400;95;10,0;0,0;9,1;3,1;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;Progresse comme prévu.
1445;Gestion intégrée des documents (GID);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P114;Ce projet consiste à mettre en place une solution de gestion électronique des documents administratifs afin de rendre les documents administratifs accessibles et partageables.;2005-04-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2011-10-11;5447800;2013-06-30;5359400;0;100;10,0;0,0;8,2;6,1;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;
1695;Système intégré de radiocommunications policières;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;SIRP;Le projet SIRP consiste à transférer les communications opérationnelles de la Sûreté sur le Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR). Ce transfert se fera en remplaçant l'ensemble des équipements de radiocommunications et en introduisant les ordinateurs véhiculaires ainsi que la radiotransmission de données. Il a également pour mandat la modernisation complète des centres de gestion des appels, notamment, en remplaçant le système actuel utilisé par les préposés aux télécommunications un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO).;2003-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2008-02-01;36900000;2011-12-31;31817500;16580100;72;2,8;31,2;0,2;48,5;"Le projet SIRP doit être déployé sur une infrastructure complète qui n’est pas disponible à l’heure actuelle. Il est à noter que celle-ci n’est pas sous la responsabilité de la Sûreté du Québec.  Cette situation occasionne des délais additionnels pour le déploiement du projet SIRP. Ces retards ont et continuent d'avoir un impact sur le cadre financier puisqu'ils entraînent des coûts rattachés au maintien de l'équipe qui est chargée de l'implantation du SIRP (rémunération, honoraires de consultation, etc.)


";2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Requiert la mise en place de certaines mesures
1892;Système d'écoute électronique;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707539;Projet visant à remplacer le système d'écoute électronique, lequel a atteint sa fin de vie utile.;2009-03-01;2015-03-31;;;Actif;0;2009-12-16;5091000;2011-03-31;588200;4502800;80;10,0;0,0;0,0;191,7;Le retard est principalement attribuable au niveau du processus administratif. Il s’agit d’un dossier très complexe, et en conséquence, les étapes de rédaction du cahier des charges, la période de publication de l’appel d’offres, les questionnements et les délais additionnels demandés par les fournisseurs potentiels combiné aux problèmes de traduction (fournisseurs spécialisés inexistants au Québec) ont fait en sorte que l’échéancier s’est prolongé au-delà de notre planification. Les travaux d'implantation ont débuté.;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
3213;Solution d'affaires en gestion intégré des ressources (SAGIR) Phase SGR2 - Gestion des ressources humaines;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #2. DGSAGIR (147930500, 147930501, 147930502,;La phase SGR2 - Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR vise la modernisation de l'ensemble des pratiques et outils de gestion des ressources humaines, à l'exception de ceux concernant la dotation (phase SGR3) et du calcul de la paie (phase SGR7).;2008-09-01;2014-10-01;;;Actif;0;2014-02-14;121049000;2014-10-01;88496096;15515400;85;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
3214;Solution d'affaires en gestion intégré des ressources (SAGIR) Phase SGR3 - Dotation en ligne;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #3. DGSAGIR (147931000, 147931001, 147310010 ;Développer et implanter SGR3 qui vise à pourvoir la communauté gouvernementale d'une solution de dotation en ligne en mode service. La portée initiale du projet couvrait l’ensemble des activités de dotation dont le recrutement, la promotion, l'affectation et la mutation.;2012-04-01;2015-06-30;;;Actif;0;2014-02-10;23970000;2015-06-30;6686000;17314000;36;10,0;0,1;10,0;0,0;La criticité des risques du projet a été réévaluée à la hausse. Le projet met en place des moyens additionnels pour assurer un suivi rigoureux de tous les travaux, notamment l’atteinte des jalons et l’approbation des biens livrables structurants aux dates prévues.;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Requiert la mise en place de certaines mesures
3356;Évolution du système d'exploitation des serveurs;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71205;Évolution du système d'exploitation des serveurs de la SAAQ.;2007-12-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2011-11-01;9434300;2013-09-01;8174300;0;100;10,0;0,0;8,3;5,8;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
3643;Système d'émission de permis spéciaux;Transports;Transports;P2881;"Demande et émission des permis spéciaux de circulation aux transporteurs par des formulaires interactifs sur le web avec paiement en ligne.    
";2008-03-01;2014-09-30;;;Suspendu;0;2008-04-01;2147000;2015-03-31;436900;1710100;15;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
3747;Optimisation des activités d'inspection reliées au contrôle environnemental (DRI-26);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800029;Ce projet  permet au Ministère de faire face à la croissance de ses obligations en matière de contrôle environnemental ainsi qu'à la complexité accrue de ses activités d'inspection.  La solution d'affaires et technologique soutient les processus d'inspection et les nouvelles exigences environnementales et vise entre autres l'acquisition et l'utilisation de tablettes électroniques pour les inspecteurs.;2009-03-01;2015-06-30;;;Actif;91;2012-06-01;4616800;2014-06-30;879300;3098800;22;10,0;0,0;6,3;13,4;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, le cycle d'approbation des autorisations, ainsi que les délais occasionnés par les processus d'appel d'offres.;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
3761;Inventaire québécois des émissions atmosphériques (IQÉA) (P-006);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800022;Refonte du Système d'inventaire des émissions atmophériques afin de tenir compte du nouveau Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère, en vigueur depuis le 1er novembre 2007.;2009-04-01;2014-02-21;2014-02-21;;Termine;0;2012-06-05;1655100;2012-10-30;1449400;0;100;10,0;0,0;2,0;36,6;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;
3763;Modernisation du système de suivi de l'eau potable (SEP) (P-010);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800199;Refonte du système informatique afin de mieux soutenir la mise en oeuvre et les activités de contrôle environnemental associées au Règlement sur la qualité de l'eau potable.;2009-04-01;2014-02-28;2014-02-28;;Termine;190;2012-02-07;1749100;2012-12-31;1606500;0;100;10,0;0,0;6,0;15,0;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;
3815;Transformation de l'attribution de la rente de retraite;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P906;"Ce projet vise à implanter un nouveau processus d'attribution de la rente de retraite permettant d'accroître l'efficience de la Régie et de simplifier la démarche pour le client.
";2009-05-01;2015-12-31;;;Actif;0;2013-07-10;12962500;2015-12-31;9542100;3373500;75;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;Progresse comme prévu.
4017;Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707550;Implantation de la solution d'identification à deux facteurs afin de répondre à des impératifs de nos partenaires policiers.;2008-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-10-22;990800;2015-03-31;1367300;205200;85;0,0;58,7;10,0;0,0;Notre échéancier de réalisation a été repoussé à plusieurs reprises, notamment, en raison de retards attribuables au processus administratif qui a été particulièrement long pour ce dossier. En effet, le choix de la Solution n'a été possible qu'au troisième appel d'offres. Le changement de la Solution a eu un impact négatif sur les coûts de ce projet. Nous sommes présentement en phase de déploiement de la Solution..;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
4021;Gestion du dossier numérique (GDN);Tribunal administratif du Québec;Justice;002-STI;Ce projet a pour but de mettre en place tous les éléments nécessaires pour convertir le TAQ en un tribunal sans papier. Il s’agit donc de mettre en place la numérisation des documents, la voûte documentaire pour la conservation des documents et différents outils pour faciliter la gestion des dossiers et le travail des juges administratifs dans leurs activités juridictionnelles.;2011-11-01;2017-03-31;;;Actif;227;2014-03-02;711600;2017-03-31;282400;336200;51;10,0;0,0;10,0;0,0;À la suite du changement de gouvernance et en respect de la capacité organisationnelle, le Tribunal a réévalué et a replanifié les travaux de développement pour ce projet. Pour ces raisons, il était plus avisé de procéder à une suspension temporaire de ce projet pour la relance de la nouvelle planification des travaux à réaliser.;2014-03-31;2014-05-30 15:05:48;Progresse comme prévu.
4043;Refonte du système GGA (gestion du Greffe de l'arpenteur);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;P1008;"Le projet de refonte du système GGA a pour objectif d'éliminer les risques de dysfonctionnement du système relié à la désuétude technologique et d'améliorer la prestation de services à la clientèle en fournissant les services en ligne.
Ce projet a été rendu nécessaire afin d'améliorer la prestation de services en termes de délais et d'accès aux documents du greffe, d'optimiser les tâches de gestion du greffe par des outils plus efficaces et de préserver l'intégrité des données du système.";2008-02-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-06-06;3607000;2014-12-31;3011100;596100;83;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:37:12;Progresse comme prévu.
4089;Refonte du système de mission AGI;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Sphinx;Refonte du système de mission AGI qui permet de gérer les dossiers d'autorisation, de déclaration et d'enquête de la Commission. Le système AGI n'est plus supporté depuis plusieurs années par la firme conceptrice qui n'existe plus. Le projet consiste en la création, en PHP, par des ressources internes, d'un système de mission entièrement Web.;2008-08-01;2015-12-31;;;Actif;0;2008-08-01;570000;2013-03-31;1005000;482000;80;0,0;160,9;0,0;58,9;L'équipe informatique de la Commission a dû composer avec de nombreux départs. Pour le moment, aucune acquisition et aucun contrat externe ne sont anticipés dans ce projet. La Commission doit également apporter des correctifs au système de mission, en raison de modifications récentes à la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents (LATANR). Ces travaux auront un impact sur l'échéancier de réalisation  du projet. À la suite d'une recommandation du SCT, la Commission a mis beaucoup d'efforts sur la gestion de projets. Une revue de projet mensuelle a notamment été mise en place à cet effet. Notons que la CPTAQ s'est distinguée grâce à son système de mission Sphinx en remportant le concours des OCTAS 2011 dans la catégorie «Transformation des processus organisationnels». Ce concours récompense les meilleures réalisations dans le domaine et met en lumière l’importance des TI dans l'amélioration de la performance des organisations publiques et privées.;2014-03-31;2014-05-29 13:42:34;Requiert la mise en place de certaines mesures
4319;MOSAIC - Gestion des programmes d'infrastructures (D-20);Affaires municipales et Occupation du territoire;Affaires municipales et Occupation du territoire;250001855;Nouvelle solution d'affaires qui vise à mettre en place les services permettant de gérer de façon uniformisée l'ensemble des programmes d'aide financière en infrastructures municipales.;2009-12-01;2015-08-31;;;Actif;0;2012-07-31;34160300;2015-04-30;17770400;11473900;65;10,0;0,0;8,1;6,2;"Les équipes du MAMOT et du CSPQ poursuivent les travaux et s'assurent de respecter la portée, les échéanciers et les budgets prévus pour l'ensemble du projet.

Dans les publications précédentes, le budget initial autorisé incluait seulement la portion des coûts de développement assumée par le gouvernement provincial, alors que le budget total autorisé, soit 17,8 millions de dollars, incluait l'ensemble des sources de financement, c'est-à-dire le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral ainsi que la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL). Par conséquent, le montant de 10,8 millions de dollars est modifié afin de représenter la totalité du budget de développement initialement autorisé pour le projet et non seulement la part provinciale.";2014-03-31;2014-08-22 10:59:33;Requiert la mise en place de certaines mesures
5521; Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) (P-001);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800202;Une solution d'affaires et technologique qui permet au Ministère d'administrer efficacement le programme du RSVL et d'offrir aux citoyens des services électroniques pour consulter, produire, conserver et partager les informations, les connaissances et les activités qu'ils réalisent dans le cadre de leur participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs.;2009-11-18;2015-03-01;;;Actif;791;2012-06-12;943400;2012-09-15;503000;439100;53;10,0;0,0;8,3;5,8;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
5523;Portail des connaissances sur l'eau (DRI-28);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800027;Mise en oeuvre d'un portail collaboratif supportant les processus de gestion intégrée de l'eau.  Portail qui introduit des outils technologiques collaboratifs et de participation de tous les acteurs de l'eau (ex.: blogue, clavardage, wiki, forum, etc.).;2009-11-20;2015-10-31;;;Actif;547;2011-09-20;2496400;2012-12-31;819400;1677000;33;10,0;0,0;3,2;28,9;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;Progresse comme prévu.
5846;Implantation signature numérique ingénieurs ;Transports;Transports;P2262;"Le projet Signature numérique des ingénieurs vise a optimiser les processus impliqués dans la préparation des appels d'offres pour les projets d'infrastructures de transport par l'introduction de la signature numérique des ingénieurs.  
";2009-03-01;2014-06-30;;;Actif;0;2008-12-01;700000;2015-03-31;640200;7800;92;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
5892;Évolution du SAN ;Transports;Transports;C7101;"Mise à niveau du SAN, acquisition et installation d'équipements d'emmagasinage de données par le ministère.  
";2009-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2011-09-22;7250000;2014-12-31;5587000;1663000;99;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
5924;Gestion de la relation clientèle (Bonification du dossier client (GDC) et intégration du système téléphonique);Justice;Justice;DRC Fiche 13;Le projet consiste à mettre en place un système de gestion de la relation clientèle pour les différents secteurs d'activités de la DRC. Ce système sera développé à partir d'une approche globale centrée sur le client. Il permettra de mieux connaître le comportement du client afin de le servir adéquatement. Ce projet comprend notamment une bonification du module de gestion des dossiers client et de son intégration  au système téléphonique de la DRC.;2012-11-01;2014-06-30;;;Actif;0;2012-11-01;824100;2015-03-31;703100;121000;95;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:35:37;Progresse comme prévu.
5944;Conformité norme PCI-DSS;Justice;Justice;320600008;"La norme PCI/DSS est une obligation que les organismes, qui acceptent le paiement par carte de crédit, doivent respecter.
Le BIA encaissant des transactions de cartes de crédit est soumis à l'exigence de conformité à la norme de sécurité PCI/DSS.";2009-11-01;2013-01-01;;;Suspendu;0;2010-04-01;471300;2013-01-01;656000;1300;30;1,6;39,5;0,0;0,0;"L'évaluation initiale présentée au tableau de bord s'appuyait sur une évaluation qui comportait un certain niveau d'imprécision. Le Bureau des infractions et des amendes et la Direction des Ressources Informationnelles du MJQ ont convenu de redéfinir la portée de ce projet et la nature de la solution retenue. Ce projet a donc été suspendu.
";2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;
5952;Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2;Relations internationales et Francophonie;Relations internationales et Francophonie;SGR2;Modernisation à l'échelle gouvernementale des processus et des outils supportant la gestion des ressources humaines. Cette modernisation, combinée aux besoins non comblés par SAGIR en ce qui a trait à la gestion spécifique au MRIFCE du personnel affecté réseau et des employés recrutés localement, auront un impact sur les systèmes ministériels existants.;2009-06-01;2014-06-30;;;Actif;110;2011-04-01;329100;2014-06-30;198300;29400;80;10,0;0,0;10,0;0,0;Comme les employés à l'extérieur du Québec ne seront pas pris en charge dans la portée du projet, les coûts ont été revus à la baisse.;2014-03-31;2014-05-30 16:35:10;Progresse comme prévu.
6336;Rehaussement de l'environnement de travail électronique;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P901;Ce projet consiste à doter les employés de la Régie d'une gamme d'outils collaboratifs et de partage des connaissances qui supporteront les processus administratifs par une stratégie prévoyant la réalisation de projets pilotes permettant d'être déployés en format générique.;2009-04-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-01-18;3306000;2013-12-31;2623700;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;
6338;Optimisation des communications administratives;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P902;Le projet consiste à mettre en œuvre une solution afin d'optimiser la gestion de l'évolution des communications écrites à la clientèle et d'améliorer l'ensemble du processus de production de ces mêmes communications.;2009-03-01;2014-05-31;;;Actif;0;2013-10-09;4178100;2014-05-31;4022100;51900;99;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;Progresse comme prévu.
6340;Modernisation des fonctions communes - réalisation;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P302;Ce projet consiste à moderniser les outils informatiques communs utilisés par les préposés aux renseignements pour réaliser leurs tâches dans le cadre des processus d’affaires. Cette démarche est aussi en ligne avec les orientations prévues à la stratégie TI.;2010-04-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-10-03;3186000;2013-06-30;3003500;0;100;10,0;0,0;5,9;15,5;Le projet s'est terminé le 31 décembre 2013 afin de s'arrimer avec les travaux de mise en place de la nouvelle achitecture cible du domaine informationnel.;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;
6408;Refonte du système Alcool (ACOLYTE);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-181;Refonte du système d'émission des permis d'alcool développé en 1984 avec les technologies DatacomDB et le langage de programmation Ideal dans le but d'assurer la survie et la continuité des opérations.;2009-04-01;2015-10-06;;;Actif;0;2013-08-01;3516500;2015-06-30;671900;2844600;19;10,0;0,0;8,7;4,3;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
6438;Refonte des systèmes d'échanges avec la Commission des transports du Québec (CTQ);Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72501;Modifications aux systèmes du contrôle routier afin de maintenir les échanges de données entre la Commission des transports du Québec et la SAAQ dans un contexte de modernisation des systèmes de la CTQ.;2009-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;1270900;2014-12-31;968500;302400;81;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
6448;Conversion VB6 des systèmes administratifs et de soutien;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73001;Conversion des systèmes administratifs et de soutien développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-05-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-12;2191000;2013-12-31;1680100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
6452;Conversion VB6 des systèmes du Contrôle routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73301;Conversion des systèmes du Contrôle routier développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-12;7341300;2013-12-31;6023800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
6478;Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707503;Procéder à la refonte de l'application actuelle (B14) visant les dossiers en lien avec les renseignements de sécurité.;2012-06-18;2015-03-31;;;Actif;0;2012-06-12;3744300;2014-12-31;57200;3687100;33;10,0;0,0;7,1;9,7;Des imprévus au niveau du processus administratif ont causé un retard sur l'échéancier de réalisation de ce projet. Les travaux de développement ont débuté. ;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
6624;Mise à jour salle des serveurs (anciennement Mise à niveau de l'infrastructure réseau);Tribunal administratif du Québec;Justice;001-STI;Ce projet consiste principalement à la mise à niveau du réseau informatique du Tribunal. Le renouvellement de plusieurs composantes étaient requis compte tenu de l'âge et du fait que certaines technologies ne sont plus supportées par les fournisseurs. Le Tribunal doit augmenter la robustesse de son infrastructure de services pour le soutenir dans sa transformation vers un tribunal sans papier.;2009-09-01;2016-12-31;;;Suspendu;148;2014-09-30;899200;2016-12-31;647300;251900;57;10,0;0,0;0,0;0,0;Avec la fin de la livraison 6, voyant les montants importants nécessaires pour le site de Montréal, il était plus avisé de procéder à la suspension temporaire de ce projet pour réévaluer les travaux restants. Le Tribunal vise la reprise des travaux de ce projet en juin 2014.;2014-03-31;2014-05-30 15:05:48;
9352;Évolution du système d'exploitation et de la suite bureautique;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;143;Mise à niveau à Windows 8.1 et à la suite Office 2010.;2010-10-01;2014-09-30;;;Actif;0;2010-09-01;1274400;2014-09-30;804800;469600;73;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;Progresse comme prévu.
9394;Supplément à la prime au travail - Besoins complémentaires/ Phase II;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5098;"Ce projet vise à soutenir et alléger la tâche de l’agent à l’égard de la gestion du programme du Supplément à la Prime au Travail (SPT) afin de minimiser la contribution de l'agent à la prestation de service pour l'administration du SPT compte tenu que la gérance est sous la responsabilité de Revenu Québec;  rendre les dossiers SPT conformes aux informations présentes dans les systèmes opérationnels des programmes de l’Aide financière de dernier recours et d’Alternative jeunesse.";2010-03-01;2014-06-20;;;Actif;0;2012-07-16;500000;2014-03-31;259600;38600;87;10,0;0,0;8,4;5,4;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;Progresse comme prévu.
9402;Identification automatisée par téléphone ;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5021;Mise en place d'un service d'identification automatisée et authentification semi-automatisée par téléphone pour le Centre de communication avec la clientèle (CCC). L'authentification sera complétée par l'agent du CCC selon le protocole établi. Le projet ne concerne que la clientèle de l'aide financière de dernier recours (AFDR) qui est desservie par l'offre de service du CCC.;2009-05-28;2014-02-06;2014-02-06;;Termine;0;2013-05-28;989600;2013-12-05;874800;0;100;10,0;0,0;8,9;3,8;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;
9526;Évolution des systèmes de téléphonie;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;153;Remplacer graduellement les systèmes téléphoniques désuets des directions régionales par des téléphones utilisant les technologies IP.;2012-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2012-04-01;700000;2016-03-31;279600;420400;51;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;Progresse comme prévu.
9554;Évolution de l'atelier de développement et du système d'exploitation serveur;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-08;Mise en œuvre d'une stratégie d'évolution des infrastructures des services en ligne afin de maintenir les services d'affaires et de se positionner pour les années à venir en matière d'évolution, de sécurité, de niveau de services et de disponibilité.;2010-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2010-04-01;8147300;2013-10-31;7328800;0;100;10,0;0,0;6,7;11,5;L'échéancier a été prolongé de six mois afin de faciliter la réalisation des dossiers en lien direct avec la prestation de services de la RAMQ.;2014-03-31;2014-05-29 11:15:50;
9556;Évolution du poste de travail;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-09;Mettre en place une infrastructure évolutive, souple et agile pour répondre à l’évolution des besoins, notamment en positionnant le poste de travail de l’utilisateur dans un environnement dynamique (autonomie du personnel, travail collaboratif, sécurité, etc.). Cette infrastructure facilitera l’évolution du portefeuille des applications de mission de la RAMQ et contribuera au développement de l’organisation ainsi que de ses ressources.;2010-05-01;2014-12-31;;;Actif;62;2013-09-11;5850900;2014-12-31;5210700;640100;89;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:50;Progresse comme prévu.
9576;Procès verbal électronique (PVÉ);Tribunal administratif du Québec;Justice;003-STI;Ce projet vise à permettre aux juges et a leurs adjointes de saisir les informations des procès verbaux et ainsi éviter les multiples saisies. Une première étape consistera à la conception d'un prototype pour les secteurs CETM (Commision d'examen des troubles mentaux) et Conciliation.;2011-11-01;2017-09-15;;;Suspendu;211;2013-06-30;441000;2015-05-21;65700;382400;31;9,5;1,6;0,0;0,0;À la suite du changement de gouvernance et en respect de la capacité organisationnelle, le Tribunal est à réévaluer et à replanifier les travaux de développement pour ce projet.  Pour ces raisons, il était plus avisé de procéder à la suspension temporaire de ce projet pour la relance de la nouvelle planification des travaux, prévue en septembre 2014.;2014-03-31;2014-05-30 15:05:48;
9594;Mise à niveau des postes de travail;Culture et Communications;Culture et Communications;0000-07-1;Mise à niveau des licences du système d'exploitation et de la suite bureautique des postes de travail vers Windows 8 et Office 2013;2013-10-15;2014-12-19;;;Actif;0;2013-06-04;1658500;2014-12-19;468300;794100;39;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 11:43:52;Progresse comme prévu.
9604;Prestation électronique de services (PES);Économie, Innovation et Exportations;Économie, Innovation et Exportations;#04-2010;Développer des services transactionnels en ligne pour la clientèle du Ministère (entreprises).;2011-04-01;2015-09-01;;;Actif;0;2011-03-27;2734000;2015-09-01;1071600;1662400;39;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:18:59;Progresse comme prévu.
9606;Modernisation du système d'information du Fonds de financement et de Financement Québec (MSIFQ);Financement-Québec;Finances ;MFQ-003;Modernisation du système d'information qui réalise les opérations du Fonds de financement et de Financement Québec.;2011-11-01;2015-02-05;;;Actif;0;2011-11-01;2707600;2015-02-01;1876500;831100;69;10,0;0,0;9,9;0,3;;2014-03-31;2014-05-30 13:21:06;Progresse comme prévu.
9616;Modification à la loi RRQ - 2010;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P911;Ce projet consiste à modifier les processus de travail et systèmes pour y intégrer les nouvelles dispositions législatives découlant de la modification à la Loi sur le régime de rentes du Québec.;2010-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-05-21;8119100;2013-12-31;8140500;0;100;9,9;0,3;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;
9632;Vérification biométrique des sursitaires (pilote);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-155;Implantation d'un système de surveillance électronique pour la surveillance des sursitaires de la direction générale des services correctionnels.;2010-04-01;2015-05-15;;;Actif;0;2010-04-01;960000;2015-09-01;203600;756400;21;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
9648;SAGIR SGR-2;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-157;L'implantation de SAGIR au gouvernement du Québec relève du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).  La livraison deux (SGR2) permettra de mettre en place un système de gestion des ressources humaines.;2009-06-01;2014-07-31;;;Actif;0;2009-01-01;1546700;2014-05-01;971400;575300;95;10,0;0,0;8,5;5,1;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
9650;Télécommunications;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2008;"Acquisition et déploiement d'un nouveau parc d'équipement réseau (routeur/commutateur/convergé).
";2013-03-01;2015-03-01;;2014-04-03;Annulé;366;2011-03-01;700000;2015-03-31;0;0;0;10,0;0,0;0,0;0,0;L'ordre de priorité a été modifié.;2014-03-31;2014-06-17 10:39:06;
9656;Évolution des applications de l'intranet CGER;Transports;Transports;CGER02;Mise en place de nouvelles applications SQL pour répondre aux  besoins non comblés par les systèmes de l'environnement IntraCGER.;2009-04-01;2015-03-01;;;Actif;0;2009-04-01;900000;2015-03-01;350000;418000;95;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-29;2014-05-29 14:08:03;Progresse comme prévu.
9670;Salles informatiques;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2010;Les installations de la salle informatique sur la rue Holt sont vétustes et la croissance du nombre de serveurs et surtout de stockage des collections numériques dépassent largement les ca+pacités de la salle à la Grande Bibliothèque.;2013-03-01;2017-03-01;;2013-12-31;Suspendu;0;2011-03-01;605000;2013-03-01;35000;570000;10;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 14:27:41;
9722;Refonte de l'intranet;Commission des relations du travail;Travail;1;Intégrer dans un même environnement l'ensemble des outils internes à la Commission.;2013-12-11;2014-12-15;;;Actif;0;2013-12-11;924600;2014-12-15;286300;638300;25;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 14:15:49;Progresse comme prévu.
9750;Mettre en place des outils d'analyse et de contrôle de la création de doublons;Régie du bâtiment du Québec;Travail;2;"La présence de doublons fait en sorte que des comptes d'intervenants (entrepreneurs), interlocuteurs, sites et appareils sont créés en double et quelquefois plus.
Cette situation demande des efforts de redressement des comptes clients.";2012-04-01;2015-05-01;;;Actif;0;2013-06-18;653000;2015-05-01;284900;368000;70;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-28 14:20:37;Progresse comme prévu.
9804;Développement d'une PES pour la livraison numérique des documents remis à la clientèle du RDPRM (extrants électroniques);Justice;Justice;DRC fiche 106;La DRC poursuit son effort d’amélioration de l’efficacité de ses processus d’affaires et, pour ce faire, elle veut réduire ses coûts annuels d’impression de ses extrants tout en offrant un meilleur service à sa clientèle. Le progrès technologique permet d’envisager une solution numérique sécurisée notamment pour la diffusion des documents certifiés à la clientèle du RDPRM.;2013-05-31;2015-03-31;;;Actif;0;2013-07-02;962700;2015-03-31;628900;333900;52;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:35:37;Progresse comme prévu.
9844;Remplacement de la connexité des réseaux locaux (DRI-30);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800060;"Ce projet vise le remplacement de l'ensemble des équipements de la connexité des réseaux locaux du Ministère qui date de 2001 et qui est composé de pièces ou matériel qui ne sont plus supportés depuis plusieurs années.
";2010-04-01;2015-07-30;;;Actif;119;2011-11-01;1400000;2014-03-31;276300;1123700;33;10,0;0,0;4,4;23,2;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, le cycle d'approbation des autorisations et des délais occasionnés par le processus d'appel d'offres.;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
9846;Rehaussement des infrastructures de stockage (DRI-31);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800052;Ce projet vise la mise à jour des infrastructures stratégiques de stockage du siège social qui supportent une large part de l'ensemble des espaces magnétiques requis au Ministère pour le stockage des données, courriels, documents, programmes, etc..;2010-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;275;2010-04-01;967600;2015-03-31;630500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;
9874;Déploiement du Centre de communications avec la clientèle, 3e panier de service;Justice;Justice;0004-320888001;"Ce projet vise à compléter l'implantation du Centre de communications avec la clientèle (CCC) en permettant l'intégration des demandes de renseignements au niveau criminel, pénal et jeunesse de l'ensemble des palais de justice de la province vers le CCC. À terme, le CCC sera la porte d'entrée unique pour l'ensemble des citoyens au niveau du service de renseignements téléphoniques permettant la diffusion d'une information uniforme et un suivi par un programme d'assurance-qualité.  

