Id_du_projet;Nom_du_projet;Nom_organisme;Nom_portefeuille;Numero_assignation_de_projet;Description_du_projet;Date_de_début_prévue;Date_de_fin_prévue;Date_de_début_réelle;Date_de_fin_révisée;Budget_autorisé_initial;Budget_autorisé_révise;Montant_réel_dépensé;Cout_estimé_pour_completer_le_projet;Pourcentage_avancement;Cote_de_coût;Variation_de_coût;Cote_écheancier;Variation_écheancier;Explication_des_écarts;Date_de_réference;Date_de_publication;Appréciation_de_organisme
1242;Système d'information opérationnelle - Amélioration du processus de production et de diffusion des statistiques corporatives;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;SIO-KZN;Le projet doit permettre d’améliorer la production des statistiques tout en assurant leur qualité, en arrimage avec le projet prévu de mise en place d’un environnement informationnel. Les solutions qui seront mises en place doivent tenir compte de l’ensemble de ces aspects, tout en s’assurant de respecter les meilleures pratiques du domaine (documentation, normes, sécurité, intégrité des données, etc.).;2005-04-01;2010-12-01;2011-01-01;2013-12-31;802600;;320200;482400;25;10.0;0.0;3.2;28.8;;2012-12-31;2013-05-17 10:56;Vert
1270;Développement de la 2e génération de l'Espace international du Portail gouvernemental de services (PGS);Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Espace2;La 2e génération de l'Espace international vise à promouvoir le Québec et attirer les clientèles étrangères, simplifier et personnaliser les services offerts aux clientèles étrangères et doter les conseillers et les diplomates d'outils performants.Elle vise plus particulièrement à communiquer aux clientèles étrangères des contenus concertés et regroupés en un seul site et, par conséquent, à briser les silos entre les MO actifs sur la scène internationale.;2005-02-01;2010-10-01;2005-02-01;2012-10-01;7429600;;3940500;3489100;45;10.0;0.0;;0.0;Le Secrétariat du Conseil du Trésor n’ayant pas octroyé de budget pour ce projet en 2012-2013, le ministère a suspendu celui-ci. La portée et le mode de financement seront donc à revoir par le ministère.;2012-12-31;2013-05-17 11:04;Suspendu
1274;Planification stratégique des technologies de l'information (PSTI);Curateur public;Santé et Services sociaux;PSTI;"Le programme de la planification stratégique des technologies de l’information vise à développer une solution d'affaires afin de moderniser les outils de travail du
Curateur public.
Le Curateur a obtenu 3 autorisations pour la réalisation du programme réparties ainsi : CT197786 (2002), 206375 (2008) et 208523 en 2009.

Considérant la situation du projet, le Curateur public a réalisé un plan de réalignement et développe, actuellement, une stratégie de réalisation, entériné en juin 2012.";2002-03-01;2014-03-31;2008-05-01;2014-03-31;13065900;39619800;36610200;3009600;68;10.0;0.0;10.0;0.0;"Planification stratégique des technologies de l'information (PSTI), 36,9 M$

Des écarts de délais et de coûts sont constatés. Des discussions sont en cours  au Curateur public et auprès du DPI pour établir une stratégie permettant de finir le projet.

Les dépassements de coûts sont dus à :

- l’acquisition de logiciels et le renouvellement des licences qui sont nécessaires à la réalisation du projet;
- le report de la date de livraison de certaines composantes du projet, ce qui a contraint le Curateur public à maintenir en poste les ressources internes et à prolonger le mandat des ressources externes;
- l’ajout de demandes de changements pour des travaux initialement non inclus dans les contrats des prestataires de services;
- des coûts indirects se sont cumulés dans le coût du projet tels que les coûts de gestion, les coûts administratifs (incluant les loyers, les acquisitions, etc.) et les frais de déplacement;
- des coûts supplémentaires sont associés aux travaux de révisions des processus et de l’architecture.