";2012-02-25;2014-09-30;;;Actif;0;2012-11-30;503400;2014-03-27;114400;117600;36;10,0;0,0;4,1;24,5;"La date de fin prévue du projet a été retardée afin de s'assurer de la disponibilité et de l'expertise des ressources.
";2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;Progresse comme prévu.
9974;Services d'intégration en ligne (S.I.E.L.);Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 006;Le Service d’intégration en ligne (SIEL) est un projet qui vise à accélérer l’intégration économique et sociale des personnes immigrantes et à augmenter leur taux d’emploi. L’objectif consiste à aider les personnes immigrantes détentrices d’un CSQ et possédant un niveau de français suffisant, à développer les compétences nécessaires pour réaliser leur projet d’intégration, et ce, à la hauteur de leurs formations, de leurs expériences professionnelles et de leurs aspirations personelles.;2011-04-01;2014-03-01;2014-01-31;;Termine;0;2012-12-21;1220500;2014-03-01;997800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;
9978;SAGIR SGR2 Livraison 2;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 005;Implantation de SAGIR-SGR2 dans le cadre du projet gouvernemental de modernisation des ressources d'affaires administratives.;2013-06-04;2014-08-31;;;Actif;0;2013-08-13;672900;2014-08-31;156200;101900;57;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;Progresse comme prévu.
10052;Gestion du parc automobile ;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707573;Acquisition et implantation d'un progiciel de gestion.;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-04-01;825000;2014-03-31;295600;529400;40;10,0;0,0;1,9;37,6;Le retard est occasionné par une actualisation de la formation devant être dispensée aux usagers. Celle-ci doit être structurée et dispensée avant le déploiement de la Solution afin de rendre les usagers pleinement opérationnels.;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
10060;Documents Semi-Actifs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707569;Développement ou Acquisition d'une solution logicielle pour le traitement des documents semi-actifs.;2010-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2011-12-01;550000;2014-09-30;234500;315500;20;10,0;0,0;6,8;11,1;" L'écart engendré est attribuable au processus administratif lié à la rédaction du devis et à la publication de l'appel d'offres.

";2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
10192;MANIA - Mise à niveau de l'infrastructure applicative;Justice;Justice;0007-320700063;"Ce projet vise à conserver à niveau les actifs technologiques associés aux applications du MJQ.
Depuis 2 ans, une infrastructure de données adéquates a été mise en place, ainsi que les bases du volet applicatif.
";2012-11-30;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-11-30;527600;2014-03-28;595800;0;100;6,4;12,9;9,8;0,6;Le projet MANIA est découpé en cinq (5) sous-projet MANIA 2009-2010, MANIA 2010-2011, MANIA 2011-2012, MANIA 2012-2013 et MANIA 2013-2014. Le projet présenté au dernier état de santé ne représente que le projet MANIA pour l'année 2013-2014. Ces cinq sous-projets ont le même numéro de projet. De ce fait, la dépense totale pour MANIA est de 566,30K$ répartie comme suit : 240K$ avant 2013-2014 et 355,8K$ en 2013-2014. ;2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;
10286;Sécurité aux aéroports (SGS) ;Transports;Transports;P2040;Application Web permettant de faciliter l'exploitation du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) des aéroports du Ministère en assurant la gestion des intrants du système de surveillance de la sécurité et leur cheminement dans le processus décisionnel ministériel jusqu'à la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures correctives visant l'amélioration de la sécurité des opérations en milieu aéroportuaire.;2012-02-01;2015-03-31;;;Actif;0;2010-02-16;690000;2015-03-31;444800;245200;55;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
10382;Gestion des incidents, des problèmes, des demandes et des incidents Helpdesk (GIPR);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;Ce projet vise le remplacement des outils de gestion des TI actuels (devenus désuets)  par un outil unique et intégré en s'appuyant sur une révision des processus actuels et leur intégration pour en faire des processus cohérents et conformes aux bonnes pratiques (ITIL v3). (VPTI-ITZA3207);2010-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2014-02-04;5410000;2014-03-31;2688100;192000;100;10,0;0,0;10,0;0,0;"""Le projet se terminera avec un écart positif qui s'explique par le fait que la """"Phase 3 - Réalisation et mise en œuvre"""" se concrétisera dans un nouveau projet structuré pour répondre à la portée élargie de l'appel d'offres préparé par le présent projet.
Le projet GIPR aura livré le sous-projet de Gestion des communications opérationnelles (GCO),  un ensemble important de travaux préalables essentiels à la préparation de l'arrivée du fournisseur, une stratégie de gestion du changement et un plan de communication.""													
";2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
11005;Site Web et intranet;Musée national des beaux-arts du Québec;Culture et Communications;MNBAQ-001;refonte des sites WEB et intranet du Musée;2013-03-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-03-01;253000;2015-03-31;90000;163000;60;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-23;2014-05-23 09:31:45;Progresse comme prévu.
11014;Migration des bases de données à la version 11G;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;11G;La Société d’habitation du Québec (SHQ) possède près d’une quarantaine de systèmes d’information qui utilisent une version désuète du serveur de bases de données nécessaire à l’entreposage de leurs données et des composantes « Forms/Report » pour la présentation des informations et la production de rapports. La situation est la même en ce qui concerne les systèmes financiers de la SHQ. La Direction des ressources informationnelles doit donc procéder rapidement à une mise à jour de ses bases de données et de ses applications Oracle pour passer à la version 11G.;2011-04-01;2014-07-31;;;Actif;0;2014-04-22;984600;2014-07-31;926000;58600;94;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
11015;Bilan énergétique du parc immobilier;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;BEP;Ce projet consiste à développer des fonctionnalités pour produire les bilans de consommation d'énergie du parc d’habitations à loyer modique (HLM) de la Société d’habitation du Québec. L'objectif étant de suggérer des améliorations afin de réduire la consommation énergétique du parc HLM et de réaliser un bilan annuel global au Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques. Pour y parvenir, la technologie utilisée doit permettre d’obtenir les données de consommation des distributeurs d'énergie et les données météorologiques d'Environnement Canada afin d'établir des comparatifs de consommation selon les types de bâtiment et les régions.;2011-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-22;1114800;2015-03-31;763400;351600;68;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
11017;Remplacement du système téléphonique (Nortel Pbx Meridian);Régie des installations olympiques;Tourisme;65804-P01;"La dernière mise à jour du système téléphonique a été faite en 1991. Avaya qui a acheté la faillite de Notel ne supporte plus ces équipements. De plus, notre fournisseur de service (Telus) refuse le renouvellement du contrat de support.
Le projet consiste à remplacer la centrale téléphonique (PBX) qui alimente 600 téléphones analogiques et 200 téléphones numériques.
Losque le réseau informatique aura été remplacé, environ 150 téléphones numériques seront convertis en téléphone IP.";2012-10-01;2014-01-31;2014-01-31;;Termine;0;2012-09-01;426000;2013-12-31;191500;0;100;10,0;0,0;8,0;6,8;;2014-04-30;2014-05-30 10:07:28;
11024;SGI - Acquisition d'un nouveau système intégré de gestion des ressources financière et matérielles;Régie des installations olympiques;Tourisme;65818-T01;Remplacement du système de gestion des ressources financière et matérielles dû à la fin de support du logiciel actuel.;2009-11-01;2013-11-30;2014-01-31;;Termine;0;2012-01-25;943800;2013-12-31;949200;0;100;9,8;0,6;9,4;2,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:07:28;
11025;Gestion d'horaire et du temps;Régie des installations olympiques;Tourisme;65808-T01;Acquistion d'un logiciel de gestion d'horaire et du temps;2008-08-01;2011-12-01;;2014-05-01;Annulé;0;2008-08-01;722800;2011-12-31;653600;0;65;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-04-30;2014-11-06 14:48:26;
11036;Rehaussement infrastructure;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Infra;L'infrastructure technologique de la Commission est composée de divers équipements et logiciels dont la durée de vie utile a été ou sera bientôt atteinte. Le projet vise à la fois le renouvellement des ordinateurs et  le rehaussement de toute la partie serveur (infrastructure).;2011-07-01;2015-12-31;;;Actif;0;2011-05-18;480000;2014-03-01;332000;233000;50;5,5;17,7;0,0;68,6;L'équipe informatique de la Commission a dû composer avec de nombreux départs. Une nouvelle ressource s'est récemment ajoutée au sein de l'équipe de développement. De plus, en lien avec l'expertise requise par ce projet, une ressource externe représente l'alternative à privilégier. Enfin, la Commission peut compter sur l'expertise et la collaboration du Centre d'expertise en logiciel libre et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.;2014-03-31;2014-05-29 13:42:34;Progresse comme prévu.
11038;Gestion des cas du coroner (GECCO);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-101;Informatisation des processus de gestion des cas de coroner.;2010-08-01;2014-11-11;;;Actif;0;2010-08-01;856000;2012-10-26;859500;57500;94;7,9;7,1;0,0;91,1;Planification révisée.;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
11056;Évolution majeure di@pason;Culture et Communications;Culture et Communications;2012-06-1;Modernisation du système de mission di@pason requise pour assurer sa pérennité.  Suite à des rencontres d'optimisation menées à travers le ministère et de nombreux constats effectués au fil du temps, certains aspects du système doivent être révisés de façon majeure et d'autres fonctions doivent être ajoutées.;2013-09-30;2014-12-31;;;Actif;0;2013-11-06;429000;2014-12-31;157400;305000;24;7,7;7,8;10,0;0,0;La complexité de deux fonctionnalités avait été sous-estimée.;2014-03-31;2014-05-30 14:24:25;Progresse comme prévu.
11061;Développement de la prestation électronique de services du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ);Conseil des arts et des lettres du Québec;Culture et Communications;PES;Ce projet vise à soutenir les principaux échanges de données entre le CALQ et sa clientèle via une interface Web, incluant la réception des demandes d’aide financière, le suivi en ligne et la réception des données de reddition de comptes ainsi que l’adhésion à la banque de personnes-ressources et l’embauche des personnes-ressources pour participer au processus d’évaluation du CALQ.;2012-09-01;2015-12-31;;;Actif;0;2012-04-24;2354600;2015-12-31;393700;1960900;17;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-26 10:55:16;Progresse comme prévu.
11065;Mise à niveau de l'infrastructure de téléphonie;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2011;"Mise à niveau de l'infrastructure de téléphonie en lien avec l'architecture d'entreprise. L'environnement est présentement composé de trois infrastructures interconnectées (Cisco / NEC / Asterisk).
";2013-03-01;2017-03-01;;2014-04-02;Annulé;1;2011-03-01;500000;2012-03-01;0;0;0;10,0;0,0;0,0;0,0;L'ordre de priorité a été modifié.;2014-03-31;2014-06-17 10:39:06;
11066;Site de relève;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2005;"Mise à jour du plan de relève en identifiant un site de relève et y déployant les infrastructure nécessaires à son bon fonctionnement.
";2013-03-01;2017-03-01;;2014-04-02;Annulé;1;2011-03-01;600000;2017-03-01;0;0;0;10,0;0,0;0,0;0,0;L'ordre de priorité a été modifié.;2014-03-31;2014-06-17 10:39:06;
11067;Stockage pour les documents numériques ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2006;"Implantation d'un site de sauvegarde des documents numérisés en remplacement de la sauvegarde sur DVD (Près de 60 000 DVD à sauvegarder) Mise en place d'un système d'archivage de données. Mise a jour des systèmes de sauvegarde / replication / déduplication existants.

";2013-03-01;2017-03-01;;2014-04-03;Annulé;1;2011-03-01;1180000;2017-03-31;0;0;0;10,0;0,0;0,0;0,0;L'ordre de priorité a été modifié.;2014-03-31;2014-06-17 10:39:06;
11109;Remplacement de photocopieurs et d'imprimantes par des appareils multifonctions;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2003;"Acquisition et déploiement d'un nouveau parc d'impression pour l'espace public incluant un outil de gestion d'utilisation des équipements.
";2013-01-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-03-31;275000;2015-03-31;226300;48700;90;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-17 10:39:07;Progresse comme prévu.
11110;Lecteurs numériseurs;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2004;"Acquisition et installation d'un nouveau parc de lecteur-numériseur en remplacement de celui en opération depuis 2005.
";2013-03-01;2017-03-01;;2013-12-31;Annulé;1;2011-03-31;710000;2017-03-31;0;0;0;10,0;0,0;0,0;0,0;L'ordre de priorité a été modifié.;2014-03-31;2014-06-17 10:39:07;
11125;Amélioration du système de gestion des clientèles et ressources (CRM);Musée de la Civilisation;Culture et Communications;368;Implantation du CRM Pivotal pour gérer la relation client, les événements, et les ressources;2011-09-01;2014-04-30;;;Actif;0;2013-02-07;840000;2014-03-31;840000;3000;99;9,9;0,4;9,0;3,2;Ce projet est terminé.  Il nous reste une seule facture à recevoir.;2014-03-31;2014-05-30 09:55:34;Progresse comme prévu.
11128;Refonte du site mcq.org;Musée de la Civilisation;Culture et Communications;479;"Revoir le design du stie au niveau esthétique, structurel et fonctionnel afin de mieux exploiter l'espace écran et les possiblités fonctionnels maintenant en vigueur sur le Web.
 Tenir compte des stratégies élaborées par le Chantier de lère numérique";2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-06-20;600000;2014-12-31;426000;148000;77;10,0;0,0;10,0;0,0;Seul quelques extras reliés à la mise à jour de Liferay ont été acceptés.  Nous prévoyons utiliser la moitié de la contingence du projet;2014-03-31;2014-05-30 09:55:34;Progresse comme prévu.
11166;Plan d'évolution des centres de traitement informatique (CTI);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (VPTI-ITZC2981);Projet visant des travaux majeurs dans les centres de traitement du CSPQ (une vingtaine de sous-projets).;2010-10-01;2015-06-30;2014-03-30;;Termine;0;2013-11-01;2787100;2015-06-30;2214400;572700;100;10,0;0,0;10,0;0,0;.;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
11170;Plan d'évolution des infrastructures technologiques (PEIT);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;"PEIT  (147930304; 147930305;147930056; 147350056)";Le plan d'évolution des infrastructures technologiques est un projet visant à faire évoluer et à améliorer les infrastructures logicielles et matérielles actuelles en fonction des besoins de la clientèle desservie.;2011-07-01;2016-03-01;;2014-01-01;Annulé;0;2011-07-01;48056600;2016-03-01;7139500;0;35;10,0;0,0;0,0;0,0;Ce projet est annulé;2014-03-31;2014-06-13 13:27:39;
11199;Plan Québécois des infrastructures ;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;PQI;"Le projet vise à permettre l’ajustement des processus et des systèmes qui supportent les programmes dont le mode de subvention est basé sur le déficit d'exploitation en fonction des changements liés au budget PQI-RAM (Remplacement amélioration et modernisation). Ces changements touchent principalement la capitalisation, le financement des investissements, l'amortissement de la dette et la part des travaux RAM financée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
";2011-01-01;2014-03-01;2014-03-31;;Termine;0;2012-03-01;1129100;2014-03-01;1225500;0;100;7,4;8,5;9,2;2,6;"L’écart provient principalement de la différence entre les tarifs journaliers appliqués pour l'évaluation du projet et les tarifs réels des ressources externes. Aussi, la prestation des ressources externes a été plus importante que prévue. Globalement, le nombre de jours réels pour réaliser le projet est inférieur au nombre de jours planifiés.

";2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;
11200;Cadre normatif;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;NOR;Ce projet vise à implanter le cadre méthodologique de développement de la Direction des ressources informationnelles en déployant le Guide vert et Macroscope. En plus d’acquérir et d’implanter le progiciel, le projet nécessite  l'adaptation des processus de développement et de gestion de projet aux particularités de la Société d’habitation du Québec, de même que l'accompagnement des ressources qui devront  appliquer les processus dans la réalisation de leurs tâches.;2010-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-30;630000;2014-03-31;626000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 13:32:01;
11201;Refonte du plan de classification et du calendrier de conservation;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 010;"Le projet vise à  :
- Mettre en œuvre les assises nécessaires pour le traitement des documents électroniques et le passage harmonieux à l’ère du document électronique.
- Assurer la conformité à la réglementation en matière de gestion documentaire.
- Permettre à tous les responsables du classement des unités administratives du Ministère de classer des documents selon des critères établis;
- Intégrer les processus d’affaires dans les activités de classement du Ministère.
";2011-04-01;2013-10-01;2014-03-31;;Termine;0;2011-02-01;467400;2013-10-01;406300;0;100;10,0;0,0;5,0;19,8;" Le projet DEV010 est maintenant terminé. Son total dépensé est inférieur au coût total estimé.
";2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;
11209;Levier Sélection des travailleurs qualifés ;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 108;Ce projet vise à améliorer la performance et l’intégrité de la sélection des travailleurs qualifiés effectué par le Ministère.  Le projet transforme le processus en définissant, développant et déployant un processus INTÈGRE, EFFICACE et EFFICIENT de façon incrémentale.;2010-04-01;2014-12-30;;;Actif;0;2012-12-21;5884300;2015-02-01;3203800;2680500;48;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;Progresse comme prévu.
11210;Base de données sur les évaluations comparatives des études;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 107;Ce projet vise à nettoyer, mettre à jour et réorganiser la base de données sur les diplômes obtenus hors Québec et leur comparaison par rapport au système scolaire québécois.;2011-04-01;2014-08-19;;;Actif;0;2011-07-01;913000;2013-02-22;546900;248300;81;10,0;0,0;0,0;78,1;Le projet a retrouvé sa portée d'origine.  Une demande de modification a été acceptée pour repousser la fin du projet à la fin du mois d'août 2014.;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;Progresse comme prévu.
11219;Refonte des systèmes de rémunération à l'acte;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-01;La nature du projet est une refonte des processus d'affaires et des systèmes en soutien à la rémunération à l'acte des professionnels de la santé (médecins omnipraticiens et spécialistes, spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale, chirurgiens dentistes et optométristes) et des dispensateurs de services assurés (denturologistes) payés par la RAMQ. Les principales fonctions couvertes sont : la réception des demandes de paiement, l'évaluation des impacts d'appliquer les ententes (entre le MSSS et les fédérations médicales et les associations professionnelles) en y incluant la gestion des risques, l'évaluation massive et manuelle de même que la réévaluation des décisions. Cela inclut également l'alimentation en information des autres activités de la RAMQ et les clientèles institutionnelles.;2010-04-01;2017-08-31;;;Actif;0;2013-02-13;37393700;2017-08-31;7640400;29753300;20;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:50;Progresse comme prévu.
11223;Stratégie de migration de la clientèle ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-09;"Ce projet vise à amener les personnes assurées à utiliser les modes de prestation de services les mieux adaptés à leur situation, tout en maintenant le libre choix et la qualité des services. Pour ce faire, trois (3) objectifs sont ciblés :

- répondre aux besoins de la clientèle en augmentant l’utilisation des libres services transactionnels pour les personnes assurées;
- optimiser l’utilisation des effectifs tout en maintenant la qualité des services offerts ainsi que les délais de traitement et d’attente auprès des   personnes assurées;
- optimiser l’utilisation des modes de prestation de services, téléphone et accueil.";2013-01-10;2015-06-30;;;Actif;0;2012-11-12;1118400;2015-06-30;678500;439900;61;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:50;Progresse comme prévu.
11254;Projet développement technologique;Société du Palais des congrès de Montréal;Tourisme;1;Les différentes composantes sont: 1) La mise à niveau de l'infrastructure réseau  2) Le déploiement d'une plateforme web (commerce électronique, extranet client, intranet)  3) Le déploiement d'un dispositif d'affichage dynamique  4) Le développement d'une application mobile;2011-09-01;2014-06-30;;;Actif;0;2012-02-01;4931400;2013-03-31;4653600;116200;98;10,0;0,0;0,0;78,8;Le projet est essentiellement terminé. Le dernier volet du projet qui prévoit le déploiement d'une solution de commerce électronique pour les exposants du Palais des congrès est en rodage avec 3 clients réguliers qui sera rendue disponible à tous nos clients au cours des prochaines semaines. ;2014-03-31;2014-05-30 16:25:04;Progresse comme prévu.
11259;Achat et implantation d'un logiciel de gestion des ressources humaines;Société du Palais des congrès de Montréal;Tourisme;6;Achat et implantation d'un nouveau logiciel pour la gestion des ressources humaines du PCM;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-06-26;250000;2013-12-01;334000;50000;75;0,0;53,6;0,0;64,6;"Le nouveau logiciel est déployé et complètement fonctionnel pour la gestion du temps et des dossiers des employés réguliers de la Société. 
L'implantation de la 2e partie du logiciel concernant les employés à l'événement du Palais des congrès sera terminée d'ici la fin de 2014. ";2014-03-31;2014-05-30 16:25:04;Progresse comme prévu.
11289;Comptoir de données sur l'aide financière;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;225;Le Comptoir de données sur l'aide financière a pour objectif d'offrir aux différentes directions générales du MAPAQ un environnement uniforme et sécurisé afin d’assurer le suivi des différentes formes d'aide financière octroyées par le MAPAQ.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;995000;2015-03-31;634800;360200;69;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;Progresse comme prévu.
11295;Base de données agro-météorologiques permanente pour le foin;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-060;Mettre en place une base de données permanente pour cumuler et gérer les données agrométéorologiques utilisées pour indemniser les producteurs agricoles pour le produit foin.;2009-09-01;2014-09-30;;;Actif;0;2011-04-01;155000;2012-12-31;141900;70300;68;2,0;36,9;0,0;52,3;La réalisation de ce projet a été suspendue à plusieurs reprises depuis son démarrage, car des projets prioritaires relatifs à la modification ou à la mise en œuvre de programmes de soutien à l'agriculture ont accaparé la capacité de réalisation de la FADQ en matière de RI. Il a cependant été priorisé en 2014-2015 afin d'être complété pour septembre 2014. Les changements subséquents (arrêt/départ) survenus à l'intérieur de l'équipe de réalisation ont engendré une augmentation des coûts.;2014-03-31;2014-05-13 15:42:20;Progresse comme prévu.
11305;Remplacement ou mise à niveau du système de GMAO;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI-6406;La STQ désire moderniser ou remplacer son logiciel de GMAO afin de se doter d'une solution intégrée pour les processus d'approvisionnement, de gestion d'inventaire, gestion de l'entretien des navires et la gestion de l'entretien des installations terrestres;2012-01-01;2014-02-10;2014-02-11;;Termine;0;2010-02-01;899200;2013-12-20;765500;0;100;10,0;0,0;7,8;7,4;;2014-03-31;2014-05-30 12:25:56;
11306;Amélioration de l'offre de service Internet ;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI-1209;Ce projet vise à améliorer l’offre de service en ligne afin de faciliter l’achat et le renouvellement d’un titre de transport de la Société des traversiers du Québec (STQ), tout en faisant bénéficier sa clientèle des nouvelles opportunités offertes par les technologies Internet en constante évolution.;2012-03-01;2014-07-12;;;Actif;0;2013-05-31;759400;2014-01-31;730600;28800;95;10,0;0,0;4,4;23,0;La STQ prévoit lancer son nouveau site le 12 juin prochain.;2014-03-31;2014-05-30 12:25:56;Progresse comme prévu.
11307;Modernisation système de billetterie et réservations;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2010-02;Remplacer les systèmes de gestion de la billetterie et de réservations pour les traverses tarifées de la STQ par une nouvelle solution intégrée. Le système devra s'adapter aux réalités différentes des traverses en terme de produits, tarifications, processus.;2010-03-01;2014-03-10;2014-03-24;;Termine;0;2012-12-18;1193700;2013-12-20;1255200;0;100;8,5;5,2;8,0;6,8;;2014-03-31;2014-05-30 12:25:56;
11347;Implantation d'une infrastructure de redondance;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2012-05;Le projet vise l'implantation d'un site de relève informatique afin d'assurer la continuité des services de l'organisation en cas de cataclysme.;2012-01-01;2014-10-31;;;Suspendu;0;2012-05-01;510500;2014-01-01;256400;162600;70;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:25:12;
11357;Refonte du Circuit intégré du Greffe (CIG);Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Greffe-2009-01;Le projet consiste à remplacer l'actuel système de gestion du circuit intégré du Greffe. Le nouveau système permettra notamment d'améliorer les outils servant à la préparation du cahier de séance ainsi que les processus reliés aux demandes adressées au Conseil du trésor. La transmission électronique des documents sera implantée et la recherche des documents sera améliorée afin de mieux supporter le travail des analystes.;2010-03-01;2015-03-28;;;Actif;610;2012-07-01;2196000;2013-12-20;886100;956300;60;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:25:12;Progresse comme prévu.
11360;Environnement informationnel des services administratifs et financiers du Secrétariat du Conseil du trésor (El-SAF) - Volet financier;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGA-2011-04;Le projet consiste à rendre facilement accessible aux gestionnaires de l’organisation, à partir d'un entrepôt de données, toute l’information supportant la gestion de leurs ressources financières. Cette information sera ensuite exploitable et utilisable grâce à l'utilisation d'un outil d'intelligence d'affaires.;2013-01-07;2014-01-17;2014-01-17;;Termine;0;2013-08-13;352600;2013-12-20;225900;0;100;10,0;0,0;7,6;8,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:25:12;
11387;SARAT (Refonte de l'application Bonicadre);Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SSRT-2011-09;Bonicadre est une application Excel destinée à faciliter le calcul des bonis chez les cadres et les CGRH. Le projet SARAT permettra une refonte de l'application grâce à sa conversion sur un outil WEB.;2012-11-01;2014-04-21;;;Actif;0;2013-08-13;517700;2014-03-28;362800;69600;90;10,0;0,0;8,6;4,7;;2014-03-31;2014-05-30 17:25:12;Progresse comme prévu.
11397;Attestations pour les crédits d'impôt (ACI);Économie, Innovation et Exportations;Économie, Innovation et Exportations;#10-2011;Uniformisation et automatisation des différents processus liés à la production des attestations pour les crédits d'impôt destinées aux entreprises.;2012-11-01;2015-03-01;;;Actif;0;2012-04-01;381000;2015-03-01;137900;243100;36;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:18:59;Progresse comme prévu.
11426;Utilisation d'outils géomatiques pour le traitement et la visualisation de données climatologiques (DRI-42);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800043;Outils géomatiques pour le traitement (validation, krigeage, etc) et la visualisation de données climatologiques.;2011-05-01;2015-06-30;;;Actif;0;2013-08-13;955400;2015-06-30;492500;462900;52;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;Progresse comme prévu.
11444;Modernisation CESPA (DRI-15);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800192;Le projet vise la modernisation du système de Contrôle, Échantillonnage et Surveillance de la Pollution Atmosphérique (CESPA) par la mise en place de nouveaux outils d'exploitation des données de la qualité de l'air, performants et flexibles.;2011-10-01;2015-12-31;;;Actif;0;2013-08-13;995900;2017-03-01;510200;485700;51;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;Progresse comme prévu.
11454;Outil d'Aide à la Rédaction Législative (OARL);Justice;Justice;0021-320000032;La DGAJL souhaite acquérir un progiciel développé spécifiquement pour supporter tous les intervenants de la chaîne de production des Lois et Règlements au MJQ et plus particulièrement les juristes/légistes qui rédigent les projets de Loi et Règlement pour les ministères. Ce progiciel (outil d'aide à la rédaction législative) permettra d'uniformiser les pratiques dans toute la chaîne de production et, notamment, il permettra d'accroître de façon substantielle la productivité et l'efficacité des juristes/légistes. Il permettra aussi à tous les intervenants d'avoir accès à une technologie de pointe dans leur domaine d'affaires respectif (la rédaction et la refonte). L'utilisation de cette nouvelle technologie permettra de tirer des ressources informationnelles en tant que levier de transformation.;2013-11-01;2015-09-30;;;Actif;0;2013-10-22;4196200;2015-09-30;376700;3818600;5;10,0;0,0;6,4;13,0;;2014-03-31;2014-06-09 10:17:32;Progresse comme prévu.
11457;SAGIR livraison 2 (SGR-2);Justice;Justice;0020-320500016;L'implantation du système SAGIR est une priorité gouvernementale. Le déploiement de SAGIR se fait en sept étapes. La première étape a été complétée, pour le MJQ, en 2008-2009. La seconde étape (SGR2) a débuté en 2009-2010 et sera complétée en mai 2014. La seconde étape (SGR2) du déploiement du système SAGIR concerne la gestion des ressources humaines, plus particulièrement les processus de gestion du temps ( absences, gains déclaratoires, feuille de temps pour paie variable);2009-04-01;2014-05-14;;;Actif;31;2012-04-11;950400;2014-05-01;1064900;306900;93;0,8;44,3;10,0;0,0;"Pour calculer le pourcentage d'avancement, le MJQ a utilisé les efforts réels (J/P) versus les efforts totaux. Lors des états de santé précédents, les dépenses versus le budget total ont été utilisés pour calculer le pourcentage d'avancement. De ce fait, le projet SAGIR 2 a un pourcentage d'avancement plus faible que celui qui a été présenté au 30 juin 2013 : 93% en juin 2013 versus 82% en décembre 2013 et 83% au 31 mars 2014. Aussi, le projet SAGIR 2 est séparé en trois phases : phase 1.0, phase 1.1 et phase 2.0. Lors de l'état de santé en juin 2013, seules les deux premières phases ont été considérées dans le budget total du projet. L'augmentation du budget du projet est due au fait que le budget de la dernière phase du projet SAGIR 2 n'a pas été pris en compte lors de l'état de santé de juin 2013.
";2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;Progresse comme prévu.
11463;Mitigation - Départemental;Justice;Justice;320700051;"Plusieurs applications de la plateforme départementale sont basées sur des technologies désuètes. De plus, certaines de ces technologies ne sont plus supportées par les fournisseurs.

Le projet vise donc à convertir les applications dont les technologies ne sont plus supportées. Il se divise en trois volets :

1. L'élaboration d'un plan de mitigation des applications sur la plateforme intermédiaire. 
2. Réaliser le plan de mitigation des systèmes sur la plateforme centrale.
3. Réaliser les projets horizontaux (fonctions communes à tous les systèmes).

";2009-11-01;2014-05-07;;;Actif;0;2009-04-01;5800000;2014-03-31;5663100;65700;98;10,0;0,0;9,3;2,3;;2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;Progresse comme prévu.
11480;Cumulateur de temps;Justice;Justice;0040-320888026;"Ce projet vise à remplacer la solution actuelle du cumulateur de temps, développée en 1999, qui est maintenant désuète.
";2012-12-05;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-12-13;522600;2014-04-01;657000;0;100;3,9;25,7;10,0;0,0;"L'augmentation des coûts est justifiée par des améliorations fonctionnelles, l'ajout d'un projet pilote au palais de justice de Québec et une augmentation des efforts reliés au déploiement de l'application dans les palais de justice.
";2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;
11486;DendroDIF - Évolution phase III;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340158;"DendroDIF est un système de collecte de données générique qui dessert actuellement 5 clientèles établies dans 4 directions. Bien que ce système soit en opération depuis 2005, les utilisateurs ont besoin d'améliorations majeures visant à augmenter les capacités et la généricité de ce système de collecte.
";2011-04-01;2014-06-01;;;Actif;0;2011-04-01;949700;2014-03-31;985400;18900;92;8,3;5,7;8,3;5,7;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;Progresse comme prévu.
11497;"ESI 140 - Implantation des outils "" Gérer le système de gestion environnementale et la certification""";Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340141;De manière à respecter ses engagements, le Ministère souhaite faire évoluer son cadre de gestion environnementale en place depuis 2006 vers un système de gestion environnementale (SGE) et implanter, d’ici 2013, un outil de gestion permettant au Ministère de répondre aux exigences de la norme ISO-14001, d’une part, et à celles des normes d’ADF afin de maintenir les certificats d’ADF actuels dans les Directions générales en région (DGR) notamment les normes de certification CSA, FSC et SFI.;2011-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-04-01;668600;2014-03-31;544700;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
11499;ESI 160 - Produire les outils de mesurage et de gestion de la facturation;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340143;"Premier livrable : Définir les nouveaux besoins dans le cadre du nouveau régime forestier pour les processus de mesurage et de facturation des bois.
Deuxième livrable :  Selon les besoins définis, réaliser les modifications à Mesubois dont trois projets qui avaient déjà été présentés en 2010-2011 et qui sont énumérés ici:
1- Gestion des volumes à facturer
2- Facturation des droits pour  la biomasse forestière et les permis autres fins
3- Gestion des Contrats  pour le programme PIS et autres";2011-04-01;2014-02-28;2014-02-28;;Termine;0;2012-04-01;1840300;2013-12-31;810600;0;100;10,0;0,0;8,2;5,9;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
11506;Gestion intégrée de l'imagerie numérique (GIIN) [0826];Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957114-112340089;" L'imagerie, qui englobe les photographies aériennes et les images satellitaires, est essentielle à la connaissance de base sur le territoire et est utilisée dans plusieurs activités opérationnelles critiques. En 2010, l’organisation a entièrement passé de la photographie cartonnée à l’imagerie numérique; ce qui a de nombreux impacts sur l'ensemble du processus, c'est à dire que de l'acquisition à l'utilisation, plusieurs unités administratives devront manipuler de gros volumes d'information. Par conséquent, une solution doit être mise en place pour mieux gérer l'entreposage, la gestion et l'exploitation de l'imagerie. Les orientations adoptées favoriseront les besoins gouvernementaux en matière d'accessibilité aux collections d'images acquises par le MRN. Actif commun du MRN. 2 Sources de financements [0826 et 0600] SAGIR ne permet pas la comptabilisation des dépenses de 2 entités pour un même numéro de projet d'où la création du projet numéro 111957116.";2010-04-01;2015-09-30;;;Actif;311;2011-03-01;2465000;2012-06-01;755300;1684400;30;10,0;0,0;0,0;81,9;La durée prévue du projet demeure la même, mais la date de fin prévue a été modifiée au 30 septembre 2015, afin de prendre en considération le temps de suspension du projet pour repositionnement.;2014-03-31;2014-06-13 09:25:44;Progresse comme prévu.
11508;GIM - Gestion de l'impôt minier ;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957109;"Le système GIM gère de façon électronique les déclarations des droits sur les mines produites par les exploitants en vertu de la Loi sur l’impôt minier (L.R.Q., c.I-0.4). La réforme de cette loi a été annoncée et mise en vigueur au budget du 30 mars 2010.

";2012-10-01;2016-03-31;;;Actif;0;2012-07-01;3373500;2016-03-31;376100;2997400;18;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:24:43;Progresse comme prévu.
11519;Rehaussement de l'intégrité des systèmes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75505;Réalisation des demandes prioritaires afin d'améliorer certains éléments reliés à l'intégrité des systèmes de l'accès au réseau routier.;2011-03-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-03-20;1000700;2014-12-31;573600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
11520;Mise à niveau de composantes du centre d'appels Phase 1;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75206;Mise à niveau de trois composantes du centre d'appels en raison de leur désuétude.;2011-01-01;2013-12-31;2013-11-30;;Termine;0;2013-04-03;1550400;2013-12-31;1461400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
11522;Désuétude des imprimantes véhiculaires et échange électronique des infractions;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74709;Remplacement des imprimantes à impacts installées dans les véhicules des contrôleurs routiers et transmission électronique des dossiers d'infraction au ministère de la Justice du Québec;2010-05-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-04-30;1768900;2013-12-31;1351200;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
11523;Projet de loi 71 - Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74405;Implantation des nouvelles mesures du projet de loi 71 visant à assurer une meilleure sécurité aux usagers de la route.;2011-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-12;11830700;2013-12-31;10293800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
11525;Conversion VB6 des systèmes de l'accès au réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73513;Conversion des systèmes de l'accès au réseau routier développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .NET;2010-06-01;2014-06-30;;;Actif;0;2013-12-12;7500000;2014-06-30;7379400;120600;98;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
11547;SAGIR SGR2-L2;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;140028 - UCRA5117;Le gouvernement du Québec a approuvé en mai 2005 le projet Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR). La première phase du projet (SGR1) portait sur le système de comptabilité, volets dépenses et acquisitions. La phase 2 porte sur le système de gestion des ressources humaines et est constituée de deux livraisons principales, la livraison 1 (SGR2 - L1) ayant été complétée en 2010. La deuxième livraison (SGR2 - L2) a débuté en juin 2013 et la mise en  ligne est prévue le 21 mai 2014 tandis que la fin réelle du projet est prévue en août 2014.;2013-06-04;2014-08-31;;;Actif;0;2013-10-07;1155000;2014-08-31;273400;881600;24;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;Progresse comme prévu.
11559;Relevés fiscaux 2013 - Emploi (projet annuel);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5407;"Le Ministère doit produire, chaque année, les relevés fiscaux répondant aux exigences de Revenu Canada et Revenu Québec et s'adressant à la clientèle d'Emploi-Québec participant aux mesures actives et bénéficiant de l'aide à l'emploi.
Ces relevés doivent être fournis au plus tard le dernier jour du mois de février. Les conséquences du non-respect des délais impartis exposeraient notamment l'organisation à des amendes et la clientèle pourrait être dans l'impossibilité de faire ses déclarations de revenus dans les délais prévus.";2013-02-01;2014-01-10;2014-01-10;;Termine;0;2013-08-13;344100;2014-02-04;170800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;
11560;Relevés fiscaux 2013 - Supplément à la prime au travail et programmes spécifiques (projet annuel);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5408;"Le Ministère doit produire, chaque année, les relevés fiscaux répondant aux exigences de Revenu Canada et Revenu Québec et s'adressant à la clientèle d'Emploi-Québec bénéficiant d'un supplément à la prime au travail et pour les programmes spécifiques. 
Ces relevés doivent être fournis au plus tard le dernier jour du mois de février. Les conséquences du non-respect des délais impartis exposeraient notamment l'organisation à des amendes et la clientèle pourrait être dans l'impossibilité de faire ses déclarations de revenus dans les délais prévus.";2013-05-31;2014-02-07;2014-02-07;;Termine;0;2013-08-13;164900;2014-02-06;99200;0;100;10,0;0,0;9,9;0,4;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;
11567;Relevés fiscaux 2013 - Aide financière de dernier recours (AFDR) - Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS) - Prime au travail adaptée (PTA);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5409;"Le Ministère doit produire, chaque année, les relevés fiscaux répondant aux exigences de Revenu Canada et Revenu Québec et s'adressant à la clientèle d'Emploi-Québec bénéficiant d'aide financière de dernier recours, du programme PAAS et de la prime au travail adaptée PTA.
Ces relevés doivent être fournis au plus tard le dernier jour du mois de février. Les conséquences du non-respect des délais impartis exposeraient notamment l'organisation à des amendes et la clientèle pourrait être dans l'impossibilité de faire ses déclarations de revenus dans les délais prévus.";2013-01-24;2014-01-10;2014-01-10;;Termine;0;2013-08-13;333800;2014-02-28;305800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;
11574;Évolution du plan de relève ;Transports;Transports;P409K;"Différents travaux on été effectués au cours des dernières années afin d'avoir une solution de relève informatique. Cependant, la documentation et les infrastructures doivent être constamment mises à jour pour suivre l'évolution technologique du Ministère.
";2012-01-01;2015-09-30;;;Actif;151;2011-04-21;709000;2015-06-30;268500;440500;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
11578;Intranet unifié ministériel Phase 2 - P1712;Transports;Transports;P1712;"Analyse de besoins, des problématiques, phase d'architecture informationnelle, d'architecture détaillée, conception, réalisation et implantation.  
";2011-05-01;2014-05-31;;;Actif;0;2010-04-01;813000;2015-03-31;460100;352900;90;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
11580;PES - Gestion des sels de voirie;Transports;Transports;P2050;"Développement d'un site Internet informationnel au grand public, tout particulièrement aux intervenants en viabilité hivernale et développer une zone restreinte aux adhérents de la stratégie québécoise (GSV) pour faciliter la reddition de comptes annuelle pour la gestion des sels de voirie
";2011-11-01;2014-03-31;2014-03-30;;Termine;0;2010-09-01;400000;2013-03-31;400000;0;100;10,0;0,0;0,0;70,3;Le projet P2050 comprend le développement et la mise en place d'une reddition de compte impliquant chaque direction territoriale du Ministère. Les délais d'approbation d'une telle démarche modifient l'échéancier initial.;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
11598;Refonte ERT - État du réseau routier ;Transports;Transports;P2320;"Système de collecte et de traitement des conditions routières pour le réseau router sous la juridiction du MTQ.  Ce système est alimenté par les responsables de l’entretien sur le réseau routier et il alimente le Québec 511 pour la diffusion l’information aux voyageurs.
";2013-05-01;2016-05-30;;;Actif;246;2013-08-13;715000;2016-05-30;207600;507400;15;10,0;0,0;10,0;0,0;Certaines mesures sont en cours afin de préciser le coût du projet.;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Requiert la mise en place de certaines mesures
11600;Système de gestion de chaussée aéroportuaire;Transports;Transports;P2550;Le système de gestion des chaussées aéroportuaires (SGCA) est un outil d'aide à la décision qui vise à permettre au Ministère, à partir de la cueillette des données techniques de l'état des chaussées aéroportuaires, d'effectuer de choix d'intervention (entretient, réhabilitation ou reconstruction) dans le but d'accroitre la sécurité en milieu aéroportuaire.;2013-10-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-05-28;750000;2015-03-31;93600;656400;25;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
11602;SAFI - P1761;Transports;Transports;P1761;"Le projet vise à mettre à niveau les divers modules d'analyse du logiciel SAFI qui touchent à l'évaluation de la capacité portante et à la surveillance électronique des structures routières. La norme CAN/CSA S6 a évolué avec le temps ce qui exige une importante mise à jour des différents modules d'analyse qui se retrouvent intégrés à l'intérieur du logiciel SAFI. Les exigences au niveau de la télésurveillance ont aussi évolué avec l'accroissement des besoins de suivi d'ouvrages à distance. Les divers modules doivent donc être revus de façon à répondre aux besoins spécifiques des ingénieurs de la direction des structures dans le domaine de l'inspection et de l'évaluation des ponts.
";2011-10-01;2015-03-31;;;Suspendu;0;2010-06-01;300000;2013-03-31;240000;40000;60;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12037;Plan d'action Synchro;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.10.12.13.18.89.91.93.94.96.99.22.27;Parce que le Québec a besoin de tous ses travailleurs, la CSST poursuit le but ultime de favoriser un retour rapide et durable de l'expertise en entreprise pour le bien de l'employeur et du travailleur. Ainsi, désireuse de s'améliorer, la CSST bonifira de manière soutenue, ses outils et ses façons de faire. L'offre de service et la performance générale de la CSST seront ainsi bonifiées et la pérennité de ses actions sera assurée.;2010-03-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2011-12-01;3670400;2013-12-31;3161800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12038;EDEC - Infrastructures;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.73b;Mise en place des infrastructures technologiques et des environnements nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;2010-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;5994400;2014-12-31;5446000;742300;88;9,0;3,2;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12039;EDEC - Environnement et outils de développement;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.73c;Mise en place des environnements nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;2010-01-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;3626000;2013-12-31;1537200;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12040;EDEC - Solution progicielle;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.73d;Mise en place de la solution progicielle nécessaire au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;2010-01-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;3829200;2014-12-31;2420400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12042;EDEC - Éléments communs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.73e;Éléments communs nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;2010-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;1619600;2014-12-31;1442000;145500;93;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12043;Refonte de SPJ-DELEC - volet Réparation;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.78;Ce projet concerne le volet Réparation du projet de refonte des systèmes SPJ-DELEC (suivi des pièces justificatives et demandes d'émission des chèques). La réalisation du projet se découpera en 5 sujets, soient : paiement à la RMQ,. rentes et indemnités de décès, rentes de la Loi 52, paiements irréguliers et délestage de DELEC.;2011-01-01;2013-12-31;;;Suspendu;0;2012-12-13;842500;2013-12-31;113000;729400;13;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12045;Modèle de sécurité Expresso;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.21;"La livraison 1 du projet Expresso vise à mettre en place une voûte documentaire électronique supportée par un progiciel de gestion documentaire, intégré au système existant de gestion des dossiers, ainsi qu'un centre de numérisation des documents du dossier du travailleur à la CSST.
Les interventions en termes de sécurité de ce projet visent à définir et mettre en place tous les mécanismes de sécurité afférents aux nouveaux environnements de travail de la livraison 1 d'Expresso";2010-04-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2011-12-01;1024800;2013-12-31;962400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12046;Services électroniques partenaires et employeurs (reconduction);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.82;Les services électroniques des partenaires et employeurs (reconduction) n'ont pas fait l'objet d'évolution technologique depuis la migration à la plateforme Windows. Ces services utilisant une technologie désuète et non supportée ont été identifiés à risque au bilan de santé des projets. Pour pallier à cette déficience, une refonte de ces services doit être réalisée.;2010-01-05;2014-12-31;;;Suspendu;0;2011-12-01;5196500;2014-12-31;2691800;393800;90;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12047;Modernisation des processus de gestion - Remedy;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.23;L'appplication Remedy (ARS) a été installée en 2002. La version actuelle n'est plus supportée par le fournisseur depuis 2006.  À l'automne 2009, une analyse des processus a permis de documenter les processus cibles et de vérifier l'écart entre les pratiques actuelles et celle ITIL. Il appert que l'écart n'est pas significatif et qu'un rehaussement à la version la plus récente de Remedy serait bénéfique pour la CSST. Le mandat consiste à mettre en place le scénario recommandé.;2012-01-04;2015-12-31;;;Actif;0;2011-12-01;3260200;2015-12-31;2170700;852200;72;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12051;Mise en place de l'architecture orientée service (AOS) à la CSST;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.0;L'implantation et l'opérationnalisation d'une AOS permettra de répondre aux besoins croissants d'agilité et de qualité face à un environnement d'affaires en perpétuel changement. Solution reconnue à la problématique d'interopérabilité et de réduction des dépendances entre les différents systèmes, qu'ils soient en phase de développpement ou d'entretien, l'AOS permettra de faire évoluer les infrastuctures et les systèmes de la CSST et ce, sans recourir systématiquement à une refonte de ceux-ci.;2011-07-25;2014-04-24;;;Actif;0;2011-04-20;1862300;2014-06-30;1717900;38400;99;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12054;Logiciels DSA VB6 à .net;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.18;Ce projet doit s'assurer de l'évolution de Visual Studio. Ce dernier n'est plus soutenu depuis mars 2008 et plusieurs applications de  mission de la CSST ont été développées avec ce produit. Un rehaussement est essentiel et implique une conversion de l'ensemble des applications développées avec ce produit. L'évolution de ce produit fait partie des actions correctives à apporter sur certains éléments identifiés à risque au bilan de santé des projets.;2010-01-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2011-12-01;3165100;2013-12-31;3248400;0;100;9,2;2,6;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12056;Migration téléphonie;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.30;Les systèmes informatiques de la CSST sont supportés par une infrastructure technologique d'envergure variée et de plusieurs générations. La revue de l'infrastructure technologique a permis d'établir les priorités d'évolution nécessaires pour garantir la pérennité des actifs. la disponibilité, la stabilité et la fiabilité des services technologiques at assurer la continuité des opérations et finalement contenir la croissance des coûts d'exploitation dans le but d'améliorer l'offre de services.;2011-09-01;2013-12-30;;;Suspendu;0;2011-06-21;6602700;2013-12-30;531200;6071500;13;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12069;Rehaussement technologique PES à Windows Server 2008;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.16x;Délestage des anciens serveurs (Windows 2003) qui supportaient le site Internet de la CSST en déplaçant les applications Grand Public de la PES vers les nouveaux serveurs Windows 2008 mis en place dans le cadre du projet Réseau et du projet Refonte du site Internet dela CSST.;2012-01-01;2014-09-30;;;Actif;0;2014-02-11;981000;2014-09-30;836400;58900;95;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12074;PEA - Logiciels d'exploitation - Plateforme locale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.20h;Réalisation des évolutions reliées aux logiciels d'exploitation de la plateforme locale: Lotus Domino Server - Lotus Notes Client, NetTracker, CA- Unicenter NSM, SAS, Blackberry Enterprise Server, System insight Manager, WSUS, Surveillance et automatisation - positionnement technologique-L, CA Automation Point, MS Management FrameWork, serveurs de fichiers.;2012-01-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-04-02;1090400;2013-12-31;486400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12075;Logiciels d'exploitation PFL - MS SQL Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.20j;Système de gestion de base de données (SGBD) utilisé par plusieurs applications commerciales et corporatives de la plateforme distribuée: MS SQL Server;2012-01-01;2014-10-31;;;Actif;0;2013-12-10;998200;2014-10-31;700000;92400;86;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12077;Migration des applications à la solution de reprise interne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.20n;Dans le cadre d'EDEC-06, il a été statué de mettre en place une solution de reprise avec une infrastructure technologique appartenant à la CSST. Des travaux sont en cours afin de concevoir l'architecture de cette nouvelle solution de reprise.;2012-01-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;920500;2013-12-31;721000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12078;Plateforme locale - Consolidation des serveurs centraux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.20p;"Remplacement de 24 serveurs désuets au siège social à l'aide de la technologie VMWare 4.0
Option de remplacement de 35 serveurs suplémentaires.
Efforts d'analyse pour la consolidation de services supplémentaires.
Mise en place de 2 serveurs d'application au siège social pour permettre la consolidationdes applications qui sont présentement hébergées sur différents serveurs dont la vocation ne convient pas aux services applicatifs.";2012-01-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;975100;2013-12-31;405800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12086;Appareils roulemètres ;Transports;Transports;P2080;"Acquisition et implantation de logiciels servant à calculer l'indice de rugosité international (IRI) en période hivernale qui permettra d'identifier les routes gélives
";2011-06-01;2014-03-31;;;Suspendu;0;2011-06-01;356000;2013-03-31;331000;25000;95;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12090;Mise à niveau du logiciel VisualTruck ;Transports;Transports;P1230;L’objectif recherché est de développer un générateur d’équations propres aux véhicules lourds. Il permettra ainsi de construire une configuration existante ou non prévue au règlement. Cette modification au logiciel aura comme avantage d’évaluer une nouvelle configuration sans avoir à faire appel à chaque fois au concepteur. Les produits attendus dans ce projet sont : Le développement d’une nouvelle version du logiciel VisualTruck ainsi que la réalisation d’un banc d’essais servant à déterminer les efforts de contact pneu-chaussée. Elle permet aussi de simuler le comportement d’une cargaison lorsque le véhicule est soumis à diverses manœuvres.;2012-03-01;2014-06-30;;;Actif;0;2011-09-01;255200;2015-03-31;198500;56700;76;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
12091;Intégration du nouveau rapport d'accident dans SADSR ;Transports;Transports;P1782;"Mise en place de comptoirs de données intégrant les nouvelles informations du rapport d'accident afin de  permettre aux spécialistes en sécurité routière d'analyser des données sur les accidents, les véhicules, les conducteurs et les victimes, en lien avec des caractéristiques du réseau routier.
";2011-04-01;2014-08-31;;;Actif;457;2011-12-01;902000;2013-03-31;757200;30500;98;10,0;0,0;8,5;5,1;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
12092;Intégration intelligence d'affaires géolocalisée-Sécurité routière;Transports;Transports;P1783;"Mise en place d'outils et de fonctionnalités d'intelligence d'affaires afin de permettre aux spécialistes en sécurité routière  d'exploiter les données informationnelles relatives aux accidents et au réseau routier de façon géographique. Ce projet comprend également la mise en place d'un tableau de bord géographique pour les gestionnaires.
";2011-04-01;2014-03-31;;;Suspendu;305;2012-11-08;996300;2013-03-31;895000;101300;90;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12096;Bonification du Programme de remboursement différé ;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;A-1221;Ce projet s'inscrit dans le cadre de la révision des Programmes d'aide financière et vise l'amélioration du Programme de remboursement différé afin de mieux soutenir la clientèle de l'Aide financière aux études en période de remboursement de la dette d'études.;2012-04-16;2014-03-28;;;Actif;0;2012-04-01;951700;2014-03-28;891700;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-19 11:53:57;Progresse comme prévu.
12101;Optimisation des autorisations de débit préautorisé;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;A-1246;Ce projet a pour but la mise en ligne du formulaire de débit préautorisé sur le site Internet de l'Aide financière aux études pour les débiteurs du Service du recouvrement.;2011-09-01;2014-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;401500;2014-03-31;259800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-19 11:53:57;Progresse comme prévu.
12117;Architecture d'entreprise (AE);Tribunal administratif du Québec;Justice;022-STI;Définir une architecture d'entreprise. Conception et mise en place d’une fonction d’architecture à haut niveau, englobant l’ensemble de l’organisation et offrant la cohérence et l’alignement aux stratégies du TAQ. La fonction d’architecture d’entreprise, ultimement, sera intégrée dans les activités du TAQ et participera activement à sa gouvernance, arrimé avec son plan stratégique.;2011-12-01;2014-12-13;;2014-03-31;Annulé;405;2013-06-30;446300;2014-12-13;208400;0;38;10,0;0,0;0,0;0,0;Faisant suite à la proposition d'un analyste du SCT (2014-04-11), avec un objectif d'améliorer l'exactitude et la répartition des données, le projet d'Architecture d'entreprise ne répond pas aux définitions d'un projet RI. Il sera donc annulé à partir du 31 mars 2014 en tant que projet RI et le suivi des dépenses pour la suite sera déplacé dans les activités d'encadrement.;2014-03-31;2014-06-05 15:28:04;
12132;Révision du tableau de bord de gestion de la Régie (TBGR);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P316;Le projet vise à réviser le tableau de bord de gestion de la Régie afin de mieux répondre aux besoins du comité de direction, du conseil d'administration et de ses comités.;2011-09-30;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2011-09-26;547800;2013-12-31;500800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;
12134;Migration Bureautique;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1334;Migration de la suite bureautique actuelle vers Ms Office 2013;2012-07-01;2014-06-01;;;Actif;0;2012-07-01;200000;2014-06-01;50100;149900;15;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-20;2014-05-30 09:06:41;Progresse comme prévu.
12135;Déploiement réseau sans fil;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1335;Remplacer les équipements du réseau sans fils actuel et étendre le réseau à l'ensemble de l'Institut;2012-07-01;2014-06-30;;;Actif;0;2012-12-01;250000;2014-06-01;167200;82800;85;10,0;0,0;8,8;4,1;;2014-05-20;2014-05-30 09:06:41;Progresse comme prévu.
12165;Espace Nord;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957115;"Espace Nord est un service d'accès en ligne aux connaissances territoriales du Développement Nordique (DN). Ce projet découle directement du plan quinquennal du DN qui est un dossier gouvernemental de haute importance. Son objectif principal est de fournir aux citoyens, clientèles avancées et professionnelles des MO (accès privilégiés), un outil de consultation et d’accès en ligne aux connaissances territoriales du Plan Nord, et de rediriger ses utilisateurs vers la source de l’information. 

Le service est divisé en trois fonctionnalités soit : un outil de localisation, un outil de recherche des connaissances territoriales et une section présentant une sélection de connaissances territoriales d’intérêt. L’outil de localisation permet de localiser rapidement un lieu sur le territoire du Plan Nord, que ce soit par localité, site d’intérêt, adresse, borne kilométrique ou coordonnée géographique.";2012-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-04-01;172800;2013-03-31;142600;0;100;10,0;0,0;0,0;99,7;Les mesures convenues en septembre 2013 ont permis de compléter le projet à l'intérieur des échéanciers projetés et en deçà des budgets prévus initialement.;2014-03-31;2014-06-11 16:24:43;
12169;Système d'inventaire des animaux à fourrure (SIAF) - Intégration DA0 à SIAF (P-118);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;111957113;Transférer et intégrer les applications informatiques du Système Animaux à Fourrure (DA0) (application Maxi) et ses bases de données historiques au Système d’information des animaux à fourrure (SIAF-application Oracle) en lui ajoutant les fonctions nécessaires pour réaliser les mêmes opérations que DA0.;2012-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-04-01;679200;2013-03-31;740000;0;100;7,3;9,0;0,0;99,7;Le calendrier de réalisation a été modulé pour prendre en compte la disponibilité budgétaire, ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;
12172;DIF_EVO - Consolidation des infrastructures de traitement et de stockage de la Direction des inventaires forestiers (DIF);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340177;"La Direction des inventaires forestiers désire consolider ses infrastructures technologiques dans le respect des orientations TI du ministère dans le but de:
1-garantir leur capacité de répondre à leurs besoins d'affaires;
2-assurer la pérennité de leur niveau de service envers leur clientèle.

Une première livraison d'architecture accompagnée d'une série de bancs d'essai consiste à approfondir les processus visés par la consolidation technologique afin de moduler la solution en conséquence. 
La livraison subséquente permettra de mettre en place la solution retenue.";2012-06-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-04-01;437700;2014-03-31;283000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
12178;UFZ - Repositionnement d'affaires et refontes des usages forestiers;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340173;Ce projet vise à mettre en place les fonctionnalités permettant au Secteur des opérations régionales (SOR) d'assumer la pleine gestion des usages forestiers (UF) et des ZAMI (Zones d'application des modalités d'interventions) sur le territoire et de rendre ces informations accessibles aux autres secteurs du  ministère des Ressources naturelles (MRN), au Forestier en chef ainsi qu'au milieu régional. Ces fonctionnalités doivent aussi inclure la gestion de l'historique de ces données dans le but de certifier la présence de ces éléments lors de la validation des interventions forestières. Ces données sont des intrants pour la réalisation des PAFI (plan d'aménagement forestier intégré) par le SOR en collaboration avec le milieu régional (TGIRT).;2011-12-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2011-04-01;476000;2014-03-31;446600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
12184;ESI 080 - Rapport d'activités (RA);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340135;Le projet 080 - Rapport(s) d'activités prévoit l’élaboration d’une norme numérique pour le(s) Rapport(s) d’activités (RA) et l'adaptation ou la mise en place d’outils ou de systèmes de validation . Ces outils/systèmes doivent permettre de : recevoir la transmission, pré valider le(s) Rapport(s) d’activités (ex : dans un guichet), les analyser, les valider et les accepter pour tous les bénéficiaires de contrats et ententes et pour l'ensemble de l'unité administrative.;2011-11-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-06-15;284100;2014-03-31;291300;0;100;9,2;2,5;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
12185;ESI 075 - Gestion des opérations;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340134;Le projet 75 cible la réalisation des plans PAFI-O, par l’octroi de contrats ou ententes (ex.: gestion des appels d’offres), par le suivi de la réalisation (opérations forestières en cours) et le contrôle de la conformité (respect des travaux versus les contrats/ententes).;2012-01-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-06-15;293000;2014-03-31;287100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
12188;Serveurs d'applications pour la Direction de la recherche forestière (DRF) et la Direction de l'inventaire forestier (DIF);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340169;Acquérir et installer deux serveurs d'applications dédiés à la Géomatique et aux calculs divers reliés à la simulation et aux analyses statistiques complexes. Les serveurs seront disponibles à un personnel ciblé à la DRF et à la DIF.;2011-08-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2011-04-01;163300;2013-03-31;217400;0;100;2,5;33,1;0,0;59,8;Les mesures de redressement signifiées en juillet dernier ont permis de compléter le projet en respectant le budget et les échéanciers révisés. ;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
12191;"Transmission des déclarations de naissance par voie électronique						";Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;2 - 714000;"Ce projet vise le développement d'un nouveau service en ligne sécurisé permettant aux parents de déclarer la naissance de leur enfant au Directeur de l'état civil.
La naissance d’un enfant doit être déclarée au Directeur de l’état civil afin qu’il puisse l’inscrire au registre de l’état civil. Présentement, cette déclaration se fait au moyen d’un formulaire papier. La transmission et la réception de la déclaration par voie électronique permettront aux parents de déclarer la naissance de leur enfant par Internet, au moyen d'un formulaire sécurisé. Ce projet permettra des gains majeurs en termes d’efficacité et de qualité des données. Au préalable, des modifications au Code civil du Québec doivent être apportées. Un projet de loi a été déposé en ce sens à l'Assemblée nationale au printemps 2013.";2012-04-01;2014-01-31;2014-01-31;;Termine;0;2013-04-22;161000;2014-03-31;136400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;
12197;Téléphonie ;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1330;Remplacement de 100 téléphones analogiques par des téléphones IP;2012-07-01;2014-06-30;;;Actif;0;2013-09-23;200000;2014-06-30;51000;149000;82;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-20;2014-05-30 09:06:41;Progresse comme prévu.
12198;Infrastructure Informatique;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1331;Remplacement des 200 postes de travail désuets restants et du 2ième commutateur de coeur.;2012-07-01;2014-06-30;;;Actif;0;2013-09-23;316000;2014-06-30;263800;52200;92;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-20;2014-05-30 09:06:41;Progresse comme prévu.
12216;GFAI - DRI Remplacement de serveurs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710044;Remplacement des serveurs devenus désuets et d'unités de stockage dédiés.;2012-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2011-12-01;483500;2014-03-31;290500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;
12233; Remplacement des postes et moniteurs (CSPQ);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI (147032106);"Remplacement des postes et moniteurs désuets du CSPQ.
";2013-04-01;2014-03-01;2014-02-04;;Termine;0;2014-02-05;170600;2014-03-01;170600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
12235;Passage HIS 2000 vers Biztalk;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147012698;"Projet visant le passage de HIS 2000 (passerelle vers le central) vers Biztalk et le remplacement des logiciels afférents.
";2010-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-11-01;1820500;2014-12-31;1388800;429300;89;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
12237;Remplacement des postes et moniteurs (MESS);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI-57;Remplacement des postes et moniteurs désuets du MESS et RQAP.;2013-04-01;2014-03-01;2014-02-28;;Termine;0;2014-02-05;3133600;2014-03-01;2279600;854000;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
12246;Optimisation de la PFC - Volet logiciel;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI; Réaliser les  travaux d'optimisation de la plate-forme centrale (PFC) dans un objectif d'économie.;2011-04-01;2014-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2014-02-04;758000;2014-12-31;415000;301400;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
12248;Consolidation de l'infrastructure technologique de prise de copies de la PFI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024184;Ce projet vise  l'acquisition et la mise en place d’unités de stockage pour les besoins de prise de copies de sécurité.;2012-03-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-11-01;2562100;2014-12-31;870600;1691500;40;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
12249; Déploiement SCOM;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014215;Ce projet vise à harmoniser la solution d’alertage de tout le parc informatique du CSPQ vers la solution corporative déjà en place et à délester les solutions désuètes;2011-07-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-11-01;1414300;2014-12-31;570300;844000;40;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
12252;Consolidation des infrastructures de stockage du CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024554;Projet visant l'acquisition et la mise en place d'une nouvelle unité d'entreposage de données.;2012-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-11-01;3295200;2014-03-31;3066400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
12265;Projet Expresso – Le dossier électronique du travailleur;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;6.0;Le projet Expresso a pour but de supporter l'organisation dans sa démarche de tranformation organisationnelle. Pour ce faire, le passage du dossier papier au dossier numérique sera effectué.;2011-09-01;2014-10-31;;;Actif;0;2014-05-06;32700000;2014-10-31;26807400;5892600;87;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12267;Identification de la clientèle des services de garde éducatifs;Famille;Famille;11;"Le Ministère veut renforcer la gestion ministérielle des services de garde éducatifs à l’enfance par l’accès à une meilleure connaissance de sa clientèle. De ce fait, il doit d’une part mieux soutenir les parents qui sont à la recherche d’une place à contribution réduite pour leur enfant par la mise en place du Guichet unique d’accès aux places en services de garde à l’échelle nationale et, d’autre part, optimiser le financement des services de garde.
Plus spécifiquement, le Ministère considère trois volets dans le cadre de ce projet : le système du Guichet unique d’accès aux places en services de garde, le financement des services de garde ainsi que la recherche, l’évaluation et la statistique.";2014-03-11;2015-05-31;;;Actif;0;2014-01-14;3958600;2015-05-31;453100;3505500;11;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:46:23;Progresse comme prévu.
12276;Évolution et déploiement du Workdesk modernisé à la Direction des prestations;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P309;Ce projet vise à déployer la nouvelle interface utilisateur de l'outil de gestion de flux de travail à la Direction des prestations.;2011-10-01;2014-06-30;;;Actif;0;2014-01-29;3918300;2014-06-30;3619100;190800;95;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;Progresse comme prévu.
12282;Application des standards sur l'accessibilité WEB;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P308;Ce projet vise à mettre en place les correctifs nécessaires afin d’appliquer les trois standards sur l’accessibilité du Web adoptés par le Secrétariat du conseil du trésor.;2011-09-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-07-10;826400;2013-12-31;700100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;
12283;Migration technologique applicative;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P310;Ce projet consiste à migrer l'ensemble des applications technologiques de la RRQ de la plateforme centrale (PFC) vers la plateforme intermédiaire (PFI) et à abandonner la plateforme centrale.;2011-09-01;2018-03-31;;;Actif;0;2013-11-15;39281900;2018-03-31;2394600;36887300;6;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;Progresse comme prévu.
12299;GDF - Fusion des phases du traitement de la subvention initiale et révisée;Famille;Famille;15;Fusion des phases du traitement de la subvention initiale et révisée;2012-04-01;2014-09-30;;;Actif;0;2012-04-01;680000;2014-09-30;396100;30000;92;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:46:23;Progresse comme prévu.
12314;Progiciel de gestion intégré en support au SARPA (Service d'aide au rajustement de pension alimentaire);Commission des services juridiques;Justice;1;Développer un progiciel de gestion intégré qui permettra de gérer tous les aspects d'un dossier SARPA (Service administratif de rajustement de pension alimentaire) et de procéder au rajustement de la pension alimentaire. L'adoption de la Loi favorisant l'accès à la justice en matière familiale est l'élément déclencheur à l'origine des nouveaux besoins d'affaires de la Commission des services juridiques. Cette loi lui confie la création et la gestion du SARPA.;2012-08-01;2014-08-31;;;Actif;0;2013-01-30;800000;2014-08-31;562900;186800;75;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-01 13:14:05;Progresse comme prévu.
12315;TRANSMI-Établissements et agences de la santé;Finances ;Finances ;CF-009;Le projet TRANSMI a pour objectif de mettre en place les processus et les outils permettant la transmission électronique des états financiers provenant du réseau de l’éducation et du réseau de la santé.  Le présent projet correspond à la transmission des données provenant des établissements et agences de la santé.;2014-01-07;2015-09-30;;;Actif;0;2013-05-28;270800;2015-09-30;25900;244900;12;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:18:59;Progresse comme prévu.
12340;Zap Montréal (zone d'accès public);Société du Palais des congrès de Montréal;Tourisme;9;Implantation d'un réseau Wi-fi de type «Zone d'accès public» dans le centre-ville de Montréal à proximité du Palais des congrès. Cette zone public s'incrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de l'économie numérique du Québec (SENQ) en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-03-01;2030000;2013-03-01;1316300;713700;65;10,0;0,0;0,0;199,4;"Le projet nécessite la négociation de plusieurs ententes de location avec des propriétaires d'imeubles et la Ville de Montréal afin de permettre l'installation des antennes pour créer la zone Wifi prévue dans les plans du projet.
20% des antennes sont installées actuellement et nous prévoyons ajouter près de 30% des antennes requises au cours de l'été.";2014-03-31;2014-05-30 16:25:04;Progresse comme prévu.
12346;Service de collecte des connaissances des espèces exotiques envahissantes SCC-EEE (P-036);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800236;Une solution d'affaires et technologique qui permet aux citoyens et aux différents partenaires du Ministère de participer à des protocoles de détection et de transmettre des photos et observations d'espèces exotiques envahissantes (EEE) en utilisant les nouvelles technologies de l'information (application mobile, site web).;2012-06-15;2014-08-31;;;Actif;59;2013-12-10;464100;2014-08-31;290800;173300;63;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
12350;Production annuelle de la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72102;Automatisation des traitements permettant d'établir la tarification d'assurance sur une base annuelle.;2010-01-01;2014-04-30;2014-04-30;;Termine;0;2013-12-12;1212600;2014-04-30;1182900;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12351;Infrastructure de développement - plateforme GCE;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 205;Ce projet consiste à mettre en place un environnement de développement pour les progiciels suivants : Microsoft SharePoint, Microsoft CRM Dynamics et Docuthèque.;2012-04-01;2014-07-31;;;Actif;0;2013-06-04;897000;2014-07-31;539300;357700;73;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;Progresse comme prévu.
12352;Implantation de la ligne rouge;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73100;Mise en place des nouveaux processus d'indemnisation afin de traiter les réclamations d'assurance selon le risque.;2009-04-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-12;4775000;2013-12-31;4754900;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12363;Sentinelle;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-280;Refonte du système de gestion des données administratives correctionnelles (DACOR).;2010-06-01;2015-02-01;;;Suspendu;0;2010-12-31;37334200;2015-02-01;1376400;35957800;40;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;
12364;Opalis (DRI-32I);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800332;Remplacement de l'outil Opalis software par un outil d'orchestration technologique plus récent.;2012-09-01;2017-03-01;;;Actif;181;2013-05-28;404700;2017-03-31;74200;310700;19;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
12369;Sécurisation des accès aux données de production et journalisation (DRI-83);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800383;Apporter les ajustements nécessaires aux systèmes existants pour ajouter le contrôle des accès aux données de production et la journalisation de certaines données ciblées, afin de se conformer aux bonnes pratiques en sécurité de l’information.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;211;2013-05-28;496400;2015-03-31;27800;406200;6;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
12371;Diffusion de la cartographie hydrogéologique (DCH) (DRI-87);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800387;Le projet a pour but de développer et mettre en place les composantes informatiques de la diffusion de la cartographie hydrogéologique (DCH) qui permettront de répondre aux besoins de la Direction des politiques de l'eau (DPE) à l'égard des projets d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines (PACES).;2012-04-18;2014-02-28;2014-02-28;;Termine;0;2013-05-28;821000;2014-03-31;822100;0;100;10,0;0,1;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;
12377;Mise en place des infrastructures géomatiques (DRI-94);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800394;Architecture technologique et rationalisation des données incluant l'acquisition des licences logicielles pour les  applications géomatiques du Ministère.;2012-09-01;2016-03-31;;;Actif;30;2013-08-13;534900;2016-03-31;313200;221700;59;10,0;0,0;10,0;0,0;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
12384;Infrastructure de production - plateforme GCE;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 206;"Ce projet vise à acquérir par le biais d’un appel d’offres, en collaboration avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), une plateforme intégrant un progiciel de gestion des relations clients (GRC) et un gestionnaire de contenus d’entreprise (GCE), ci après appelée solution technologique intégrée.     
     
.     
     
";2012-04-01;2014-07-31;;;Actif;0;2012-12-21;2289500;2015-03-01;1296700;800000;83;10,0;0,0;10,0;0,0;La demande de modification repoussant la date de fin du projet a été acceptée pour la fin du mois de juillet 2014.  Il n'y aura pas de dépassement de coûts.;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;Progresse comme prévu.
12386;Mise à niveau des serveurs;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 210;"Ce projet vise à effectuer la mise à niveau des différents serveurs et du matériel informatique du Ministère qui s'y rattache.                                               
";2012-08-01;2014-09-30;;;Actif;0;2013-06-04;879100;2013-10-01;376100;503000;41;10,0;0,0;0,0;106,5;La demande de modification repoussant la date de fin du projet a été acceptée pour la fin du mois de septembre 2014.  Il n'y aura pas de dépassement de coût.;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;Progresse comme prévu.
12387;Migration d'Oracle;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 211;"Le projet consiste à effectuer une migration d'Oracle de la version 10G à la version 11G pour l’infrastructure technologique des systèmes de mission du MICC. Le projet est réalisé en arrimage avec le CSPQ.       
                        
";2012-08-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-06-04;253000;2014-03-31;334200;0;100;2,7;32,1;10,0;0,0;Le projet de migration Oracle est maintenant livré à la satisfaction des utilisateurs.;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;
12388;"Migration Windows et Office 																											Migration Windows Xp à Windows 7										";Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 209;"Effectuer la migration du système d'exploitation et de la suite bureautique des postes de travail de bureautique du MICC vers des versions plus récentes.          
     
                                               
";2012-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-06-04;2521300;2016-03-31;872800;1028600;25;10,0;0,0;10,0;0,0;Une partie du projet DEV209 a été transféré à un nouveau projet connexe DEV209B.  Le budget global n'est pas modifié mais plutôt réparti entre les deux projets.;2014-03-31;2014-05-22 15:54:47;Progresse comme prévu.
12390;Réutilisation des photos des titulaires de permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74514;Conservation des photos des titulaires de permis de conduire dans le but de les réutiliser ultérieurement lorsque requis.;2010-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;849900;2014-12-31;732600;117300;94;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
12395;Mise à niveau de l'environnement Visual Studio 2010;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75202;Mise à niveau des outils de développement Visual Studio et Framework.;2012-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-12;268400;2013-12-31;104700;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12396;Mise à niveau du gestionnaire de programmes sources .NET TFS;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75201;Mise à niveau du gestionnaire des programmes source .Net  dans le but de gérer les programmes source par version et de permettre leur réutilisation efficacement.;2011-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-12;483800;2013-12-31;492800;0;100;9,4;1,9;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12397;Évolution de la solution de présentation des tableaux de bord;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75203;Évolution de la solution actuelle de présentation des tableaux de bord  en raison de sa désuétude.;2011-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;593600;2014-12-31;378800;214800;58;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
12402;Projet de loi 129 - Modification au règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75401;Application des modifications réglementaires visant principalement à harmoniser les règles québécoises à la norme canadienne en matière de vérification sommaire du véhicule.;2011-04-01;2015-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;1340200;2014-12-31;502500;837700;49;10,0;0,0;3,7;26,6;Les travaux ont été replanifiés en raison du décalage dans l'adoption du règlement pour tenir compte des commentaires reçus de l'industrie à la suite de la prépublication du règlement.;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Requiert la mise en place de certaines mesures
12407;Gestion de temps;Société québécoise d'information juridique;Justice;GTEMPS;Mise en place d’un système de gestion de temps permettant de supporter au quotidien la réalisation optimale des orientations stratégiques de SOQUIJ;2011-07-01;2014-09-30;;;Actif;353;2011-03-01;161600;2013-03-01;156700;4900;88;10,0;0,0;4,3;23,3;Le projet a été suspendu à cause d'un manque de ressources. Les activités vont reprendre à la fin du printemps 2014.;2014-05-13;2014-05-13 15:10:08;Requiert la mise en place de certaines mesures
12408;Modernisation de la téléphonie filaire;Culture et Communications;Culture et Communications;0000-08-1;Évolution de la téléphonie filaire vers la téléphonie IP;2012-09-01;2015-09-30;;;Suspendu;0;2013-05-01;585300;2015-09-30;27900;557400;15;10,0;0,0;0,0;0,0;Le projet est suspendu en attendant que l'infrastructure réseautique soit rehaussée;2014-03-31;2014-05-30 14:24:25;
12416;Optimisation de la gestion des médicaments;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76101;Adapter la prestation de services relative au remboursement des médicaments de la clientèle accidentée au marché et maintenir un contrôle rigoureux des coûts des médicaments.;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;4038500;2014-12-31;2625100;1413400;64;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
12419;Mise en place de correctifs essentiels au plan de reprise après sinistre;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76205;Mettre en place des correctifs au plan de reprise après sinistre.;2012-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-07-03;450000;2013-12-31;269200;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12423;Mise à niveau de composantes du centre d'appels Phase 2;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76207;Mise à niveau de 9 composantes du centre d'appels en raison de leur désuétude.;2012-02-01;2015-12-31;;;Actif;0;2014-04-24;2882800;2015-12-31;1594900;1287900;58;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
12430;Solution de paiement électronique pour les entreprises;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76508;Offrir un mode de paiement par facturation aux utilisateurs de la prestation électronique de services aux entreprises afin de favoriser l'utilisation des services en ligne.;2012-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-06-03;1558700;2013-12-31;1317300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12434;Conversion FA - Préparation des essais;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76901;Assurer l'intégrité du système d'indemnisation converti, par la mise à niveau des devis et des données d'essais du système actuel.;2012-01-01;2014-12-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-12-12;3902200;2014-12-31;3172500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12435;Conversion FA - Solution de conversion automatisée ;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76902;Livrer une infrastructure et des mécanismes automatisés de conversion qui permettront de procéder à la conversion du système d'indemnisation.;2012-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-03-19;4777100;2014-12-31;3136000;1641100;70;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
12436;Infrastructure - Mise en oeuvre de la solution d'orchestration;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76904;Mettre en oeuvre la solution d'orchestration composée de l'orchestrateur, de ses fonctionnalités et d'un gestionnaire de file de messages sur la plateforme intermédiaire.;2012-05-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;2076600;2014-12-31;1658700;301600;85;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
12440;Remplacement des environnements centralisés d'emmagasinage de l'information numérique (SAN);Finances ;Finances ;MFQ-005;Remplacement des environnements centralisés d'emmagasinage de l’information numérique de type S.A.N.  Les équipements actuels ont atteint leur durée de vie utile et leur capacité maximale.;2013-03-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-08-01;850000;2014-03-31;508900;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:18:59;
12446;Création de la banque de données pour la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72101;Création d'une banque de données pour supporter la mise en place des nouveaux processus de gestion de la tarification d'assurance.;2006-06-26;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;5507600;2014-12-31;5172500;335100;94;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
12448;Évolution et rehaussement des infrastructures technologiques;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-05;Ce projet s'échelonne sur plusieurs phases de réalisation. Il permettra de mettre en place et d'exécuter une stratégie de réalisation pour toutes les phases. Cette stratégie devra s'arrimer aux calendriers de livraison des systèmes de mission et de soutien à la mission afin d'assurer une mise en place harmonieuse des solutions technologiques. L'objectif est d'assurer l'évolution des produits désuets ou en voie de désuétude selon le cycle de vie des manufacturiers.;2011-01-04;2015-12-31;;;Actif;0;2013-04-24;7694900;2015-12-31;2294100;4940300;32;10,0;0,0;10,0;0,0;Définition du projet en révision.;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
12451;Rehaussement des infrastructures de virtualisation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-08;Le projet vise à virtualiser la majorité des serveurs physiques actuels de la CARRA. Le projet a également pour objectif de mettre en place un cadre de gestion nécessaire pour une exploitation et une utilisation structurées de cette technologie.;2012-01-04;2015-06-30;;;Actif;0;2013-04-24;3323000;2015-06-30;2459500;848600;74;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
12456;Consolidation de l'exploitation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-06;Le projet comporte deux volets: la consolidation de l'exploitation des systèmes de la CARRA et la relève informatique de la continuité des affaires.;2012-01-04;2015-06-30;;;Actif;0;2014-02-26;2769300;2014-12-31;2143000;625900;77;10,0;0,0;5,7;16,5;Diminution de la portée et des échéances;2014-03-31;2014-06-06 11:05:00;Progresse comme prévu.
12460;Optimisation des pratiques et des outils de soutien au développement;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-11;Le projet consiste à actualiser l'offre et la prestation de service de la Division du support au développement dans une perspective d'optimisation globale des activités entourant l'évolution et le développement des systèmes de la CARRA.;2012-03-15;2015-06-30;;;Actif;0;2013-02-27;1447500;2015-06-30;1080500;367800;75;10,0;0,1;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
12462;ODP - Amélioration des validations des données de participation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-15-1;Ce projet consiste principalement à améliorer les composantes systémiques reliées au domaine d’affaire participation afin de mieux supporter l’employeur dans son processus de déclaration annuelle et dans la correction de données déclarées. De plus, ce projet consiste à intégrer des chaînes de traitement pour supporter les travaux annuels.;2012-12-07;2014-10-31;;;Actif;0;2012-12-06;6413000;2014-10-31;5179200;808000;87;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
12464;Mesures législatives RRPE;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-20;"Le projet comprend deux volets qui doivent être traités en même temps compte tenu de leur interrelation:
1. Faire l'analyse des besoins d'affaires associés à la gestion de l'adhésion et de la qualification RRPE dans RISE;
2. Faire l'analyse de la solution transitoire qui permet d'effectuer la saisie et le suivi des dossiers des demandes d'adhésion au RRPE afin de récupérer ces dossiers pour les intégrer dans la nouvelle solution.";2012-01-04;2014-12-31;;;Suspendu;0;2011-12-01;2581000;2014-12-01;838000;1743000;32;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;
12465;PCTFA 2013: réalisation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;164-2;Phase de réalisation du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).;2012-12-01;2015-03-31;;;Suspendu;252;2012-12-18;10710200;2015-03-31;2295500;9571300;18;10,0;0,0;10,0;0,0;Un comité constitué de représentants du gouvernement, de l'UPA et des associations municipales est en discussion sur des problématiques portant sur la taxation et l'évaluation en matière de fiscalité municipale agricole. ;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;
12472;Refonte Portail gestion des matières résiduelles (GMR);Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;2012-1;Développer un outil Web permettant la refonte du Portail GMR (gestion des matières résiduelles) actuel;2013-07-01;2014-05-31;;;Actif;0;2013-06-10;355000;2014-05-31;173000;182000;90;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-05-30 16:01:54;Progresse comme prévu.
12492;Renforcement du Bureau de projets et migration de Microsoft Project;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;204;Le renforcement du Bureau de projets vise l’amélioration des pratiques de gestion, l’accompagnement et le développement des compétences permettant de mieux appuyer la gestion du portefeuille de projets. La migration du progiciel Microsoft Project à la version 2010 est incluse dans ce projet.;2012-09-01;2014-11-01;;;Actif;0;2013-08-13;400000;2014-11-01;302400;97600;75;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;Progresse comme prévu.
12496;Mise à jour Sharepoint 2010;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;210;Migration de l’infrastructure SharePoint à la version 2010.;2012-09-01;2014-05-17;2014-04-10;;Termine;0;2013-08-13;375000;2014-05-17;361500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 14:38:32;
12497;Regroupement de huit projets nécessitant le progiciel C2;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;228;Soutien dans la gestion des demandes de service;2012-04-01;2015-03-31;2014-03-31;;Termine;166;2013-08-13;400000;2015-03-31;27600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;
12499;Modernisation de la visioconférence;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;222;Dix-neuf systèmes de visioconférence sont modernisés et quatre nouveaux sites de visioconférence sont créés.;2012-04-01;2014-02-28;;;Suspendu;0;2012-04-01;175000;2013-06-30;142100;32900;96;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;
12500;Projet revoir l’architecture comptable;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;2012-2;Modification ou changement du système comptable pour permettre la comptabilité par activité;2012-09-01;2014-06-30;;;Actif;0;2012-10-01;298000;2013-11-01;194000;104000;80;10,0;0,0;0,0;56,3;"La mise en oeuvre du projet Revoir l’architecture comptable de RECYC-QUÉBEC a été retardée car les ressources initialement prévues pour développer ce mandat n'étaient pas disponibles; ces dernières ayant été affectées par l'organisation à des tâches prioritaires..";2014-05-30;2014-05-30 16:01:54;Progresse comme prévu.
12506;Refonte du portail du Centre de la francophonie des Amériques;Centre de la francophonie des Amériques;Conseil exécutif;3311 - Développement Portail;Refonte du portail;2013-04-29;2014-10-31;;;Actif;0;2014-05-23;120000;2014-10-31;78900;15300;85;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-24;2014-05-29 14:43:00;Progresse comme prévu.
12515;Évolution de GPR - 2;Transports;Transports;C7153;"Évolution du système ministériel permettant la planification et le suivi des projets routiers en fonction des besoins des utilisateurs (professionnels et gestionnaires) et des orientations ministérielles en matière de gestion de projets.  
";2012-04-01;2014-03-31;;;Suspendu;0;2011-11-01;175000;2014-03-31;111500;63500;39;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12517;Évolution du système BDP 2012-2014;Transports;Transports;P2120;"Évolution du système de préparation des  bordereaux et des demandes de paiement en fonction des besoins des utilisateurs et des orientations ministérielles en matière de gestion des coûts.
";2012-04-01;2015-03-31;;;Suspendu;0;2012-02-01;480000;2014-03-31;363900;116100;60;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12520;Gestion de la norme et de la qualité des dessins (NQD);Transports;Transports;P2286;"Doter le Ministère d'un environnement de gestion de la norme et de validation de la qualité des dessins soumis par les mandataires lors de la réalisation de projets routiers.  
.";2012-04-01;2014-03-31;2014-03-30;;Termine;0;2012-03-01;248500;2014-03-31;291500;0;100;5,5;17,3;10,0;0,0;"À l'origine, le coût autorisé du projet ne comprenait pas le coût des ressources internes.
En incluant ceux-ci, le coût révisé du projet devrait être ajusté à 272,5 k$ au lieu de 248,5 k$.
Il en résulterait alors un dépassement de 7% plutôt que 17%.";2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12524;Montage de données dans un logiciel SOLAP;Transports;Transports;P1210;"Accompagnement analytique pour le montage de données sur le commerce du Québec à l'intérieur d'un logiciel de type SOLAP.  
";2012-09-01;2015-10-31;;;Actif;0;2011-09-01;264000;2015-10-31;172400;40200;61;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
12530;Amélioration au système M012 ;Transports;Transports;P4713;Amélioration au système M012 - Inspection des ponceaux;2012-05-01;2014-03-31;2014-03-14;;Termine;0;2012-02-23;200000;2014-03-31;200000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12537;Outils et processus pour le bureau de projets DTI ;Transports;Transports;P1642;Développement d'outils et processus pour le bureau de projets de la DTI.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-03-22;795000;2015-03-31;309800;485200;35;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
12543;Sécurité de l'information - certification et authentification;Transports;Transports;P409M;Ce projet vise à remplacer des équipements de sécurité qui ont atteint leur fin de vie utile.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;305;2012-01-01;600000;2014-03-01;165500;434500;28;10,0;0,0;7,3;8,9;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
12544;Refonte du système GESTOCT;Transports;Transports;P2450;"Le projet vise le rapatriement et la refonte du système de gestion de l’octroi des contrats (GESTOCT).

";2012-04-01;2014-03-31;2014-02-28;;Termine;60;2012-03-01;582200;2013-03-31;514400;0;100;10,0;0,0;0,0;64,3;Le projet a été retardé d'un an pour réorganisation des priorités du client.;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12548;Rehaussement de la téléphonie pour les centres d'appels;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-20;La solution de téléphonie supportant les centres d'appels de la RAMQ est désuète. Le présent projet a pour objectif de mettre à niveau certaines composantes de cet environnement.;2012-04-01;2014-06-30;;;Actif;0;2014-02-18;394900;2014-06-30;267000;127800;67;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:50;Progresse comme prévu.
12579;Projet de loi 45 (article 217 du Code civil sur le curateur public);Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76102;Changement à la solution systémique qui soutient le traitement des demandes d'indemnité pour se conformer à la nouvelle loi.;2012-02-01;2013-12-31;;;Suspendu;0;2013-01-30;235000;2013-12-31;31200;203800;14;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
12582;Accord-cadre FMOQ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-04;Mises à jour des systèmes informatiques pour répondre aux exigences incluses dans l'accord-cadre entre la FMOQ et le MSSS, notamment en lien avec le système de rémunération de forfaits aux dispensateurs.;2012-02-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-03-31;3100400;2014-03-31;2690700;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:50;
12596;Migration des postes de travail;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI-8501;Migration des postes de travail utilisant Office 2003 et Windows XP vers une version courante d'une suite bureautique et d'un système d'exploitation.;2013-12-01;2014-09-26;;;Actif;0;2014-05-23;142500;2014-10-31;86300;56200;25;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:25:56;Progresse comme prévu.
12607;Téléphonie IP;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M05;Remplacement du système téléphonique de l'édifice du 1075 et 1005, chemin Ste-Foy;2012-02-01;2014-01-31;;;Suspendu;0;2012-02-01;996000;2014-01-31;112000;212000;25;10,0;0,0;0,0;0,0;En lien avec la fusion du ministère et de la Société de gestion informatique (SOGIQUE), le projet  de « Téléphonie IP » a été suspendu temporairement en 2012 2013 afin d’optimiser l’utilisation des ressources en place.;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;
12609;Déménagement des serveurs;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M16;Inventaire, virtualisation et déménagement des serveurs du MSSS chez SOGIQUE.;2012-06-01;2015-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-06-01;310000;2014-02-01;248000;0;100;10,0;0,0;7,2;9,5;Suite à l'intégration de SOGIQUE au MSSS, les travaux ont été suspendus, le temps de revoir les besoins et de replanifier les activités nécessaires.  De plus la non-disponibilité de plusieurs ressources assignées aux opérations et les délais pour les remplacer expliquent le changement de date de fin.;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;
12610;Migration Active Directory;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;C01;Migration de l'environnement Novell vers Microsoft Active Directory;2011-09-01;2014-03-01;2014-03-01;;Termine;0;2012-04-01;942000;2014-03-31;940000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;
12611;Rehaussement des infrastructures;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;J01;Regroupement de projets d'infrastructure.;2012-04-01;2016-01-01;;;Actif;0;2012-04-01;916500;2016-01-01;319000;597500;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;Progresse comme prévu.
12612;Trousse des petites créances, phase 2;Justice;Justice;0044-320888022;"La phase 2 du projet TPC consiste à accroître l'accessibilité ainsi que d'augmenter les bénéfices de cette prestation électronique de services en rejoignant un éventail plus grand de clientèle. Il vise à mettre en place des mesures visant à favoriser l'accessibilité à la justice afin de freiner le ""décrochage judiciaire"" et diminuer les coûts de fonctionnement du système judiciaire. 

";2013-03-13;2015-01-30;;;Actif;0;2013-02-01;760000;2014-04-01;494300;340000;54;7,1;9,8;0,0;78,8;"L'échéancier a été décalé compte tenu du projet prioritaire du Nouveau Code de procédure civile impliquant les mêmes ressources.
";2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;Progresse comme prévu.
12621;Modernisation des centres de documentaion;Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;Culture et Communications;PR2009-2010-01;En réponse à une exigence de la CREPUQ, mettre en réseau les centres de documentation (bibliothèques) des établissements du Conservatoire et permettre à la clientèle étudiante d'accéder à un ensemble de ressources informationnelles telles que : base de données, publications électroniques, sites internet, médiathèques, etc.;2009-07-01;2014-02-28;2014-02-28;;Termine;0;2013-05-24;1775200;2014-03-31;1764700;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 11:38:27;
12622;Mise à niveau du système de gestion pédagogique;Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;Culture et Communications;PR2011-2012-01;Mettre à niveau le système de gestion pédagogique afin de supporter les orientations du plan stratégique du CMADQ et d'offrir des services à valeur ajoutée à ses clientèles.;2012-09-01;2014-01-31;2014-04-04;;Termine;0;2013-05-24;700000;2014-01-31;736100;0;100;8,5;5,2;6,6;12,1;"La planification du projet a dû être modulée afin de :
1- mieux s'arrimer au calendrier de l'ensemble des activités du Conservatoire;
2- s'adapter à une baisse de disponibilité des ressources internes suite à des coupures de postes.";2014-04-30;2014-06-06 13:12:47;
12629;Mise en place d'un référentiel applicatif ministériel;Transports;Transports;P4118;"Mise en place du Référentiel applicatif ministériel (RAM) afin de supporter les architectures de différents niveaux produits par la DTI.  
";2012-04-01;2013-09-30;;;Suspendu;0;2012-03-01;170000;2013-09-30;103300;66700;90;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12636;Gestion des comptes utilisateurs – Identification, authentification, autorisation;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;IAA;Ce projet consiste à préciser et à mettre en place le cadre de gouvernance, les processus et les outils à utiliser pour assurer la gestion des comptes utilisateurs. La technologie utilisée permettra d’identifier et d’authentifier, de manière sécuritaire,  l’accès des utilisateurs, en plus de leur accorder les autorisations nécessaires pour accéder aux services.;2011-04-01;2014-09-30;;;Actif;0;2014-04-22;601700;2014-09-30;366700;235000;61;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
12647;Automatisation, surveillance et correctifs;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;ASC;Ce projet révise certains processus de gestion  des infrastructures technologiques de la Société d’habitation du Québec  dans le but de maintenir le haut niveau de disponibilité des systèmes et des services.;2012-04-01;2014-03-01;2014-03-31;;Termine;0;2012-06-01;127000;2014-03-01;126400;0;100;10,0;0,0;8,7;4,3;;2014-03-31;2014-06-06 13:32:01;
12656;Outil d'intelligence d'affaires (DRAGON);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-179;Environnement intégré d'exploitation et d'informatique décisionnelle.;2012-03-01;2014-10-15;;;Actif;0;2014-04-30;464000;2014-10-16;386200;119900;77;7,3;9,1;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
12663;Migration à la téléphonie IP - Détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-285;Remplacement des systèmes analogiques de téléphonie dans les établissements de détention par des systèmes téléphoniques IP.;2012-04-01;2015-03-11;;;Actif;0;2012-08-01;930600;2015-03-01;609900;545000;54;4,2;24,1;9,7;0,9;"Ajout de l'établissement Leclerc et complexité due à l'état variable des réseaux de téléphonie filaire dans les autres établissements.
";2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Requiert la mise en place de certaines mesures
12664;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-286;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;2012-04-01;2015-03-01;;;Actif;0;2012-08-01;453400;2015-03-01;243700;209700;54;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
12708;Fonctions de Pilotage en SR;Transports;Transports;P1787;"Développement de fonctions de pilotage (accès, rôles, statistiques) nécessaires au bon fonctionnement du SADSR.  
";2012-10-01;2014-09-30;;;Suspendu;0;2010-09-22;350000;2014-03-31;104100;145900;40;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12720;Répertoire des activités de lobbyisme (RAL);Transports;Transports;P2470 ;"Développement et mise en place d'un répertoire ministériel collaboratif des activités de lobbyisme afin d'assurer une gestion des activités de lobbyisme et la gestion des lobbyistes.  
";2012-07-01;2014-03-31;;;Suspendu;0;2012-06-01;182500;2014-03-31;25000;157500;40;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
12791;H1011- Télécommunication des Afficheurs Dynamiques (PMV)- LOT 1 et 2;Agence métropolitaine de transport;Transports;001; L'AMT s'est donné pour mission, dans le cadre de son plan stratégique 2020 sous l'axe 1: Déplacements simplifiés, vers une harmonisation de la qualité de service, d'améliorer la qualité du service offert à sa clientèle;2012-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-10-09;2600000;2014-03-31;2492400;107600;94;10,0;0,0;2,5;33,5;Mise en conformité de nos afficheurs avec la certification CSA est toujours en cours. L’installation des équipements s’est terminée en 2012 (excepté la gare St-Bruno) et les activités de 2013/2014 sont concentrées sur la correction des déficiences qui ont été identifiées au cours de la livraison du projet. Les usagers bénéficient du service dans l’intervalle. ;2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;Progresse comme prévu.
12830;Modernisation et évolution des systèmes de la DGDB (Direction de la gestion et de la disposition des biens);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRMMC;"Les systèmes utilisés sont désuets et ne répondent plus aux besoins de la clientèle. Le projet de modernisation permettra de moderniser le système et d'améliorer le service à la clientèle.    
";2013-02-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-02-01;1021700;2014-07-01;275000;766000;90;9,4;1,9;2,2;35,4;La date de fin a été modifiée car la majorité de la somme à verser, à la firme qui développe l’application, sera versée à la fin du contrat pour s’assurer que l’application fonctionne bien et répond à nos besoins. Le projet est très avancé, mais la grande majorité des sommes ne sont toujours pas versés.;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
12835;Mise en place de la gestion du cycle de vie des applications (ALM);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA;L’apparition de nouveaux outils permettant une productivité accrue des équipes de développement de la VPSA amène celle-ci à optimiser ses façons de faire afin de continuer à offrir le meilleur niveau de service possible à sa clientèle en terme de développement de solutions applicatives. Cette optimisation  passe par l’introduction d’une notion de gestion intégrée des processus de développement de ces solutions applicatives, et ce, tout au long de leur cycle de vie.;2012-04-01;2014-09-30;;;Actif;0;2013-06-21;895800;2014-09-30;687100;208700;90;10,0;0,0;10,0;0,0;La date de fin est maintenant révisée afin d'intégrer des projets au processus de l'ALM ceci afin d’augmenter les bénéfices reliés à l’utilisation de l’ALM.;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
12837;Ajustements réglementaires et aux programmes;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;I-1339;Cette enveloppe budgétaire est réservée pour assurer le développement des systèmes afin de mettre en œuvre des décisions législatives ou réglementaires, contrer la désuétude systémique ou technologique, réaliser des améliorations majeures des systèmes offrant des services à la clientèle ou soutenant la mission.;2012-12-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;500000;2015-03-31;192900;307100;39;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:26:17;Progresse comme prévu.
12856;Projet Gestion des plaintes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.23r;Mise en oeuvre d'un nouvel outil corporatif de gestion des plaintes.;2012-09-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2012-11-22;1800000;2014-03-31;1796200;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12857;Évolution de l'environnement de gestion de projet;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.24;Adaptation de la méthodologie de gestion de projet de la Commission en fonction des nouveaux besoins et s'assurer de la cohérence avec les volets de gestion des bénéfices, de gestion des risques, des différentes méthodologies (GPS, etc.), de redditions corporatives connexes, etc.;2012-09-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-09-01;562700;2013-12-31;437100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12865;Refonte du site Web du répertoire toxicologique;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.37;"Mise à niveau des composantes technologiques en fonction du bilan santé des systèmes jugés à risque (passage de VB6 à Dotnet) ainsi que révision visuelle du site.
";2013-01-07;2014-03-01;2014-02-28;;Termine;0;2013-08-27;317100;2014-03-01;248000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12873;Plan de redressement et de transition de l'environnement informationnel;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.46;"Réalisation des changements requis afin de se conformer aux orientations architecturales de l'environnement informationnel et respecter la dérogation émise en mai 2012 pour les besoins d'information de gestion de nature opérationnelle.  Ainsi permettre à plusieurs initiatives d’être réalisées, entre autres, la plan d’action Synchro et l’évolution des outils de gestion financière.
";2013-01-03;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;362300;2014-12-31;202900;159400;61;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12876;Passage à SAS Entreprise Guide;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.40;Considérant que le coût des licences de SAS PC a augmenté de façon significative, il est dans l'intérêt de la CSST de passer à la version SAS Enterprise Guide. Une étude réalisée en 2011-2012 s'est prononcée en faveur d'un scénario de migration vers les nouveaux produits de SAS, notamment l'usage de l'interface assistée Enterprise Guide. Le projet consiste à déployer la nouvelle plateforme SAS avec Enterprise Guide sur la nouvelle infrastructure cible en production.;2013-01-05;2013-12-31;2013-12-01;;Termine;0;2012-12-13;848000;2013-12-31;806000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12877;Délestage CC Harvest;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.41;"Une migration des applications CC Harvest vers TFS doit se réaliser car la licence de CC Harvest expire en 2013. Le logiciel CC Harvest est un outil de gestion des versions des programmes informatiques utilisés sur la plate forme locale. À la suite du délestage du produit CC Harvest, le logiciel TFS va permettre aux intervenants de la VPTI de gérer de façon encore plus optimale les versions des nombreux programmes informatiques déployés sur la plate forme locale de la CSST.
";2013-01-14;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;207100;2013-12-31;176300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12881;Augmentation de la capacité d’entreposage des dossiers des travailleurs - migration des banques de données ;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.45;Les données vitales de la Réparation sont sur IMS au central (bénéficiaires - événements - frais - transactions monétaires, etc.). La CSST a opté pour le SGBD IMS, nous devons donc planifier l'évolution de ce dernier sur une période d'au moins dix ans;2013-04-01;2015-12-31;;;Actif;0;2013-03-26;430000;2015-12-31;164000;266000;44;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12884;Rehaussement du logiciel de télésurveillance (Ccure);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.48;Réaliser la mise à niveau du produit télésurveillance (Ccure), système de sécurité physique à la CSST;2013-02-26;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-10;960100;2014-12-31;527500;258600;64;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12885;Environnement de développement Expresso;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.55;Le soutien au développement doit accompagner le projet Expresso pour assurer, faciliter et optimiser l'utilisation de l'atelier de développement de la CSST.  Les outils de développement doivent évoluer afin d’accueillir les nouveaux produits de développement SIEBEL, UCM et BISTALK, produits au cœur de la solution Expresso. Ces activités comprennent, entre autres: évolution cadre  méthodologique, environnements développement et essais, outils migration et déploiement, gestionnaire code source.;2013-01-14;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;326400;2013-12-31;264800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12888;SAGIR - Projet harmonisation de la TPS-TVQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #5. DGSAGIR (147930611, 147306010);Le 29 septembre 2011, le MFC et MFQ ont signé un protocole sur l'harmonisation du régime de la TVQ à celui de la TPS/TVH.  Suite à ce changement législatif, le projet vise à compléter les engagements pris aux termes du protocole en vue de finaliser toutes les modalités.;2012-02-01;2014-10-31;;;Actif;0;2014-02-10;3364000;2014-10-31;2865700;200000;80;10,0;0,0;10,0;0,0;.;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
12889;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Commission des lésions professionnelles;Travail;2013-001;"La CLP devra migrer l'ensemble de ses postes de travail à Windows 7 et remplacer la suite bureautique utilisée par le personnel par Office 2013. 
Il s'agit principalement du traitement de texte Word, du tableur Excel et du logiciel de présentation PowerPoint. La CLP n'utilise pas Outlook.
La CLP utilise actuellement Windows XP et la suite bureautique Office 2003.";2013-06-04;2014-03-28;2014-03-15;;Termine;0;2012-10-01;300000;2014-03-31;251000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 11:16:32;
12891;Nouveau poste de travail - Projet principal;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.61.1;"Le nouveau poste de travail est un projet d’évolution fondamentale du cadre d’utilisation des postes de travail tout en étant un levier à l’évolution des services d’affaires de la Commission en terme d’agilité et de mobilité.

Ce projet de transformation s’appuie sur la migration du système d’exploitation et de la suite bureautique afin d’atteindre les cibles identifiées d’agilité et de mobilité tout en faisant bénéficier les utilisateurs des nouveautés offertes.";2014-01-01;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;4794500;2016-12-31;693400;4101100;7;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12894;Rehaussement à Windows Server 2008;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.68;L’infrastructure technologique de la Commission est constitué d’environ 1 000 serveurs qui utilisent le système d’exploitation Microsoft Windows Server.  Ce sont principalement les éditions 2003 et 2008 R1 de ce système d’exploitation que l’on retrouve sur ces serveurs. Le rehaussement est important pour préserver la pérennité des actifs technologiques, le support du manufacturier et corriger des anomalies détectées dans les éditions précédentes.;2013-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-10;219400;2014-12-31;132100;87300;82;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12895;Rehaussement Active Directory;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.67;Les services d’identification et d’authentification au réseau de la Commission utilisent le répertoire de sécurité Microsoft Active Directory.  C’est une composante hautement stratégique dans l’ensemble des services de sécurité : elle supporte l’ensemble des utilisateurs, des postes de travail et des serveurs de la plateforme distribuée de la Commission. Important pour préserver la pérennité des actifs et support du manufacturier.;2013-03-01;2014-06-30;;;Actif;0;2014-02-11;189000;2014-06-30;178400;10600;97;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12898;Rehaussement Internet Explorer (2013);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.65;"La version actuellement en cours d’utilisation du fureteur Internet Explorer (IE 7) n’est pas compatible avec les versions récentes de certains standards du Web (CSS, Javascript, etc.), ce qui se traduit pour les employés de la Commission par la non-disponibilité de certaines fonctionnalités lorsqu’on accède à des sites Web développés avec ces standards. 
";2013-01-08;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;176400;2013-12-31;172200;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12900;Remplacement de l'outil de surveillance NSM;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.64;La supervision de la stabilité et de la disponibilité des services technologiques d’une infrastructure de près de 1000 serveurs comme celle de la Commission nécessite le recours à des logiciels de surveillance, d’automatisation des opérations et d’alertage.  La solution actuelle utilise le logiciel de surveillance NSM et son manufacturier (Computer Associates) a annoncé qu’il n’y aura plus d’évolution de ce produit.;2013-01-07;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;987600;2014-12-31;210200;777400;55;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12901;Remplacement des postes portables des inspecteurs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.69;"L'inspection et la prévention est au coeur de la mission de la Commission. Le poste portable est un outil indispensable à la réalisation du travail des inspecteurs. La Commission doit s'assurer qu'ils disposent d'un outil de travail répondant à leurs besoins et pouvant bénéficier de l'évolution des nouvelles technologies.
Objectifs : garantir la pérennité des actifs techno. matériels et logiciels de la Commission, contribuer à maintenir la disponibilité, la stabilité et la performance";2013-01-10;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;354600;2013-12-31;350600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12910;Évolution du système d'exploitation plateforme de traitement centrale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.105;Rehausser et consolider ses infrastructures  technologiques afin de se positionner pour supporter les initiatives et les plans d'action proposés par les différentes lignes d'affaires qu'elle supporte. Visant l'amélioration continue de la livraison des services, il est requis de faire évoluer le système d'exploitation z/OS à la version actuelle afin de garantir la stabilité, la disponibilité et la performance des infrastructures de plateforme centrale, hébergeant les principaux systèmes de missions.;2014-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;450100;2014-12-31;27400;422700;6;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12926;Remplacement des équipements d'impression massive;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.63;La majorité des communications écrites (formulaires, paiements, relevés et autres) transmises aux travailleurs et employeurs sont imprimées sur des imprimantes à haut volume. Les équipements sur lesquels reposent ces services d'impression, jugés essentiels à la mission de la Commission, arrivent à la fin de leur vie utile. De plus, le fournisseur a annoncé la fin de service de celles-ci.;2013-01-03;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;505200;2013-12-31;64100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
12932;Refonte de l’intranet de la CNT;Commission des normes du travail;Travail;SO-2013-04;L’analyse préliminaire sur l’évolution de l’intranet réalisée en 2011 conclut qu’une refonte est nécessaire. Les travaux traitent, notamment, de la restructuration de l’information diffusée et du changement technologique du système de gestion de contenu. Le principal objectif est d’assurer une communication adéquate avec le personnel en s’appuyant sur une technologie qui permet de le faire correctement.;2012-11-01;2014-06-30;;;Actif;0;2012-10-20;464800;2014-12-01;480500;10000;95;8,3;5,5;10,0;0,0;Les sommes investies ont légèrement dépassées les budgets prévus (budget initial de 464 800$ et coût réel de 480 300$), notamment en raison de l’intégration de plusieurs demandes d’amélioration en cours de projet, et par le recours accru à des ressources externes.;2014-05-29;2014-05-29 16:55:44;Progresse comme prévu.
12952;Migration du système d'exploitation et de la suite bureautique (principal);Commission des normes du travail;Travail;RI-2013-07;La Commission utilise présentement le système d’exploitation Windows XP et la suite bureautique Office 2003 sur ses micro-ordinateurs.  Le support de ces versions prendra fin en avril 2014. Le projet consiste à déployer, sur recommandation du CSPQ, les versions Windows 8.1 et Office 2013.;2013-04-01;2015-08-31;;;Actif;0;2013-12-13;1019200;2015-08-31;610400;408800;60;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-29;2014-05-29 16:55:44;Progresse comme prévu.
12966;Rehaussement de la solution de relève et de la redondance des services;Commission des normes du travail;Travail;RI-2013-06;Ce projet consiste à améliorer la solution de relève de la Commission afin de diminuer considérablement le temps de remise en service complet et de minimiser les impacts d’une panne ou d’un sinistre par l’augmentation du nombre des services disponibles en pareilles circonstances.;2013-04-01;2014-03-31;2014-02-28;;Termine;0;2013-04-22;473000;2014-03-31;378700;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-29;2014-05-29 16:55:44;
12975;Améliorations essentielles en sécurité (PESO);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.8 (2013);Ce projet regroupe différentes opportunités d’amélioration aux services et infrastructures de sécurité de la Commission, dont : l’amélioration des services de journalisation des activités, le remplacement de la solution d’authentification à distance avec jetons physiques par une solution de jetons virtuels et la mise en place d’un processus de gestion des certificats de sécurité. Cela contribuent à l’amélioration des services de sécurité et à l’optimisation de leurs coûts d'exploitation.;2013-01-03;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;791100;2014-12-31;425900;365200;81;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12993;Améliorations aux copies des environnements virtuels TSM;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.71;"Le volume de données qui résident dans les environnements virtuels étant de plus en plus important et stratégique, il est requis de revoir la solution de copies de sécurité et de recouvrement par la mise en place de composantes spécifiques aux environnements virtuels.  Ces nouvelles composantes permettront d’augmenter l’efficacité, les coûts et la performance des services de copies de sécurité et de recouvrement et assureront une meilleure disponibilité des données de la Commission.
";2013-03-04;2014-06-30;;;Actif;0;2013-12-10;245200;2014-06-30;24700;18400;53;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12996;Mise en place des librairies de rubans virtuelles;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.70;La Commission connaît une hausse constante et significative du volume de données numériques à stocker et gérer sur ses infrastructures technologiques.  Cette hausse génère des impacts majeurs sur la capacité,  la performance et les coûts des infrastructures de copies de sécurité et de recouvrement qui utilisent actuellement les technologies de cassettes magnétiques. La mise en place de librairies de rubans virtuels permet de répondre à cette hausse du volume de données.;2013-01-03;2014-11-30;;;Actif;0;2013-12-10;124100;2014-11-30;39600;44400;43;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
12998;Virtualisation des serveurs de copies de sécurité;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.62;"La maturité de l’environnement de virtualisation permet maintenant de prendre en charge des services technologiques plus stratégiques ou critiques comme les services de copies de sécurité et de recouvrement. Ce projet a aussi pour objectif d’effectuer un repositionnement technologique de la solution de copies de sécurité qui tient compte d’un changement d’orientation annoncé par le manufacturier.
";2013-04-02;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;106100;2013-12-31;38500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
13004;Rehaussement des serveurs de la PES vers Windows 2012;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.52 et 5.146;Effectuer la réalisation des travaux conformément à la stratégie de réalisation (2014-2016) approuvée permettant de rehausser les serveurs de la prestation électronique de services (PES) ainsi que les logiciels et outils utilisés par la PES afin de bénéficier d'une économie d'échelle en consolidant les travaux et les essais nécessaires pour assurer un rehaussement progressif. De plus le projet vise à assurer la conformité aux normes d'accessibilité web du gouvernement du Québec (SGQRI008) afin de faciliter son utilisation par toute personne ayant des limitations physiques ou non.;2013-02-28;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;5204800;2016-12-31;522500;4682300;19;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;Progresse comme prévu.
13015;Migration du SGBD Oracle vers 11G;Culture et Communications;Culture et Communications;2012-01-1;Migration de l'ensemble des BD actuellement en Oracle 10G et en PostGreSQL vers Oracle 11G en vue de diminuer l'entretien, augmenter la performance et sécuriser l'information;2013-12-06;2014-12-19;;;Actif;0;2013-11-06;240700;2014-12-19;17400;189000;3;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 14:24:25;Progresse comme prévu.
13016;Refonte du réseau informatique de la RIO;Régie des installations olympiques;Tourisme;65825;Ce projet vise la refonte complète du réseau informatique de la RIO. Cette refonte consiste à revoir l’architecture du réseau informatique incluant la dorsale fibre, les équipements de communications et le câblage de cuivre. Cette refonte permettra de mettre en place un réseau informatique en mesure d’assurer la performance et la redondance nécessaire aux systèmes d’exploitation (caméras, ouverture de porte et interphones), de domotique (ventilation, éclairage) et administratif de la RIO.;2013-01-15;2016-02-20;;;Actif;0;2013-02-20;2800000;2016-02-20;356200;2443800;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:07:28;Progresse comme prévu.
13017;Amélioration essentielle au système GDH (Loi 18);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957147;"Cette amélioration essentielle doit être réalisée à partir de l'automne 2013 afin que la DBH soit en mesure de respecter l'échéancier relié au plan d'action répondant aux recommandations du rapport du VG du Québec pour l'année 2010-2011 concernant la gestion gouvernementale de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste. Cette réalisation doit également permettre l'application systémique de la Loi limitant les activités pétrolières et gazières (PL18) adoptée le 13/06/11; le système actuel n'étant pas en mesure d'en faire la gestion sans modifications importantes.";2013-09-04;2014-06-01;;;Actif;0;2013-08-13;315300;2014-03-31;114500;136000;75;10,0;0,0;3,1;29,5;Le projet a été retardé de 3 mois en raison de travaux d'entretien prioritaires au système GDH.;2014-03-31;2014-06-11 16:24:43;Progresse comme prévu.
13045;PATBQ changement du service à la clientèle;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;219;Améliorations au Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec (PATBQ) afin d'en assurer une plus grande convivialité.;2012-08-01;2014-03-01;2014-03-31;;Termine;0;2012-08-01;487500;2014-03-01;422900;0;100;10,0;0,0;8,4;5,2;;2014-03-31;2014-06-06 14:00:47;
13047;GFA - Gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707583;Développer de nouvelles fonctionnalités pour l’application en gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre existante (GPMO) dans le but de l’adapter aux besoins spécifiques de la démarche organisationnelle en GPMO, dans le volet relève et expertise.;2012-11-01;2014-06-30;2014-03-31;;Termine;0;2012-12-15;139200;2014-06-30;98300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;
13054;GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft Office;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710072;Projet de mise à niveau de Microsoft Office 2003 Pro à la version 2013 Pro sur l’ensemble des postes de travail de la Sûreté. Les licences acquises ne sont pas sous maintenance, cela veut dire que si un jour, on décide de passer à la version actuellement en vente sur le marché qui est 2013 Pro, il est impératif de procéder à des nouvelles acquisitions, car Microsoft n’offre pas, pour le moment, de programme de mise à niveau pour le produit Office.;2013-07-08;2016-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;3889000;2016-03-31;2354400;1534600;7;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
13055;GFA - DRI Migration système d'exploitation Windows;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710071;Projet pour la migration des postes de travail de la Sûreté à Windows 7.;2013-01-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;764000;2016-03-31;135800;628200;18;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
13064;GFAI - DPÉ - Site sécurisé pour les habilitations sécuritaires ;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707587;Suite à l'étude d'opportunité, procéder aux prochaines phases du projet (analyse préliminaire et architecture, réalisation et formation, implantation).;2013-07-22;2015-09-30;;;Actif;0;2012-10-23;890200;2015-09-30;173500;716700;12;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
13069;GFST - DMU - Gestion intégrée des opérations;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707591;Évaluer deux produits présélectionnés pour s’assurer que ceux-ci supportent de façon adéquate les besoins d’affaires de la Sûreté du Québec en ce qui concerne une gestion efficace et intégrée des opérations policières.;2013-07-02;2015-12-31;;;Actif;0;2014-01-27;781800;2015-12-31;136200;645600;17;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
13074;GFEC - Gestion des utilisateurs aux renseignements criminels (Gestion du SARC);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707593;Refonte d'une application access;2013-04-01;2014-06-30;;;Actif;0;2012-10-23;300000;2014-03-31;169500;130500;40;10,0;0,0;4,0;24,9;"Une plus grande complexité dans la mise en place de l'environnement technique est à l'origine de ce retard. Le nouvel environnement est en place; les travaux doivent se terminer prochainement.";2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
13086;Évolution des pratiques en conception des solutions technologiques;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;224;Évolution des pratiques en matière de conception technologique afin d’améliorer la gestion des projets et d’assurer la conformité des solutions technologiques aux normes établies. Formaliser un cadre référentiel en matière d’architecture technologique.;2012-05-01;2015-03-01;;;Actif;0;2013-08-13;882500;2015-03-01;428100;237800;64;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:45:10;Progresse comme prévu.
13098;Travaux complémentaires au Plan d'Action Synchro (phase 2);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.40;"Parce que le Québec a besoin de tous ses travailleurs, la CSST poursuit le but ultime de favoriser un retour rapide et durable de l'expertise en entreprise pour le bien de l'employeur et du travailleur. Ainsi, désireuse de s'améliorer, la CSST bonifiera de manière soutenue, de 2010 à 2014, ses outils et ses façons de faire.                                         
";2013-01-03;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-12-13;782000;2013-12-31;502800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:14;
13115;2014 - Intranet v2;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;00048;Refonte visuelle de l'Intranet de la SODEC, site de collaboration + divers petites fonctionnalitées.;2013-04-01;2015-03-01;2014-05-08;;Termine;0;2014-02-04;106000;2014-09-01;94800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;Le développement du projet a été livré dans l'estimation des coûts et du délai prévu. Nous sommes en phase d'implantation et d'apprentissage d'avant lancement officiel prévu pour la fin de l'été au retour des vacances.;2014-05-30;2014-06-10 09:25:56;
13117;2014 - Infrastructure;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;00053;Infrastructure interne de la SODEC.;2013-04-01;2018-03-01;2014-03-31;2014-03-31;Actif;0;2014-04-22;470000;2018-03-31;79600;390400;20;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-06-11 13:13:43;Progresse comme prévu.
13118;2014 - Formulaire en ligne Développement;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;00054;"Développement d'une gestion de formulaires en ligne ainsi que le développement interne.

À noter que l'analyse préliminaire n'étant pas terminée, les coûts sont suceptibles d'être modifiés, adaptés selon la portée des besoins.
";2013-04-01;2016-03-01;;;Actif;0;2014-04-22;655000;2017-03-31;36400;618600;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-06-11 13:13:43;Progresse comme prévu.
13121;2014 - Rehaussement applicatif;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;00052;Rehausser les systèmes internes de gestion.;2013-04-01;2018-03-01;;;Actif;0;2014-05-06;150000;2018-03-31;20800;129200;20;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-06-11 13:13:43;Progresse comme prévu.
13148;Amélioration du système de GMAO;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2013-04;Ce projet vise l'amélioration du système de GMAO afin d'informatiser et automatiser un maximum des processus d'affaires n'ayant pas été traités durant le déploiement initial de la solution.;2013-11-01;2014-03-31;2014-03-31;2014-02-25;Annulé;0;2013-02-22;101000;2014-03-31;72500;0;100;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:25:56;
13204;Environnement de travail électronique – Gestion intégrée des documents;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;ETL-GID;Le projet ETL-GID vise à accroître la performance du système de gestion documentaire de la Société d’habitation du Québec (SHQ) en mettant en place un outil pour  consigner, indexer, classer et assurer la gestion du cycle de vie de l'information documentaire générée par l'organisation. En offrant une plus grande accessibilité à l'information et en rendant disponibles des outils et des fonctionnalités de travail partagé, l'outil de GID contribuera à la conservation de la connaissance, à accroître  la satisfaction des employés ainsi que leur productivité. La solution déployée sera orientée sur l’utilisateur tout en répondant aux besoins organisationnels et technologiques de l’organisation.  L’ensemble des documents numériques (versions électroniques et numérisées) y seront intégrés.;2012-04-01;2017-03-31;;;Actif;0;2013-05-24;2931500;2017-03-31;433700;2497900;15;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13224;Listes permanentes;Curateur public;Famille;2732;Le Curateur public utilise un ensemble de liste comme outils de productivité. Actuellement, la Direction de l'administration des patrimoines a un besoin urgent de nouvelles listes. De plus, le Curateur public souhaite avoir une nouvelle liste pour assurer un meilleur suivi des accès dans les dossiers. Finalement la Direction des technologies vise à augmenter sa productivité en systématisant des listes ad hoc qui lui sont demandées de manière récurrente. Le projet consiste à produire des listes permanentes répondant aux besoins de l'organisation et le cas échéant permettant d'augmenter la productivité de la Direction de l'administration des patrimoines et de la Direction des technologies de l'information.;2012-12-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-04;238700;2014-12-31;103100;135700;43;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13225;Migration du portail d'information de gestion;Curateur public;Famille;2731;"Le portail d’information de gestion et son contenu ont été développés en Cognos 7 qui n’est plus soutenue par le fournisseur. 

Ainsi le portail qui est un Web Cognos 7.2 n’est plus compatible avec Internet Explorer 7.  Les cubes contenus dans le portail utilisent Transformer et Powerplay. La gestion de la sécurité est déficiente. La source des données Oracle 9i n’a plus de soutien technique.
 
Le projet consiste à migrer le portail ainsi que son contenu en Cognos 8. Il s’agit de refaire la modélisation des cubes existants à partir de la nouvelle source de données en étoile sous Oracle 10g et de créer les comptoirs correspondant en utilisant Framework Manager. Les comptoirs sont un nouveau concept par rapport aux cubes. Les rapports seront développés en utilisant les nouveaux outils C8 : Report Studio et Analysis Studio. 
En utilisant LDAP, la sécurité dans la suite Cognos 8 intégrera facilement la gestion des accès déjà en place au Curateur public.
";2012-12-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-04;203100;2014-12-31;101300;101800;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13226;Cultivons l'avenir 2;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-116;Modifier les systèmes d'information de la FADQ qui gèrent les programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec afin d’y apporter les modifications suite à la mise en place du nouveau cadre stratégique canadien au profit du secteur agricole et agroalimentaire.;2012-10-01;2014-03-31;2014-03-30;;Termine;0;2013-03-21;460000;2014-03-31;182800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-13 15:42:20;
13232;Mise à niveau de l'infrastructure de stockage principal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;20011;"Acquisition d'une nouvelle infrastructure de stockage principal de nouvelle génération incluant un outil de gestion et de distribution de l'espace disque et des performances.
";2012-09-01;2014-12-01;2013-05-31;;Actif;0;2012-09-27;540000;2015-09-30;498600;41400;98;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-17 10:39:07;Progresse comme prévu.
13233;Intégration sûreté du Québec (SGR2-L1);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase SGR2-Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR, ce projet vise à développer des adaptations pour répondre aux besoins spécifiques de la Sûreté du Québec en vertu de la Loi sur la police.;2007-09-01;2014-08-01;;;Actif;0;2014-02-14;8410000;2014-08-01;7682300;736600;95;10,0;0,1;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13237;Postes de travail;Musée d'Art contemporain de Montréal;Culture et Communications;2013-003;Remplacer les postes de travail;2012-09-04;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-10-23;110000;2014-03-31;125400;0;100;6,2;14,0;10,0;0,0;L'écart de coût est attribuable au coût de main-d'œuvre. L'installation des postes de travail nécessitait plus de temps que prévu.;2014-05-30;2014-05-30 11:35:13;
13238;Migration à Windows 7;Tribunal administratif du Québec;Justice;031-STI;Faire migrer les postes de travail au système d'exploitation Windows 7.;2013-06-30;2014-05-16;;;Actif;0;2013-09-03;231700;2014-05-16;100200;25400;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:05:48;Progresse comme prévu.
13243;Mise en place des applications communes géomatiques pour l'environnement Extranet (P-104);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180809104;Services et applications communes pour l'environnement extranet de la géomatique du Ministère.;2013-04-01;2014-02-21;2014-02-21;;Termine;0;2013-08-13;351100;2014-03-31;349200;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;
13245;Hébergement du CTI de Sainte-Foy;Justice;Justice;0013-320700073;"En 2010, le MJQ a commandé un rapport d'expertise technique concernant l'agrandissement et la modernisation du CTI de Ste-Foy (Centre de traitement informatique). La réalisation de ce projet impliquait des investissements de l'ordre de 2,7M$. En 2012, le SCT demandait au MJQ de s'adresser de nouveau au CSPQ afin d'obtenir une offre d'hébergement malgré un refus de ce dernier en 2010. 
Le projet a été scindé en 2 phases.  La première phase consiste à déménager une partie des équipements du CTI de Ste-Foy au locaux du CSPQ (la téléphonie ainsi que les commutateurs permettant de relier les postes de travail de Ste-Foy demeurent au CTI de Ste-Foy).  La deuxième phase du projet consiste à rendre disponible au CSPQ des cabinets pour une relève 4-72 hrs et une relève complète.";2013-04-15;2014-05-30;;;Actif;0;2012-11-30;942000;2014-03-28;341200;71400;82;10,0;0,0;5,4;18,1;"La rédaction, la publication de l'appel d'offres et la signature du contrat ont exigé un délai plus long. La date de fin a donc été repoussée au 30 mai 2014.  De plus, il a été décidé de retirer la deuxième phase du projet. Cette deuxième  phase sera réévaluée pour ensuite être gérée comme un nouveau projet : Hébergement du CTI Sainte-Foy - phase 2.
";2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;Progresse comme prévu.
13261;SAGIR-SGR2 – livraison 2;Commission des normes du travail;Travail;SO-2013-05;"Prise en charge par le système intégré gouvernemental SAGIR, de la gestion de l’assiduité et des gains déclaratoires de tous les employés, de même que des feuilles de temps des employés à paie variable.
SAGIR-SGR2 représente le module «Ressources humaines» d’un projet gouvernemental, dont l’implantation est obligatoire pour tous les ministères et organismes assujettis à Loi sur la fonction publique.
La livraison 2 porte principalement sur la gestion de l’assiduité et des gains déclaratoires de tous les employés, de même que des feuilles de temps des employés à paie variable. En utilisant les libres-services SAGIR, les employés pourront compléter, pour approbation électronique par leur gestionnaire, leurs permis d’absence, leurs gains déclaratoires et leurs feuilles de temps.";2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-05-22;587600;2015-03-31;95800;221900;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-29;2014-05-29 16:55:44;Progresse comme prévu.
13262;Module de planification stratégique (GSQ);Transports;Transports;P2410;Le système GSQ est l'outil informatique utilisé par le ministère des Transports pour la gestion de ses structures. Le système est composé de deux modules : « inventaire et inspection » et « planification stratégique ». Le module de planification stratégique sert à faire différents types d'analyse comme de prédire l'état des structures en fonction d'un niveau d'investissement ou, à l'inverse, déterminer les budgets nécessaires pour amener létat des structures à un niveau « X ». Le module permet également d'établir une liste des projets prioritaires afin de soutenir les directions territoriales du Ministère dans la préparation de la programmation des travaux.;2013-04-01;2014-03-31;;;Suspendu;286;2013-08-13;115000;2014-03-31;37200;77800;40;10,0;0,0;0,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;
13275;Modernisation des systèmes d'information en gestion et aménagement du territoire (SIGAT);Affaires municipales et Occupation du territoire;Affaires municipales et Occupation du territoire;250002759;Le ministère doit rendre disponible les documents d'aménagement produits par les MRC aux ministères et organismes qui ont des avis à rendre dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU). Pour remplir cette obligation, le MAMROT a mis en ligne le SIGAT en 2003. Le projet consiste à moderniser l'outil SIGAT Texte et à intégrer le volet géographique (SIGAT Géo) dans une seule et même application. L'outil sera accessible via le Portail gouvernemental des Affaires municipales et régionales (PGAMR).;2012-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-02-01;974300;2014-03-31;690300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;Dans le cadre du projet de Modernisation du système d’information en gestion et aménagement du territoire (SIGAT), l’infrastructure technologique mise en place a nécessité moins de stockage que prévu, ce qui a permis de réduire les coûts du projet. ;2014-03-31;2014-05-30 16:54:07;
13281;Conversion ARR - Essais sur IDMS DB/DC;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76919;Assurer l'intégrité des systèmes convertis de l'accès au réseau routier.;2012-10-01;2017-03-31;;;Actif;0;2013-12-12;8511100;2016-12-31;3800700;4710400;44;10,0;0,0;8,3;5,8;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
13293;Inscription de la condition W sur le permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74404;Inscription de la condition W sur les permis de conduire des titulaires qui ne peuvent conduire aux États-Unis pour raison médicale.;2013-01-01;2014-12-31;2014-01-31;;Termine;0;2013-12-12;1346200;2014-12-31;674100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
13296;Vidéoconférence pour la Vice-présidence au contrôle routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77302;Procéder au déploiement des services de vidéoconférence dans les bureaux de la Vice-présidence au contrôle routier.;2013-03-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-06-06;160000;2013-12-31;126300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
13297;Échange électronique des infractions;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77305;Permettre la gestion électronique des documents opérationnels du contrôle routier et la transmission électronique des dossiers d'infraction au ministère de la Justice du Québec.;2013-02-01;2015-05-31;;;Actif;0;2014-03-19;1986300;2014-12-31;471900;1514400;34;10,0;0,0;4,7;21,6;Arrimage des travaux avec le Bureau des infractions et amendes.;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
13298;Désuétude des écrans pour les balances dans les postes de contrôle routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77306;Procéder au remplacement des écrans pour les balances TOLEDO dans les postes de contrôle routier pouvu d'une balance de ce fournisseur en raison de leur désuétude.;2013-02-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-09-25;177600;2013-12-31;33600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;
13307;Conversion des serveurs de fichiers Netware;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;I-1277;Ce projet vise à assurer la pérennité des processus technologiques de fichiers des applications informatiques et bureautiques.;2012-10-17;2014-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;279000;2014-03-31;195400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-19 11:53:57;Progresse comme prévu.
13310;Intégration des RI du secteur RIICI;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;M-1301;Ce projet vise à intégrer les besoins en RI du secteur de la Recherche, de l'Innovation, des Infrastructures et Collaboration internationales (RIICI).;2013-08-30;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;594000;2015-03-31;160000;57000;74;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:26:17;Progresse comme prévu.
13312;Reconnaissance des AEP (Charlemagne);Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;P-1326;Ce projet vise à mettre en place de nouvelles fonctionnalités afin d'intégrer les attestations d'études professionnelles (AEP) au système Charlemagne (fréquentation, résultats, contrôle et financement).;2012-12-09;2016-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;875000;2016-03-31;234700;640300;27;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:26:17;Progresse comme prévu.
13314;Bureautique libre;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 314; Ce projet vise la mise-en-œuvre d'un « projet pilote sur l’utilisation d’un logiciel libre en matière de bureautique ». Les résultats de ce projet permettront d’enrichir les bases de connaissances du CSPQ concernant l’utilisation de logiciel libre.;2013-02-22;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-13;398800;2014-05-31;164300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-18 11:42:01;
13337;SENV - Mines, pâtes et papiers - conformité environnementale, émisssions atmosphériques et améliorations (P-097);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180809097;Réalisation des bilans annuels de conformité environnementale pour le secteur minier et réalisation du suivi des émissions atmosphériques du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) exigé dans le cadre des attestations d’assainissement (AA) délivrées aux entreprises minières.;2013-09-01;2016-09-01;;;Actif;0;2013-08-13;966600;2016-09-01;198700;767900;21;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;Progresse comme prévu.
13338;Amélioration du système SAGO et ses dépendances (P-099);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180809099;Réalisation d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités au système SAGO et de ses systèmes dépendants (systèmes GTC, EPL, GDS, GMH, SAGE, diffusion des registres publics SAGO, Conciliation SAGO, Atlas SAGO) afin de permettre un meilleur arrimage avec les autres systèmes corporatifs actuels et ceux à venir.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-28;560000;2015-04-01;279900;280100;50;10,0;0,0;10,0;0,0;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire, ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
13340;Outils pour reddition de compte des ressources informationnelles (P-115);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180809115;Amélioration et évolution des outils du Bureau de projets pour la gestion des portefeuilles en ressources informationnelles.;2013-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-13;225000;2015-03-31;206100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;
13344;Projet Avertissements et événements ;Transports;Transports;P2520;Le projet Avertissement (message de SMOG, AMBER) et Événement (situation ponctuelle sur les routes causant une entrave ou des répercussions importantes sur les déplacements) permettra de diffuser une information plus précise, complète et en temps réel aux usagers de la route pour améliorer leur sécurité sur la route et faciliter leurs déplacements.;2013-01-01;2015-03-31;;;Actif;303;2013-08-13;798100;2015-03-31;30000;638700;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
13345;Acquisition d'une unité de stockage pour données massives;Transports;Transports;P4186;Acquérir une unité de stockage permettant d'emmagasiner de gros volumes de données à faible coût. Les données concernées ne demandent pas un environnement de stockage ultra performant mais nécessite plutôt un environnement d'une grande capacité avec une possibilité d'expansion.;2013-04-01;2018-03-31;;;Actif;243;2013-08-13;918000;2018-03-31;225600;692400;25;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
13351;Mise à niveau des postes de travail- projet principal (P-100);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800253;Ce projet vise la mise à niveau du système d’exploitation et de la suite bureautique pour l’ensemble des postes de travail du Ministère.;2013-04-01;2016-07-01;;;Actif;0;2013-06-04;9039200;2016-07-01;2551500;6487700;28;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
13352;Infrastructures ArcGIS serveur pour l'extranet - Volet technologique  (P-103);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180809103;Mise en oeuvre des infrastructures technologiques géomatiques pour le volet extranet des applications géomatiques du Ministère en collaboration avec le CSPQ.;2013-04-01;2014-02-28;2014-02-28;;Termine;0;2013-08-13;175400;2014-03-31;175400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:47:09;
13354;Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);Curateur public;Famille;2736;En 2008 le gouvernement de Canada a créé le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI). Cette décision gouvernementale et les modifications qui en ont suivi, constitue une source de revenus pour les personnes représentées par le Curateur Public et impliquent des modifications aux applications informatiques du Curateur Public.;2010-10-01;2014-12-31;;;Actif;364;2010-10-01;382700;2014-06-30;147200;235500;38;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13355;Crédit d'impôt pour solidarité (CIS);Curateur public;Famille;2737;En mars 2010 la gouvernement du Québec présente le budget provincial 2010 lequel comprend notamment le Crédit d'impôt Solidarité. Cette décision gouvernementale constitue une source de revenus pour les personnes représentées par le Curateur public et implique des modifications à l'application informatique du Curateur public.;2011-04-01;2014-12-31;;;Actif;364;2011-04-01;348000;2014-06-30;77000;271000;22;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13356;Dossier client Export Qc;Économie, Innovation et Exportations;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Missions-Commerce extérieur;À partir d'un système d’inscription en ligne utilisé lors des missions du premier ministre et des missions ministérielles, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a développé, dans le cadre de ce projet et à l'intention des gens d'affaires québécois, un système d'inscription en ligne aux missions commerciales pilotées par les conseillers aux marchés étrangers. Comme le volet Commerce extérieur du MRIF a été transféré au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), ce système d'inscription aux diverses missions commerciales et autres événements relevant du secteur du Commerce extérieur a également été transféré.;2013-09-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-10-01;336400;2015-03-31;105000;245400;30;8,8;4,2;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 16:35:10;Progresse comme prévu.
13361;Rapatriement de l'Espace international;Relations internationales et Francophonie;Relations internationales et Francophonie;RapatriementEI;"L'Espace international (EI), un des trois volets du Portail gouvernemental de services (PGS), est actuellement hébergé au CSPQ. Le site actuellement en ligne utilise le gestionnaire de contenus IWWCM et est géré par Services Québec, qui en assume l’entretien et l’évolution. L'espace Citoyens est en processus de migration de l’IWWCM vers Sharepoint. L’EI sera sous peu le seul espace du PGS encore sur cette technologie (IWWCM). Cette technologie est désuète et le soutien technique risque de ne plus être offert par Services Québec. 

Par ailleurs. l’EI est peu performant et soulève des insatisfactions grandissantes depuis plusieurs années; il offre peu de possibilités d'évolution et il ne respecte pas les standards d’accessibilité Web en vigueur depuis le 12 mai 2012.

Le projet consiste donc à rapatrier et migrer tous les contenus de l'Espace international dans les systèmes du MRIFCE afin de mettre fin à l'hébergement au CSPQ.";2013-07-01;2014-04-15;2014-04-07;;Termine;0;2014-04-15;240000;2014-04-15;163400;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 16:35:10;
13363;Amélioration de l’outil HorizonCPF;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340203;Ce projet contient l'ensemble des améliorations planifiées du système HorizonCPF. Ce système d'envergure (10 M$) développé par le ministère est utilisé pour le calcul de la possibilité forestière (CPF).;2013-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-13;396000;2014-03-31;391900;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
13364;Programmation de nouveaux modèles de croissance dans CAPSIS;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340204;"Le projet consiste à programmer 4 nouveaux modèles de croissance (JICUB, CROIREPLANT, modèles de croissance dépendant des distances pour les peuplements mixtes; modèle de croissance dépendant des distances pour les peuplements résineux) et de nouvelles fonctionnalités dans CAPSIS pour des modèles existants (Présage, SaMare, Artémis, Natura, Succès) afin de prendre en compte de nouvelles données de calibration, fonctionner selon une nouvelle mécanique ou de nouveaux algorithmes ou encore pour leur ajouter de nouveaux modules afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs.";2013-06-04;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;240200;2015-03-31;73800;166400;20;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;Progresse comme prévu.
13366;ESI 186 - Développement du site WEB du BMMB;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340207;Le projet ESI186 vise à doter le BMMB d'un outil WEB complet et performant lui permettant d'accomplir sa mission et d'atteindre les objectifs gouvernementaux recherchés par l'introduction d'un marché libre des bois en forêt publique. Ce projet s'inscrit dans la suite des phases I et II du projet ESI185. Le projet est développé dans une méthode Agile afin de s'adapter aux besoins identifiés par la nouvelle clientèle du BMMB.;2013-06-30;2014-10-01;;;Actif;0;2013-08-13;238200;2014-06-30;141900;112100;45;8,0;6,6;3,9;25,3;L'échéancier a dû être révisé afin d'arrimer les besoins de la clientèle avec les efforts requis de mise en ligne du site WEB. ;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;Progresse comme prévu.
13367;Offre clients mobiles et salles de réunion;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;OCM;"Ce projet étend l'accès aux environnements informatiques de la Société d'habitation du Québec par des appareils mobiles (portables, tablettes, téléphones intelligents.) Le projet permettra la mise en place des solutions suivantes :

• Meilleur contrôle de la connexion des postes de travail au réseau ; 
• Installer un réseau WiFi limité (borne et rayonnement) ; 
• Permettre aux utilisateurs un accès convivial aux documents des répertoires des réseaux (facilite le travail de l'extérieur) ; 
• Intégrer les tablettes et des appareils mobiles (BYOD) à l'offre de service ; 
• Intégrer les portables au réseau de la Société d'habitation du Québec (protection des données et station d'ancrage) ; 
• Permettre la visioconférence à partir de certains postes de travail.
";2013-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-05-24;406400;2014-12-31;79100;327300;19;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13369;Correctifs de sécurité des postes de travail;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;CSP;Mise en place d’un outil de gestion automatisée et d’un processus de déploiement des correctifs de sécurité des postes de travail. Les correctifs s’appliquent aux vulnérabilités du système d’exploitation mais aussi aux différents logiciels susceptibles d’introduire des failles de sécurité.;2013-09-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-22;107700;2015-03-31;27800;79900;26;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13370;Rehaussement de l'infrastructure des postes de travail;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;RIP;Mise à niveau du système d’exploitation de l’ensemble des postes de travail (incluant les portables) en utilisation à la SHQ.;2013-07-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-04-22;413600;2014-12-31;144300;269300;35;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13371;Révision de l'impression des rapports produits avec la plateforme Centrale;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;RDI;"Ce projet permet de transformer les impressions provenant de la plateforme Centrale sous la forme de documents numériques (PDF), de les rendre disponible de manière électronique aux partenaires et de les conserver dans les répertoires internes de la Société d’habitation du Québec.

Il compte plusieurs bénéfices : la réduction de l’utilisation du papier; la possibilité de conserver les rapports produits pour consultation, référence et impression partielle ou complète; la disponibilité de rapports triés selon les spécifications (par organisme, par centre de service ou autre); la récupération des documents par les partenaires via un site sécurisé et la diminution des manipulations des rapports. De plus, le projet favorisera la réalisation d’un dossier client électronique.
";2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-05-24;276400;2015-03-31;182400;94000;73;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13373;Rehaussement Infrastructure  Serveurs / Services;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;RIS;Mise en place d’un outil de gestion automatisée et d’un processus de déploiement des correctifs de sécurité des serveurs. Les correctifs s’appliquent aux vulnérabilités du système d’exploitation mais aussi aux différents logiciels susceptibles d’introduire des failles de sécurité. Le projet vise aussi à diminuer le nombre de serveurs et de systèmes d’exploitation en fonction des orientations technologiques et de la capacité de gestion. Le service d’échanges électroniques de documents sera revu en fonction de faciliter les échanges avec nos partenaires.;2014-05-14;2014-12-31;;;Actif;0;2014-03-21;353600;2015-03-31;40300;313300;11;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13374;Fonctionnalités transitoires essentielles;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;FTE;Les travaux du Plan stratégique des technologies de l'information (PSTI) nécessitent la mise en œuvre de solutions par des livraisons successives, en mode projet, qui s'étaleront sur quelques années.  Cependant, des besoins plus urgents nécessitent l’implantation de solutions transitoires en fonction de l'architecture finale. Ainsi, ce projet intègrera les processus prioritaires et essentiels à mettre en place. Il permettra, à terme,  un meilleur contrôle des risques et une meilleure gestion des résultats.;2013-01-10;2015-03-31;;;Actif;0;2013-05-24;345100;2015-03-31;200900;144100;58;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13382;Admissibilité à l'aide juridique;Curateur public;Famille;2738; Mettre en place des mesures de compensation de frais à incidence financière, donc assumés par le Curateur public, lors de l'ouverture d'un régime de protection pour une personne inapte, autrement admissible à l'aide juridique.;2011-04-01;2014-12-31;;;Actif;364;2011-04-01;334400;2014-06-30;36500;297900;11;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13383;Rehaussement des infrastructures de développement;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;RID;Ce projet concerne la mise à niveau de trois infrastructures de développement (PHP, Typo3 et Java/Flex) afin d'assurer le maintien et l'évolution des systèmes de missions ainsi que des sites Internet et intranet développés avec ces infrastructures. Le projet permettra également d'évaluer les nouvelles infrastructures de développement Apex et ADF qui sont disponibles parmi les produits Oracle.;2013-06-30;2014-09-30;;;Actif;0;2013-05-24;335500;2014-09-30;190400;145100;57;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13385;MPST [13-14] - Architecture et mise en place de services d'infrastructures technologiques;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957103;"Ce projet regroupe les investissements requis pour assurer le maintien et l'évolution des services technologiques communs afin que l'infrastructure technologique demeure à niveau pour satisfaire les besoins de l'organisation. Les livraisons prévues pour 13-14 sont :
# Environnement Bureautique Commun - Migration à la version 4 - Finalisation de la phase d'architecture détaillée de la solution 
# Architecture et mise en place d'un service de stockage tertiaire
# Architecture et mise en place d'un service d'accès pour les appareils mobiles
# Remplacement de l'antivirus pour les serveurs et postes virtuels - architecture et mise en place 
# Architecture et mise en place d'une solution de rapports pour l'usage du Web (vérificateur interne)";2013-06-04;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-13;332500;2014-03-31;188300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:24:43;
13386;MLIT [13-14] - Architecture et mise en place de logiciels d'infrastructure technologique;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957104;"Projet regroupant, pour simplification, des projets de même nature visant les mises à niveau prioritaires de logiciels d'infrastructure afin de maintenir les services.  Chaque mise à niveau fait l'objet d'une gestion de projet distincte.  Les mises à niveau suivantes sont prévues pour 13-14 :
# Mise à niveau de la composante IIS des applications web hors de la Plateforme de Services Technologiques Ministérielle (PSTM v1) à la version 7.5
# Mise à niveau de plusieurs serveurs hébergeant des applications Web.  Ces serveurs ne font pas partie de la Plateforme de Services Technologiques Ministérielle (PSTM v1), car ils avaient été installés avant la mise en place de la PSTM.
# Mise à niveau de la version du SGBD Oracle, de la version 10G à la version 11G R2 - Livraison 2. Le SGBD (Système de Gestion de la Base de Données) Oracle est l’emplacement où est emmagasiné l’ensemble des données des applications développées.";2013-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-13;799000;2014-03-31;624100;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:24:43;
13387;Cadre méthodologique pour l'architecture d'affaires;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957148;Mise en place d'un cadre méthodologique pour supporter la réalisation des architectures d'affaires au Ministère;2013-07-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-13;145200;2014-03-31;143500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:24:43;
13393;Plan de délestage Notes;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;Notes;Dans le cadre d'un projet de courrier électronique qui englobe le Réseau de la Santé, le MSSS se délestera du collecticiel Lotus  Notes, ce qui signifie que les applications développées sous cette plate-forme devront faire l'objet d'une refonte technologique.;2013-04-30;2015-01-31;;;Actif;0;2014-05-01;950000;2015-01-31;347400;600000;17;10,0;0,0;10,0;0,0;Date de livraison repoussé, compte tenu des délais liés au projet SNCE. ;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;Progresse comme prévu.
13396;Refonte du référentiel des établissements du RSSS (Gestion des permis);Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M03;Le référentiel des établissements du Réseau de la Santé et des services sociaux est une source de données essentielles à presque tous les systèmes d'informations du MSSS. Il est aussi hautement désuet, avec des portions encore sur ordinateur central. Tout le système doit faire l'objet d'une refonte.;2013-04-01;2015-03-01;;;Actif;0;2013-04-01;750000;2015-03-01;206600;500000;35;10,0;0,0;10,0;0,0;Aucun écart;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;Progresse comme prévu.
13401;Développement de projets 2013-2014;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV-2013-2014;Regroupe tous les projets de développement de petite envergure (moins de 500 j-p) pour l'année 2013-2014;2013-04-01;2014-04-30;;;Actif;0;2013-04-01;447500;2014-04-30;442000;5000;95;10,0;0,0;10,0;0,0;Aucun écart;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;Progresse comme prévu.
13404;Mise à niveau des postes de travail;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2013-04;Le projet consiste à réaliser la migration de l'ensemble des postes de travail de l'organisation de Windows XP et Office 2003 vers Windows 7 et Office 2013.;2013-04-01;2014-04-30;;;Actif;0;2013-06-04;2182000;2014-06-27;868600;169800;90;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:25:12;Progresse comme prévu.
13407;Évolution des infrastructures Java;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-353;Travaux d'évolution des infrastructures Java;2013-05-01;2014-07-31;;;Actif;0;2013-04-04;300000;2014-07-31;237000;63000;79;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
13410;Virtualisation des environnements (serveurs);Société des établissements de plein air du Québec;Forêts, Faune et Parcs;INFRA2013-2014;Projet de virtualisation des environnements.;2013-05-01;2013-12-20;;;Actif;0;2013-03-22;350000;2014-04-04;203600;85000;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:27:23;Progresse comme prévu.
13419;S5008- BDTram Évolution application pour billetterie;Agence métropolitaine de transport;Transports;014;Suites aux nombreux développements et ajouts de fonctionnalités dans le système BDTRAM, l’équipe Billetterie aimerait améliorer le fonctionnement global de l’application. Certaines améliorations ont pour but de mieux répondre aux besoins du département de billetterie, et de résuire la gestion manuelle de la part des gestionnaires du système. La liste des demandes complète a été priorisée et séparée en 4 phases. Ajouter de nouvelles fonctionnalités pour supporter les fonctions opérationnelles de la billetterie;2012-07-01;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2012-03-30;203000;2013-06-30;142400;0;100;10,0;0,0;0,0;50,3;Ce projet avait été suspendu pour arrimage avec le projet de refonte débuté en 2013.;2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;
13420;S5086-BDTram - Évolution et intégration au CRM et site web (Projet Mercure);Agence métropolitaine de transport;Transports;015;Évolution de BD Tram afin d'ajouter de nouvelles fonctionalités et d'intégrer le système au CRM et au site web;2013-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-05-06;905800;2014-12-31;460500;445300;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;Progresse comme prévu.
13423;S5076- CRM pour le Marketing et le service à la clientèle;Agence métropolitaine de transport;Transports;018;L'AMT s'est donné pour mission, dans le cadre de son plan stratégique 2020 sous l'axe 1: Déplacements simplifiés, vers une harmonisation de la qualité de service, de mieux connaitre sa clientèle.;2013-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-02-08;1248000;2014-12-31;669100;578900;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;Progresse comme prévu.
13432;H1011- Déploiement de panneaux à message variable (PMV) aux gares - LOT 3;Agence métropolitaine de transport;Transports;024;Installation dans les gares du lot 3 du système d'affichage en temps réel permettant la diffusion des horaires de train en temps réel ainsi que la diffusion de messages en cas de perturbations de service.;2013-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-11-09;1889000;2014-12-31;590300;1584700;54;6,0;15,1;10,0;0,0;"Le budget global du projet  des afficheurs aux gares approuvé par une DAF demeure le même. Un délais s'étant écoulé entre les phases, nous avons un impact sur l'intégration des technologies sélectionnées dans les structures prévues à ces effets.
";2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;Requiert la mise en place de certaines mesures
13437;H11- Système d'alerte pour équipements et système de surveillance proactif;Agence métropolitaine de transport;Transports;028;Afin d'assurer un niveau de service de plus en plus élevé à la clientèle interne et externe, le département de TI souhaite améliorer ses outils de surveillance (monitoring).;2013-09-16;2013-12-31;2013-12-31;;Termine;0;2013-03-22;130000;2013-12-31;16500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0; L'entente cadre avec Microsoft a engendré une économie de coûts de 100 000$.;2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;
13440;Développement du système des échelles salariales;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SSRT-2013-04-5;Ce projet vise à développer un système permettant de gérer et de produire les échelles salariales des employés des secteurs public et parapublic.;2013-06-03;2015-09-01;;;Actif;0;2013-12-10;860900;2015-09-01;122800;503500;40;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:25:12;Progresse comme prévu.
13445;Système d'outils informatisés d'évaluation et de suivi (SOIES);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-091;Système d'outils informatisés d'évaluation et de suivi (SOIES);2013-01-21;2017-04-25;;;Actif;0;2012-11-08;943300;2017-04-25;83600;910000;8;8,4;5,3;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
13446;Systèmes d'inspection;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;K20;Suite au nombre sans cesse grandissant pour un soutien informationnel aux processus d'inspection en lien avec la santé publique et les établissements de santé et de services sociaux, développer un outil capable de gérer plusieurs domaines d'inspection en fonctions des besoins spécifiques de ces domaines;2013-07-01;2014-04-30;;;Actif;0;2013-04-01;350000;2014-04-30;190700;75000;90;10,0;0,0;10,0;0,0;Aucun écart dans ce projet;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;Progresse comme prévu.
13448; Migration suite bureautique et Windows 8;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-354; Migration suite bureautique et Windows 8;2013-05-15;2015-03-31;;;Actif;0;2013-04-04;2827900;2015-03-31;2219700;608200;78;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
13450;Bingo - Changements législatifs;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-339;Système d'émission de licence pour tenir des bingo et des licences pour les gestionnaires des salles de bingo;2013-04-02;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-12;279000;2014-12-31;222900;56100;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 15:23:27;Progresse comme prévu.
13451;Nouveau système de ventes (phase I);Société des établissements de plein air du Québec;Forêts, Faune et Parcs;DEV2013-2014-1;"Développement du nouveau système de ventes et réservations de produits et services (web et service à la clientèle).
";2013-05-01;2014-03-31;;;Actif;0;2013-12-06;850000;2014-06-30;291900;558100;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:27:23;Progresse comme prévu.
13452;Information de gestion;Société des établissements de plein air du Québec;Forêts, Faune et Parcs;DEV2013-2014-2;"Nous faisons face à un défi relatif au taux de fréquentation de nos établissements, nos volumes, nos ventes et profits.
Le contexte hautement concurrentiel de l’industrie du tourisme et des loisirs fait en sorte que nous devons être plus agile en réaction au marché et avoir une vue précise de notre situation.
La richesse des informations que nous possédons sur nos clients et leurs habitudes de consommation est importante et il nous faut l’exploiter. Le projet d’information de gestion a été identifié comme un des projets stratégiques. 
La Sépaq détient une multitude d’informations dans ses bases de données. Cette information n’est toutefois pas disponible pour permettre une analyse rapide des situations d’affaires. L’objectif du projet est donc de rendre accessible et exploitable l’information que la société détient dans ses systèmes de données.Cet objectif sera réalisable par l’approche BI.";2013-04-02;2014-09-27;;;Actif;0;2013-03-22;154100;2014-09-27;131800;23000;75;9,9;0,5;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 15:27:23;Progresse comme prévu.
13454;Solution financière intégrée de planification et de suivi budgétaire;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRHF #12. DGF  (147913010);Le projet permet la mise en place d'une solution financière intégrée afin de gérer à la fois le processus budgétaire, les prévisions financières et le coût de revient de façon intégrée.;2012-09-01;2015-03-01;;;Actif;0;2012-08-20;972700;2015-03-01;718700;254000;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13455;Solution de gestion des opérations aériennes;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SAG #5;Doter le CSPQ d'un nouveau système de gestion pour ses opérations aériennes, en mode service, en remplacement du système actuel désuet.;2012-04-18;2015-03-06;;;Actif;0;2012-04-01;465100;2015-03-06;228900;718600;80;0,0;103,7;10,0;0,0;.;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13456;SAGIR-RQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;"La solution applicative de SAGIR-RQ regroupera l’ensemble des fonctions de gestion des ressources humaines, matérielles et financières que Revenu Québec décidera d’exploiter à l’aide du PGI d’Oracle. 

Cette solution intégrée pourra également comporter un environnement informationnel adapté aux besoins de Revenu Québec.
";2013-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-10;17800000;2014-12-31;7517400;4859200;61;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13460;Implantation d'un Portail collaboratif avec une gestion intégrée des documents;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;2013-02;Mettre en place un outil de collaboration performant et convivial pour l'ensemble des employés de RECYC-QUÉBEC.;2014-04-15;2014-10-31;;;Actif;0;2014-04-16;421000;2014-10-31;103000;318000;24;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-05-30 16:01:54;Progresse comme prévu.
13469;2014 - Liste d'envoi;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;00055;Outil de gestion pour la listes des envois courriels pour des invitations et de gestions des contacts internes et externes de la SODEC.;2013-04-03;2014-06-01;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-01;105000;2014-03-31;88500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-05-30 09:52:45;
13471;S30- Refonte du site web de l'agence métropolitaine de transport: Mon profil;Agence métropolitaine de transport;Transports;030;Accroitre notre visibilité grand public en tant que promoteur du transport alternatif à l’auto solo.  Assurer l’uniformisation des messages corporatifs en fonction des canaux de communication.  Offrir une seul porte d’entré au client pour tous les services offerts par l’AMT.  Avoir un site web qui répond aux standards sur l’accessibilité du Web.;2013-05-01;2014-10-21;;;Actif;0;2013-12-17;1120000;2014-10-21;1016600;103400;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;Progresse comme prévu.
13475;RITM-Régions Nordiques ( Nunavik, Baie-James, Schefferville);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;"Projets visant à répondre aux besoins de clients pour des  services à haut débit dans les régions éloignées. Les administrations locales impliquées sont propriétaires et gestionnaires des infrastructures sur leur territoire. Le CSPQ assure l’interconnexion au RITM, le cas échéant, et fourni un encadrement de gestion (administratif, opérationnel et  sécurité) aux projets et aux services.  Il y a un projet distinct pour chaque région : 1- Baie-James : Interconnexion du réseau Eeyou au RITM; 2- Nunavik : Ce projet a trois composantes soit le soutien à l’exploitation (10%), le développement du plan et devis pour le renouvellement de contrat et l’ajout de diversité aux communications par satellite (50%) et le développement d’un plan stratégique SENQ: (40%); 3- Schefferville : Ajout de services par satellite à la communauté.";2013-04-01;2015-12-31;;;Actif;0;2013-04-01;1826000;2015-12-31;75500;1750000;27;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-13 13:27:39;Progresse comme prévu.
13478;RENIR-Mise en oeuvre du modèle de gouvernance en radiocommunication gouvernementale;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;L'avant projet était un exercice de repositionnement du CSPQ avant le renouvellement des contrats d'exploitation existants du RENIR qui viennent à échéance en 2016. La fin des contrats d'exploitation exige d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'assurer la continuite des services de radiocommunication. Conséquemment à l'avant-projet (exercice de repositionnement), le CSPQ se concentrera sur un rôle de maître d'ouvrage tandis qu'un fournisseur externe unique aura la responsabilité de maître d'oeuvre.;2012-09-01;2016-02-01;;2014-03-31;Annulé;0;2012-09-01;3866200;2016-02-01;720000;3146200;19;10,0;0,0;0,0;0,0;Ce projet n'aurait pas dû être inscrit car il ne fait pas partie des projets RI;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
13479;Entente MESS-RQ-CIS - Personnes n'ayant pas produit de déclarations (deux échanges);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5402;Identification, par le biais des échanges de renseignements avec Revenu Québec, des prestataires qui n’ont pas produit de déclaration de revenus, et, envoi automatisé d’une lettre pour les aviser d’en produire une et demander leur Crédit d’impôt pour solidarité.;2012-12-27;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-08-13;359600;2014-06-25;285600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 15:39:18;
13484;Gestion des activités;Curateur public;Famille;2741;"Le projet Gestion des activités  consiste à mettre en place ou à améliorer des fonctionnalités de support pour la gestion des activités que les projets en cours de développement s’attendent à voir déjà fonctionnelles au moment de leur implantation.
Dans certains cas, ces fonctionnalités sont requises par les projets utilisateurs durant leur phase de développement afin de vérifier la compatibilité et l’interaction entre les solutions développées dans leur projet et les fonctionnalités de support.
Sans être exhaustif, on retrouve parmi les projets utilisateurs qui s’attendent à avoir ces fonctionnalités implantées les projets : numérisation, personne, privé. Comptabilité, budget et patrimoine. 
";2013-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-04;975000;2014-12-31;861200;113800;90;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13486;Mise en place de la solution appareils mobiles pour les clients du CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;"Par sa grande popularité, les appareils mobiles sont devenus des outils de plus en plus demandés par les différents M/O, notamment l'utilisation de la tablette numérique (iPad, Surface, Androïd), des téléphones intelligents (iPhone, BlackBerry Z10, Androïd, etc).
Mise en place d'une infrastructure permettant la gestion des appareils mobiles pour le service de synchronisation du courriel, agenda et contacts dans un premier temps. 
Dans un deuxième temps évaluer la possibilité de rendre disponible l'accès aux infrastructures en intranet, tel que l'accès aux fichiers, aux applications, etc. et ce pour l'ensemble des appareils mobiles qui seront supportés par le CSPQ.";2012-01-01;2015-06-01;;;Actif;0;2014-02-04;834800;2015-06-01;508500;195700;65;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13488;Solution intégrée de virtualisation pour les postes de travail;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024618;Acquisition et mise en place d’une infrastructure intégrée de virtualisation de postes de travail.;2013-06-18;2014-06-30;;;Actif;0;2013-06-01;5078600;2015-03-31;319600;4759000;17;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13490;Remplacement des ordinateurs centraux du CSPQ et de sa clientèle;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024612;Projet visant l'acquisition et le remplacement des ordinateurs centraux gérés par le CSPQ.;2013-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-04-01;4462000;2014-03-31;3688600;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;
13491;Déploiement SCCM (remplacement SMS);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147044214;Ce projet vise à harmoniser la solution de gestion des postes de travail de tout le parc informatique du CSPQ vers la solution corporative déjà en place et à délester les solutions désuètes.;2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-02-12;6695800;2016-03-31;1929500;4766300;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13496;Refonte du privé;Curateur public;Famille;2744;Refonte du privé traite les informations de base relatives aux 11 000 situations de tutelles et curatelles privées ou familiales envers lesquelles le Curateur public a des devoirs de soutien et de surveillance, ainsi que le «plan de soutien et de surveillance» qui doit devenir l’un des outils de base du Curateur public en matière de soutien et surveillance des régimes privés de représentation.;2002-04-01;2016-03-31;;2014-01-01;Annulé;367;2002-04-01;4797700;2016-03-31;2897700;0;60;10,0;0,0;0,0;0,0;Ce projet a été défini, évalué et autorisé en 2008 à l’intérieur du programme de la planification stratégique des technologies de l'information. Compte tenu de l’évolution du programme lors des dernières années, ce projet a été intégré dans la vision stratégique des développements mission du Curateur public. En février 2014 cette vision stratégique a été présentée au Conseil du trésor qui l’a accueilli favorablement. Ainsi ce projet sera actualisé et réorganisé selon la stratégie adoptée et les sommes déjà investies seront récupérées lors de la réorganisation. Une nouvelle démarche d’approbation sera effectuée selon les règles en vigueur.;2014-03-31;2014-07-25 15:21:18;
13497;Information sur la personne;Curateur public;Famille;2743;Information sur la personne traite les informations de base relatives aux 13 000 personnes représentées par le Curateur public ainsi que les informations portant sur les dimensions juridiques, psychosociales et médicales, et du « plan de représentation » qui doit devenir l’un des outils de base du Curateur public en matière de représentation publique.;2002-04-01;2016-03-31;;2014-01-01;Annulé;0;2002-04-01;5403700;2015-03-31;1603700;0;30;10,0;0,0;0,0;0,0;Ce projet a été défini, évalué et autorisé en 2008 à l’intérieur du programme de la planification stratégique des technologies de l'information. Compte tenu de l’évolution du programme lors des dernières années, ce projet a été intégré dans la vision stratégique des développements mission du Curateur public. En février 2014 cette vision stratégique a été présentée au Conseil du trésor qui l’a accueilli favorablement. Ainsi ce projet sera actualisé et réorganisé selon la stratégie adoptée et les sommes déjà investies seront récupérées lors de la réorganisation. Une nouvelle démarche d’approbation sera effectuée selon les règles en vigueur.;2014-03-31;2014-07-25 15:21:18;
13498;Modernisation des infrastructures PFI;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P319;Ce projet consiste à mettre en place pour la plate-forme intermédiaire (PFI) les infrastructures de développement et d'intégration requises pour y permettre une migration complète des applications de la plate-forme centrale.;2013-01-01;2016-06-30;;;Actif;0;2013-09-25;7234200;2016-06-30;2124000;5100600;40;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;Progresse comme prévu.
13500;Registre des techniciens ambulanciers - phase 2;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;K11-2;Améliorations du registre national des techniciens ambulanciers et paramédics.;2013-06-01;2014-06-30;;;Actif;0;2014-03-24;255000;2014-06-30;102400;51000;82;10,0;0,0;10,0;0,0;La date de fin a été repoussée au 2014-06-01.  Des enjeux de disponibilité des ressources ont causé des délais dans le déroulement du projet.;2014-03-31;2014-05-30 14:35:20;Progresse comme prévu.
13503;Nouvelles lettres types et formulaires;Curateur public;Famille;2740;À l'occasion de la révision des processus effectuée au Curateur public, plusieurs lettres type et formulaires doivent être revus ou encore créés pour répondre aux besoins énoncés.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-02-04;730000;2015-03-31;295800;434200;79;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13504;Espace informationnel;Curateur public;Famille;2742;L'espace informationnel a pour but de permettre au Curateur public de recueillir et traiter les informations de gestion et celles requises en vue de prendre des décisions éclairées en matière de services à la clientèle.;2002-04-01;2014-12-31;;;Actif;242;2002-04-01;943700;2014-12-31;638400;305300;68;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13529;Conservation, Réutilisation, Visualisation de la photographie;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-14;"Le projet vise à assurer une gestion intégrée de la photographie et de la signature (P/S) des personnes assurées, et ce, afin d’en permettre la réutilisation et la visualisation.

La mise en place de la conservation, réutilisation et visualisation (CRV) de la P/S permettra de contribuer à l’atteinte de l’équilibre entre l’accès aux services et les contrôles effectués lors de la délivrance d’une carte d'assurance maladie (CAM) avec P/S.
";2013-01-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-11-12;952700;2015-03-31;333700;619000;35;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:50;Progresse comme prévu.
13549;SAGIR-2 livraison 2 et SAGIR-3;Société d'habitation du Québec;Forêts, Faune et Parcs;G23;Ce projet a pour but de mener à terme l'implantation de SAGIR-2 livraison 2 et de SAGIR-3, qui découlent de la Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR), afin de supporter la gestion des ressources humaines à la Société d'habitation du Québec.;2013-07-01;2014-08-31;;;Actif;0;2013-06-27;175000;2014-08-31;78300;96700;45;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 11:46:49;Progresse comme prévu.
13551;Migration assistée et tests automatisés du progiciel AvantGard Integrity (MAI);Finances ;Finances ;MFEQ-008;Migration d'une nouvelle version du progiciel et installation d'un environnement de tests automatisés.;2013-07-15;2015-03-31;;;Actif;0;2014-02-04;156600;2015-03-31;86600;70000;55;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:18:59;Progresse comme prévu.
13552;Arrimage des systèmes administratifs (ASA);Finances ;Finances ;MFEQ-007;Arrimage des systèmes administratifs du ministère des Finances avec ceux du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation;2013-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2014-02-04;284600;2014-03-31;292800;0;100;9,1;2,9;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:18:59;
13557;Mise à jour des logiciels des postes de travail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2015;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;2013-11-01;2018-03-31;;;Actif;0;2013-06-27;230000;2018-03-31;79700;50000;48;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 14:27:41;Progresse comme prévu.
13558;Mise à niveau de l'infrastructure de téléphonie IP de la VPSI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014619;"Consolidation et rehaussement du matériel et logiciel de l'infrastructure IP actuellement en place afin d'obtenir une infrastructure supportée, en haute disponibilité, conforme en terme de sécurité des données et d'intégrité ainsi qu'être en mesure d'offrir le services de téléphonie IP à de nouveaux clients ( CSST, SIQ).
Ce projet comprend également la mise en place de composantes requises pour la redondance des services de messagerie vocale et 911, rendre fonctionnel le 911 dans tous les sites ainsi que la mise en place de nouveaux serveurs au CTI de MTL afin d'assurer une relève régionale.";2013-06-01;2014-09-30;;;Actif;0;2014-02-11;262200;2014-03-31;218000;44200;95;10,0;0,0;0,0;60,0;Des essaies de relève doivent être réalisés pour finaliser le projet. Ces essaies impliquent une coupure complète, ces coupures ce font de façon très restreinte dans l'année la prochaine étant planifié en septembre 2014. ;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13560;Mise à niveau de la plate-forme bureautique;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;P2064;Le projet consiste à réaliser la mise à niveau du système d'exploitation des postes de travail à Windows 8.1 et de la suite bureautique à Office 2013.;2013-07-02;2015-02-28;;;Actif;0;2013-07-18;2886500;2015-02-28;1128200;1758300;39;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:37:12;Progresse comme prévu.
13567;Mise à niveau des postes de travail;Transports;Transports;P3980;Le système d'exploitation XP et la suite bureautique Office 2003 sont actuellement utilisés au Ministère. Le support de ces produits arrive à échéance en avril 2014. Le projet consiste à les remplacer par le système d'exploitation Windows 7 et la suite bureautique Office 2010 pour l'ensemble des postes de travail (6300).;2012-04-02;2015-09-30;;;Actif;0;2013-06-04;7932000;2015-09-30;3299000;4633000;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
13574;Mise à niveau des logiciels des postes de travail ;Commission des transports du Québec;Transports;MPT - Projet principal;La mise à niveau des logiciels des postes de travail au gouvernement du Québec est requise, car Microsoft met fin irrémédiablement au soutien de « Windows XP » et de « Office 2003 » le 8 avril 2014. À la fin de ce projet, « Windows 7 » et la suite bureautique « Office 2010 » seront installés sur tous les postes de travail de la CTQ.;2013-06-05;2014-05-20;2014-05-20;;Termine;0;2013-06-04;341800;2014-11-28;152300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-20;2014-05-28 09:43:12;
13575;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Commission des transports du Québec;Transports;MPT - Projet connexe;La mise à niveau des logiciels des postes de travail au gouvernement du Québec est requise, car Microsoft met fin irrémédiablement au soutien de « Windows XP » et de « Office 2003» le 8 avril 2014. À la fin de ce projet, toutes nos composantes logicielles connexes qui seront impactées par ce changement seront adaptées et mises à jour.;2013-06-05;2014-05-20;2014-05-20;;Termine;0;2013-06-04;200900;2014-11-28;164500;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-20;2014-05-28 09:43:12;
13578;Mise à niveau des logiciels des postes de travail (MAN-WIN7);Finances ;Finances ;MFEQ-009;Mise à niveau à Windows 7 et Office 2010 sur les postes de travail;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-04;869800;2015-03-31;619900;249900;71;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 13:18:59;Progresse comme prévu.
13584;Mise à niveau des postes - Projet connexe;Transports;Transports;P3981;Réalisation de l'ensemble des activités qui constituent un prérequis ou une dépendance forte avec le projet de mise à niveau des postes.;2013-04-02;2015-09-30;;;Actif;0;2013-06-04;4662000;2015-09-30;1031000;3631000;22;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 10:47:11;Progresse comme prévu.
13585;PMET - Phase préparatoire;Justice;Justice;0018C-320700081;"La phase préparatoire du programme a comme objectif l’identification,
à partir de l'analyse de l'environnement de travail actuel, 
des travaux requis pour permettre le passage vers Windows 8 et Office 2013. 
";2013-07-15;2014-09-01;;;Actif;0;2013-06-04;4171000;2014-03-01;3235200;1319300;47;7,2;9,2;0,0;79,7;"Une réévaluation des efforts et des échéanciers a été faite pour terminer les travaux de la phase préparatoire. L'envergure et la complexité du projet ont nécessité du renforcement de l'équipe de gestion de projet et des équipes affectées aux travaux de la phase préparatoire. Une demande de changement a donc été autorisée, rehaussant le coût global du projet de l'ordre de 10%
";2014-03-31;2014-05-30 15:24:27;Progresse comme prévu.
13587;Mise à niveau des postes de travail - projet connexe (P-100B);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800259;Ce projet vise la mise à niveau du système d’exploitation et de la suite bureautique pour l’ensemble des postes de travail du Ministère.;2013-07-02;2016-07-01;;;Actif;89;2013-06-04;1246600;2016-07-01;180300;1066300;14;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 12:45:05;Progresse comme prévu.
13588;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Curateur public;Famille;6108;Acquisition de la nouvelle version de Windows 8 Entreprise et de la nouvelle version d'Office 2013 dans la cadre du projet gouvernemental de la suite bureautique pour combler les besoins de mise à niveau des postes de travail des ministères et organismes assujettis à la loi sur le centre des services partagés du Québec (CSPQ).;2013-06-04;2014-06-30;;;Actif;0;2013-06-04;576600;2014-06-30;547100;29500;94;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13589;Nouveau poste de travail - Projet connexe;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.61.2;"Le nouveau poste de travail est un projet d’évolution fondamentale du cadre d’utilisation des postes de travail tout en étant un levier à l’évolution des services d’affaires de la Commission en terme d’agilité et de mobilité.

Ce projet de transformation s’appuie sur la migration du système d’exploitation et de la suite bureautique afin d’atteindre les cibles identifiées d’agilité et de mobilité tout en faisant bénéficier les utilisateurs des nouveautés offertes.";2014-01-01;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;4547900;2016-12-31;54200;4493700;2;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:15;Progresse comme prévu.
13596;Changement d'institution financière (CIF);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.80;Le présent projet vise à adapter les systèmes financiers et bancaires de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour se conformer au résultat de l’appel d’offres public concernant l’attribution des services bancaires. Le contrat ayant été attribué à la Caisse centrale Desjardins (CCD), il est requis d’apporter certaines modifications aux systèmes afin de supporter le changement d’institution financière et de s’arrimer avec ce nouveau fournisseur de services financiers et bancaires. La nouvelle entente débute à compter du 1er novembre 2013.;2013-04-01;2014-02-28;2014-02-28;;Termine;0;2013-08-27;646200;2014-02-28;539300;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:15;
13597;Conversion ARR - Mise en place des outils et environnements CICS/DB2;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77902;Le projet a pour but de développer des outils automatisés de validation, d'essais et de contrôle de la qualité et mettre en place l'environnement CICS/DB2.;2013-03-01;2017-03-31;;;Actif;0;2013-12-12;4119000;2016-12-31;1102600;3016400;28;10,0;0,0;8,1;6,4;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
13598;Migration Windows et Office - connexe;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 209B;Projet connexe du projet de Migration Windows et Office (DEV209). Ce sous-projet servira aux activités spécifiques au Ministère qui sont nécessaires et obligatoires suite à la migration de Windows et Offfice.  Soit la création des trousses des logiciels et applications maisons spécifiques, les essais de ceux-ci, le remplacement d'équipements non conforme, etc;2014-01-07;2015-05-31;;;Actif;0;2013-06-04;1463900;2015-03-01;492600;674200;17;10,0;0,0;4,7;21,7;Une partie du projet DEV 209 a été transférée à un nouveau projet connexe DEV 209B.  Le budget global n'est pas modifié mais plutôt réparti entre les deux projets.;2014-03-31;2014-05-27 13:55:20;Progresse comme prévu.
13601;Conversion ARR - Conversion vers CICS/DB2;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76920;Le projet a pour objectif de réaliser la conversion des applications du domaine de l'accès au réseau routier de la technologie IDMS DB/DC vers CICS/DB2 et d'exécuter les essais du portefeuille converti afin d'assurer le succès de conversion.;2013-03-01;2017-12-31;;;Actif;0;2014-04-24;10441400;2017-12-31;329200;10112200;3;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-04-30;2014-05-30 10:50:17;Progresse comme prévu.
13610;Mise à niveau des postes de travail (autre que Microsoft);Culture et Communications;Culture et Communications;0000-07-2;Mise à niveau des postes de travail (tout sauf les licences Microsoft);2013-10-15;2014-12-19;;;Actif;0;2013-06-04;940000;2014-12-19;0;940000;0;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-06 11:43:52;Progresse comme prévu.
13612;Progiciel de gestion des RH et du traitement de la paie nette;Société de la Place des Arts de Montréal;Culture et Communications;logiciel RH 01;Le projet vise à doter la PDA d'un logiciel intégré de gestion des RH et du traitement de la paie. Présentement, les applications en place pour cet type d'activités sont soit inexistantes ou manuelles, soit technologiquement désuète. La maintenance et le temps dévolus à ces applications ou activités par le personnel des TI et des RH n'est pas efficient.;2014-01-20;2014-06-26;;;Actif;0;2014-02-03;231000;2014-06-26;105000;126000;40;10,0;0,0;10,0;0,0;L'estimation du budget initial s'est avéré plus basse que la réalité, une fois l'appel d'offres complété et les travaux commencés;2014-05-05;2014-06-11 09:32:27;Progresse comme prévu.
13614;Renouvellement du logiciel de billetterie de la PDA;Société de la Place des Arts de Montréal;Culture et Communications;Billetterie 01;Le logiciel de billetterie actuel a plus de 10 ans et de nouvelles possibilités technologiques existent pour faciliter la vente de billets de spectacles. Le logiciel actuel offre peu de possibilités d'intégration avec les médias sociaux et il fournit une information de base au sujet de nos clientèle. Nous souhaitons nous doter une application robuste et à jour technologiquement pour faciliter la livraison de notre mandat.;2014-04-07;2015-09-26;;;Actif;0;2014-02-24;1400000;2015-09-26;100000;1300000;15;10,0;0,0;10,0;0,0;Le projet est présentement en appel d'offres. Le travaux doivent débuter en juillet 2014, après la sélection du fournisseur. ;2014-05-05;2014-06-11 09:32:27;Progresse comme prévu.
13621;Migration des postes de travail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;20021;Acquisition et déploiement d'un nouveau parc de postes de travail dédié à l'espace privé des différents sites de BAnQ;2013-11-15;2016-03-30;;;Actif;0;2011-03-30;1760000;2016-03-31;603000;652000;48;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 14:27:41;Progresse comme prévu.
13622;Système de reconnaissance de plaques d'immatriculations;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;SRPI;"Implantation d'un outil technologique permettant à la Sûreté d'exercer une veille en matière de sécurité routière. Il s'agit d'un système installé à bord d'un véhicule de patrouille qui est composé de 2 caméras et d'un terminal avec écran tactile. Les 2 caméras font la lecture de toutes les plaques d'immatriculation dans un périmètre établi. Quant au terminal, il fait la lecture et l'analyse des données recueillies. 

Ce dossier a été financé en presque totalité par la Société de l'assurance automobile du Québec à raison de 500 000 $ par année sur une période de 5 ans totalisant ainsi 2 500 000 $. À cet effet, une entente a été signée avec la SAAQ.";2011-04-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2011-02-07;2500000;2012-09-30;2757600;0;100;6,9;10,3;0,0;99,5;Des problématiques de sécurité ont fait en sorte que notre échéancier de livraison a dû être repoussé. Quant aux coûts, le budget ne comprenait pas certains frais nécessaires au déploiement. Ce projet est terminé depuis le 31 mars 2014.;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;
13624;SAGIR SGR-2 L2;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707579;La livraison 2 de SGR2 vise à doter le gouvernement du Québec de moyen d’alimenter et de suivre l’assiduité du personnel gouvernemental et de permettre l’exploitation des données de gestion à ce sujet.;2013-05-01;2014-08-31;;;Actif;0;2013-04-15;750000;2014-08-31;187800;464400;87;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-05 15:28:44;Progresse comme prévu.
13626;Retour automatique, convoyeur et tri automatisés - rez-de-chaussée;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2017;Mise en place d’une solution de gestion des retours en libre-service et de tri automatisé, « auto-retour », afin de rendre l’usager autonome dans ses transactions.;2013-12-01;2015-06-30;;2014-03-31;Annulé;0;2013-06-27;1040000;2015-06-30;50800;0;5;10,0;0,0;0,0;0,0;La portée du projet a été modifiée et la partie propre au projet RI a été éliminée.;2014-03-31;2014-06-17 10:39:07;
13628;Mise à niveau des logiciels des postes de travail (projet connexe);Curateur public;Famille;6107;Acquisition d'ordinateurs et de logiciels rendus désuets suite à la mise à niveau vers Windows 7 et Office 2010;2013-06-04;2014-06-30;;;Actif;0;2013-06-04;348400;2014-06-30;324100;24300;94;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 16:23:21;Progresse comme prévu.
13650;Projet infonuagique - Centralisation des logiciels;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.61.3;Ce projet consiste à réaliser des travaux pour réduire la complexité des infrastructures technologiques de la CSST autour du poste de travail des employés.  Les travaux effectués permettront de centraliser les logiciels afin de libérer le poste informatique de ses principaux composants et bénéficier des avancées technologiques telles la mobilité et l'infonuagique.;2014-01-06;2015-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;1631400;2016-12-31;161400;1470000;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:15;Progresse comme prévu.
13654;Projet Dotation en ligne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.145b - 4.170.3;Ce projet consiste à évaluer les exigences et impacts du remplacement des systèmes actuels de dotation en lignes par le nouveau service de dotation en ligne qui sera développé par le CSPQ.  Le CSPQ développera dans le cadre du programme SAGIR, une nouvelle solution de dotation en ligne pour l'ensemble des organismes de la fonction publique québécoise Cette solution offrira une couverture complète et intégrée du processus et des outils de dotation disponible pour les ministères et organismes.   La mise en ligne du nouveau service gouvernemental étant prévue au cours de l'année 2014, il devient impératif pour la Commission de planifier le remplacement des applications actuelles qui deviendront obsolètes à court terme.;2014-01-06;2014-12-31;;;Actif;0;2014-03-27;408400;2014-12-31;7700;292400;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:15;Progresse comme prévu.
13657;Évolution des produits de sécurité;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.121;Rehaussement les agents de protection antivirus - Logiciels de la plate-forme distribuée.;2014-01-01;2014-11-30;;;Actif;0;2013-12-17;318100;2014-11-30;22400;295700;13;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-27 09:58:15;Progresse comme prévu.
13689;SAGIR - Livraison phase 2 et phase 3;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P321;Ce projet vise à déployer à la Régie des rentes les fonctionnalités prévues aux phases 2 et 3 de SAGIR.;2013-06-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-01-29;250000;2014-12-31;39700;209400;19;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;Progresse comme prévu.
13697;Implanter un système de gestion de projets;Régie du bâtiment du Québec;Travail;37;" Le projet consiste en l'implantation d'un système de gestion de projets qui permettra d'offrir aux usagers un emplacement pour saisir, classer et mettre à jour les données par projet. En parallèle, des modèles et des gabarits seront mis en ligne afin d'uniformiser les nouvelles pratiques de gestion de projets et assurer ainsi l'interrelation entre les données des documents de projets. 
À la fin du projet, les rapports de suivi et les rapports d'avancement seront disponibles en temps réel, l'historique des projets, en lien avec les systèmes actuels de la RBQ, sera disponible pour des analyses approfondies.";2014-03-01;2014-10-01;;;Actif;0;2014-05-06;112000;2014-10-01;2600;109400;1;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-28 14:20:37;Progresse comme prévu.
13712;Migration Siebel;Régie du bâtiment du Québec;Travail;32;Dans le cadre du projet de migration des postes de travail, la RBQ doit mettre à jour le progiciel Siebel sur lequel est baséson principal système mission. La version actuellement utilisée ne supporterait pas le rehaussement des postes de travail vers Windows 8.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-05-06;2114400;2015-03-31;210600;1903800;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-28 14:20:37;Progresse comme prévu.
13713;Migration Ascent Capture - numérisation GIC;Régie du bâtiment du Québec;Travail;42;Migration du système de numérisation des documents déposés dans le système GIC.;2013-11-25;2015-05-01;;;Actif;0;2014-05-06;409300;2015-05-01;64300;345000;15;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-28 14:20:37;Progresse comme prévu.
13714;Migration des postes de travail vers Windows 8.1 et Office 2013;Régie du bâtiment du Québec;Travail;35;Migrer les postes de travail de Windows XP vers Windows 8.1 et Office 2013;2013-04-01;2016-01-01;;;Actif;0;2014-05-06;1094400;2016-01-01;403200;691200;35;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-28 14:20:37;Progresse comme prévu.
13715;Mise à niveau des serveurs AIX / Oracle;Régie du bâtiment du Québec;Travail;34;Mettre à jour les applicatifs / serveurs Oracle dans le cadre de la migration Windows 8.1.;2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-05-06;938000;2016-03-31;101500;836500;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-28 14:20:37;Progresse comme prévu.
13748;Refonte du site Web corporatif de RECYC-QUÉBEC;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;15-P50 -2014;Refonte  complète du site Web corporatif de RECYC-QUÉBEC  sur une nouvelle plateforme en vue d'améliorer l'organisation et la qualité de l'information offerte aux citoyens.;2014-02-15;2016-01-16;;;Actif;0;2013-11-28;731000;2015-11-15;26000;705000;10;10,0;0,0;7,1;9,7;L’échéancier du projet de refonte du site web corporatif de RECYC-QUÉBEC a été retardé puisque les ressources nécessaires pour mener à bien le projet n’étaient pas disponibles, l’organisation ayant privilégié des projets prioritaires.;2014-05-30;2014-05-30 16:01:54;Progresse comme prévu.
13779;Système de production des subdivisions territoiriales forestières (STF);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340210;Remplacer le système SIEF (Système d'Inventaire ÉcoForestier) actuel qui produit le COAD (Combiné administratif) à la DIF (Direction des inventaires Forestiers) suite à un transfert de responsabilités vers la DGIF pour les STF (Subdivisions Territoiriales Forestières - COAD). On peut donc anticiper une période de transition pouvant aller de 1 à 2 année(s) vers une cible opérationnelle. Dans ces circonstances, la mise en œuvre rapide d’une solution transitoire dite de « filet de sécurité », est incontournable puisque la solution cible n'est pas opérationnelle. Le projet consiste à produire un environnement temporaire sécurisé pour les subdivisions térritoriales forestières (STF).;2013-05-13;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-06-20;156500;2014-04-30;123200;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-11 16:39:51;
13822;Migration de Virtuo financier;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2014-26;Réaliser la migration vers une nouvelle version du progiciel Virtuo financier, dû à la désuétude de sa version actuelle. Ce progiciel est une composante essentielle de RISE qui produit l’ensemble des états financiers des régimes de retraite.;2014-03-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-26;166900;2014-12-31;7900;159000;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
13835;Développement et mise en œuvre du bureau de projet institutionnel CARRA;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2014-24;Élaborer et offrir aux gestionnaires de portefeuille, programmes et projets de la CARRA les éléments prioritaires pour jouer efficacement leur rôle, notamment la planification et le suivi du portefeuille de projets et le soutien à la gestion de programmes et projets.;2014-03-15;2015-06-30;;;Actif;0;2014-02-26;437200;2015-06-30;7300;429900;2;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
13836;Implantation SAGIR RH (SGR2 L2 et SGR3);Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2013-10;L’implantation de SAGIR est l’un des plus importants projets de changement organisationnel et le plus grand projet d’implantation d’un progiciel de gestion intégrée (PGI) au Canada. La maîtrise d’ouvrage de ce projet a été confiée au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), tandis que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la Direction générale des solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources (DGSAGIR) du Centre des services partagés du Québec (CSPQ). Cette dernière est responsable de fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires à l’implantation et à la mise en production de SAGIR pour l’ensemble des sites. Les ministères et organismes sont, quant à eux, responsables de l’implantation de cette solution.;2014-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-06-05;679000;2014-12-31;249400;344000;42;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
13881;H1044- Déploiement de panneaux à message variable (PMV) aux gares - LOT 4;Agence métropolitaine de transport;Transports;038;Installation dans les gares du Train de l'Est (lot 4)  du système d'affichage en temps réel permettant la diffusion des horaires de train en temps réel ainsi que la diffusion de messages en cas de perturbations de service.;2013-10-01;2015-07-13;;;Actif;0;2014-02-18;1218200;2015-07-13;3000;1229800;17;9,6;1,2;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-06-10 09:49:01;Progresse comme prévu.
13882;Sélection et implantation d'un outil de gestionnaire de campagne;Agence métropolitaine de transport;Transports;39;"Mettre en place un outil permettant à l’équipe marketing de s’appuyer sur la connaissance des clients pour gérer de façon autonome les communications avec nos clients.
Permettre de suivre et de mesurer les effets des communications sur nos clients afin de pouvoir évaluer les effets d’une campagne mais également enrichir notre connaissance des clients actuels et potentiels.
Profiter de toutes les opportunités de communication avec le client (incluant les communications opérationnelles) pour personnaliser leur contenu et appuyer l’accompagnement client.";2014-01-15;2014-07-25;;;Actif;0;2014-03-25;253700;2014-07-25;6900;246800;25;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-05-30 15:05:56;Progresse comme prévu.
13883;Automatisation des dossiers transférés au TAQ (Tribunal administratif du Québec);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P329;Ce projet vise à optimiser le processus d'assemblage électronique du dossier TAQ et à s'arrimer au projet TAQ sans papier, en cours actuellement au Tribunal administratif du Québec.;2014-01-01;2014-11-30;;;Actif;0;2014-02-28;116100;2014-11-30;16000;100100;17;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-29 11:15:39;Progresse comme prévu.
13902;Migration de l'infrastructure de messagerie vers Exchange 2010 de l'ITP - (R);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;147xx4591;"L’infrastructure actuelle de courrier électronique des clients MESS, MFA, CGAP, OSRCPC, MTRAV, RBQ et CRT est basée sur Exchange 2003.  Cette version d’Exchange ne sera plus supportée à partir d’avril 2014.  En plus de cette désuétude logiciel, les serveurs physiques supportant la solution sont également désuets (mis en place en 2005).Différentes infrastructures BES sont aussi présentes pour ces clients permettant la synchronisation du courriel, des contacts et des agendas avec les BlackBerry.
Le projet vise à migrer les boites de messagerie des serveurs Exchange 2003 vers l'infrastructure Exchange 2010 de l'ITP.  Le service BES sera aussi déplacer vers le serveur BES de l'ITP.";2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-12-01;1282300;2016-03-31;181300;1038900;25;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13903;Rehaussement des antivirus;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014274;Ce projet vise l'acquisition et la mise en place d’une solution unique d’antivirus pour l’ensemble des infrastructures gérées par le CSPQ ainsi que le délestage des solutions désuètes.;2013-04-15;2015-03-30;;;Actif;0;2013-04-01;2388500;2015-03-30;57100;2331400;20;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13904;Rehaussement de l'infrastructure d'accès Internet dont les Proxy ISA2004;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024528;Acquisition et mise en place d’une nouvelle solution d’accès à internet unique pour l’ensemble de la clientèle.;2014-01-20;2014-10-31;;;Actif;0;2013-04-01;382500;2014-10-31;55400;299500;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13905;Mise à niveau des logiciels de postes de travail - réalisation des travaux de mise en commun  ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #110 - 147034300;"Coordination de l'ensemble des projets de mise à  niveau des logiciels des postes de travail.  
Phase organisation (préparer et organiser les projets de MàNP et identification des éléments de mise en commun)
Phase réalisation (réaliser les travaux de mise en commun)
Phase mise en oeuvre (les MO réalisent les projets de MàNLPT selon les stratégies élaborées lors de la phase organisation.";2013-10-07;2015-03-31;;;Actif;0;2013-10-01;1300000;2015-03-31;840000;460000;85;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13906;Implantation d’un gestionnaire de travaux en différé;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017409;Ce projet vise  l'acquisition et la mise en place d’une solution d'orchestration des travaux en lots;2014-01-06;2014-12-31;;;Actif;0;2013-04-01;1584600;2014-12-31;146000;1438600;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13907;Virtualisation des serveurs de la solution d'affaire SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017417;"Virtualisation des serveurs d'infrastructures de la solution d'affaires SAGIR en production.   
";2012-05-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-05-01;781500;2015-03-31;204000;577400;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13913;Désuétude des bastions de la solution d'affaires SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017415;Ce projet vise le remplacement des infrastructures désuètes de périmètre de la solution d'affaires SAGIR;2014-01-06;2014-12-31;;;Actif;0;2013-04-01;334700;2014-12-31;2800;329100;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-13 13:27:39;Progresse comme prévu.
13916;Migration DB2 V9.1 à 10.1;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014637;Projet visant le déploiement de la version courante d'un logiciel de la plateforme centrale (DB2 V10) dans les environnements.;2013-07-01;2014-10-31;;;Actif;0;2013-04-01;127500;2014-10-31;68400;59100;55;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13917;Migration de «DatacomDB», «DatacomCICS Services», «CA-IDEAL» et «CA-IPC » à la version 14;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014593;Déploiement d'une suite de logiciel de la plateforme centrale dans les environnements du MJQ, MSP et de la RAMQ.;2013-04-01;2014-11-30;;;Actif;0;2014-04-01;169700;2014-11-30;61700;108000;55;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13918;Migration de IDMS v17 à IDMS v18;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;147014571;Déploiement de «IDMS-DB version 18 dans les environnements centraux (Partagé, MESS, RRQ et RQ) pour chacun des niveaux fonctionnels des clients.;2012-12-01;2014-06-30;;;Actif;0;2013-04-01;185900;2014-06-30;147400;38500;70;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13920;Consolidation des accès à distance;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014605;Ce projet vise l'extension des solutions corporatives déjà en place pour l'ensemble des besoins de la clientèle et le délestage des solutions désuètes.;2013-04-01;2014-06-30;;;Actif;0;2013-04-01;385700;2014-06-30;134400;251300;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13922;Redondance SECRA pour les M-O;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #149 - 147110648;Mise en place de la redondance du système d'enregistrement des communications, de réécoute et d'archivage;2013-07-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-04-09;466100;2014-12-31;22800;443300;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Progresse comme prévu.
13923;MANLPT - Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #53 - 147xx4604;"Le projet vise à combler le besoin primordial de doter le parc informatique sous la responsabilité 
de la VPSI du CSPQ d’un système d’exploitation et d’une suite bureautique supportés par le fournisseur.";2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-04-30;21965100;2015-12-31;10973500;11572400;15;9,2;2,6;7,3;9,0;"Il y a eu un repositionnement sur le système d'exploitation à Windows 8.1 accompagné d'un retard dans le dépôt de l'appel d'offres. Un décalage dans les premières vagues de déploiement est prévu au calendrier.

";2014-03-31;2014-06-12 16:16:36;Requiert la mise en place de certaines mesures
13924;Impacts applicatifs de la mise à niveau des logiciels des postes de travail - (R);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #54 - 147xx4608;Ce projet vise à évaluer les impacts applicatifs requis par le projet de Mise à niveau des logiciels des postes de travail, ainsi qu'à effectuer les adaptions aux applications requises pour le fonctionnement de celles-ci sur Windows 8.1, Office 2013 et Internet Explorer 11.;2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-04-30;8881000;2016-03-31;1426300;3373400;12;10,0;0,0;10,0;0,0;.;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13926;Logiciel d'accueil (Solve-TPX);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147022970;Ce projet vise le remplacement de logiciel de la plateforme centrale afin de réduire le nombre de produits différents qui ont les mêmes fonctions.;2011-12-01;2014-12-31;;;Actif;0;2011-07-01;364200;2014-12-31;198400;165800;70;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13927;Mise à niveau de Oracle DB et OAS - ATW;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147034547;Ce projet vise à mettre en place les infrastructures requises et à migrer les applications concernées à la version courante du système de base de données.;2013-06-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-04-01;1142400;2016-03-31;142000;1000400;30;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13928;Rehaussement des environnements Oracle de Vegas;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024547;Ce projet vise à mettre en place les infrastructures requises et à migrer les applications concernées à la version courante du système de base de données.;2013-09-01;2015-03-01;;;Actif;0;2013-04-01;695200;2015-03-01;110000;585200;70;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13929;Rehaussement des environnements Oracle Great Plains;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale; VPSI - 147014547;Ce projet vise à mettre en place les infrastructures requises et à migrer les applications concernées à la version courante du système de base de données.;2013-09-01;2015-03-01;;;Actif;0;2013-04-01;420200;2015-03-01;88800;331400;75;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13931;Mise à niveau WebSphere Portail et Application Server (WAS) - Volet clicSécur;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024446;Ce projet vise la mise à niveau des portails utilisés par la solution d’affaires Servise Québec de même que des systèmes d'exploitation de ces infrastructures.;2013-12-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-04-01;420600;2015-03-31;66600;354000;15;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13932;Mise à niveau WebSphere Portail et Application Server (WAS) - Volet PGSE;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147034446;Ce projet vise la mise à niveau des portails utilisés par la solution d’affaires PGSE de même que des systèmes d'exploitation de ces infrastructures.;2013-07-01;2014-09-01;;;Actif;0;2013-04-01;132100;2014-09-01;32700;99400;5;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13933;Mise en place lien 1500CD-425SA et commutateurs CTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI-147082981;Mise en place d'un lien redondant entre le CTI du 1500 Cyrille-Duquet et celui du 425 St-Amable. Mettre en place une solution de distribution du réseau de type CTI.;2010-10-01;2014-08-31;;;Actif;0;2012-04-01;890000;2014-08-31;704000;186000;70;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13939;Visioconférence;Conseil exécutif;Conseil exécutif;DIGD14-01;Installation d'équipements de visioconférence dans les différents bureaux du MCE.;2013-09-02;2014-11-14;;;Actif;0;2013-08-30;121000;2014-11-14;28900;91500;40;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-06-06 10:40:10;Progresse comme prévu.
13942;Téléphonie IP;Conseil exécutif;Conseil exécutif;DIGD14-03;Remplacement des systèmes téléphoniques désuets par des téléphones utilisant les technologies IP;2014-03-13;2015-01-30;;;Actif;0;2014-03-13;375400;2015-01-30;247100;128300;50;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-05-30;2014-06-06 10:40:10;Progresse comme prévu.
13943;ODP - Amélioration de la facturation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-15-2;Ce projet consiste principalement à améliorer les composantes systémiques reliées au domaine d'affaires participation afin de mieux supporter l'employeur dans son processus de déclaration annuelle et dans la correction de données déclarées. De plus ce projet consiste à intégrer des chaînes de traitement pour supporter les travaux annuels;2014-01-01;2015-10-30;;;Actif;0;2012-12-06;1577800;2015-10-30;186200;1283700;13;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-05-30 17:05:26;Progresse comme prévu.
13960;Révision de l'architecture de l'infrastructure d'accueil;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024413;Mise en place d’une infrastructure réseau, servant à relier entre eux l’ensemble des zones réseaux afin d'uniformiser l'exploitation des infrastructures et augmenter la robustesse des infrastructures d'accueil.;2014-02-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-04-01;292200;2015-03-31;131600;160600;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13962;Remplacement CMAE et consolidation du CTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147142981;Remplacement des centres modulaires d'alimentation électrique (CMAE) par une nouvelle solution de distribution permettant de décentraliser la distribution en installant des panneaux électriques pour chaque rangée de cabinets.;2013-09-01;2014-06-30;;;Actif;0;2012-04-01;188000;2014-06-30;122600;65400;40;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13963;Augmentation de la capacité électromécanique du CTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147182981;Augmenter la capacité électromécanique du CTI du 1500 Cyrille-Duquet afin de permettre d’utiliser l’ensemble de la superficie du centre de traitement disponible.;2012-04-01;2015-06-01;;;Actif;0;2013-03-01;247300;2015-06-01;110300;137000;20;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13965;Rehaussement des outils de surveillance du matériel Intel;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024549;Mise en place des consoles de gestion et des agents afin de permettre la surveillance des infrastructures.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-04-01;401500;2015-03-31;98100;303400;30;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13967;Rehaussement Win2K - SQL2K CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024599;Ce projet vise à réaliser le rehaussement du système d'exploitation Windows 2000 et des bases de données SQL 2000 vers une infrastructure à jour . Les infrastructures visées par ce projet sont celles du CSPQ.;2013-07-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-04-01;2381000;2016-03-31;190800;2190200;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13968;Rehaussement des systèmes d’exploitation des serveurs Windows 2003 volet RDS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147034580;La plateforme Microsoft Windows 2003 est en fin de support, l'orientation est de procéder à la migration vers la version courante Windows 2012 et de procéder aux travaux afin de mettre en place les infrastructures requises pour la gestion et l'exploitation de cette technologie.;2013-06-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-04-01;112800;2014-03-31;112800;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;
13971;Rehaussement Win2K - SQL2K - MESS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014599;Ce projet vise à réaliser le rehaussement du système d'exploitation Windows 2000 et des bases de données SQL 2000 vers une infrastructure à jour. Les infrastructures visées par ce projet sont celles du MESS.;2013-04-01;2014-06-30;;;Actif;0;2013-04-01;2042200;2014-06-30;363900;1678300;75;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13972;Virtualisation du laboratoire de la solution SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017419;Ce projet vise la virtualisation des serveurs d'infrastructures de la solution d'affaires SAGIR en laboratoire.;2012-04-01;2014-09-30;;;Actif;0;2012-04-01;498800;2014-09-30;170100;320700;10;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
13973;Mise à niveau de Oracle DB et OAS - Projet porteur;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147xx2777;Ce projet vise à élaborer la solution de référence et mettre en place les infrastructures horizontales partagées par le CSPQ et ses clients;2012-02-01;2014-03-31;2014-03-31;;Termine;0;2013-04-01;1823700;2014-03-31;1444000;0;100;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;
13976;Infrastructure technologique de Numérisation – CSST;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147027149;Acquisition et installation d'une nouvelle infrastructure technologique en support aux activités de numérisation dû à l'accroissement de volume découlant de l'entente avec la CSST.;2013-01-21;2014-06-30;;;Actif;0;2013-01-21;918800;2014-06-30;474900;443900;80;10,0;0,0;10,0;0,0;;2014-03-31;2014-06-12 16:16:37;Progresse comme prévu.