";2012-12-31;2013-05-15 14:23;Rouge
1334;Refonte des systèmes TAQ et EMS (module révision);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;UCRE1075;Les modifications apportées par la Loi sur la justice administrative et autres dispositions législatives visent à simplifier le processus actuel de révision administrative afin que les délais d'attente des citoyens soient considérablement réduits.;2006-04-07;;2006-04-07;2014-05-31;2426100;913700;642100;271600;70;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Vert
1380;2013 - Rehaussement applicatif;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;Projet E;Révision de la structure de données et de certaines fonctionalités. Prérequis pour le développement d'un outil de gestion pour la direction générale Cinéma et production télévisuelle, réduction de la redondance dans la saisie de données.;;2007-12-01;2012-04-01;2013-03-01;284200;;105000;10000;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-19 11:37;Vert
1445;Gestion intégrée des documents (GID);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P114;"Ce projet consiste à mettre en place une solution de gestion électronique des documents administratifs afin de :
- rendre les documents administratifs accessibles et partageables,
- accéder rapidement aux documents en agissant dès le début du cycle de vie des documents (création, classement, diffusion, disposition),
- se positionner pour respecter les exigences légales relatives aux documents sous forme ""électronique"".";2005-04-01;2011-06-30;2005-04-01;2013-06-30;4209400;5447800;4423900;1023900;80;10.0;0.0;2.7;32.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:38;Vert
1695;SIRP;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;SIRP;Le projet SIRP consiste à transférer les communications opérationnelles de la Sûreté sur le Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR). Ce transfert se fera en remplaçant l'ensemble des équipements de radiocommunications et en introduisant les ordinateurs véhiculaires ainsi que la radiotransmission de données. Il a également pour mandat la modernisation complète des centres de gestion des appels, notamment, en remplaçant le système actuel utilisé par les préposés aux télécommunications un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO).;2003-04-01;2013-03-01;2003-04-01;2015-12-31;36900000;;25500000;19768600;63;4.5;22.7;0.6;45.7;Pour être déployé, le projet SIRP doit s’appuyer sur une infrastructure complète. Or, cette dernière n’est pas entièrement mise en place, ce qui explique les délais additionnels que connaît actuellement le projet SIRP dans le cadre de son déploiement. Ces retards ont et continuent d’avoir un impact sur le cadre financier, puisqu’ils entraînent des coûts rattachés au maintien de l’équipe qui est chargée de l’implantation du SIRP (rémunération, honoraire de consultation, etc.).;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Jaune
1715;Système d'empreintes digitales;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707505;Remplacement du système actuel de traitement des empreintes digitales et des photographies signalétiques. Ce système a atteint sa fin de vie utile depuis 2007 (fin du support du fournisseur).;2005-04-01;2011-03-01;2005-04-01;2013-09-30;9954200;;871300;6978700;82;10.0;0.0;0.8;44.8;Retard principalement attribuable au niveau du processus administratif. Il s’agit d’un dossier très complexe, et en conséquence, les étapes de rédaction du cahier des charges, la période de publication de l’appel d’offres, les questionnements et les délais additionnels demandés par les fournisseurs potentiels combiné aux problèmes de traduction (fournisseurs spécialisés inexistants au Québec) ont fait en sorte que l’échéancier s’est prolongé au-delà de notre planification. Le contrat avec le fournisseur sélectionné a finalement été signé en décembre 2011;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
1747;Mise à niveau du système d'information de gestion institutionnel;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGAI-05;Suite à la désuétude du système et afin de mieux répondre aux nouvelles exigences de reddition de compte, le projet vise à améliorer le système d'information de gestion institutionnel visant à mesurer la performance de l'organisation et à produire des tableaux de bord.;2009-05-01;2011-03-01;2010-01-01;2012-06-18;933000;;798100;0;100;10.0;0.0;0.0;97.6;En raison de la refonte du système téléphonique, la date de fin prévue avait été reportée du 31 mars 2011 au 31 mars 2012. Ce retard n'a pas eu d'impact sur le déploiement de la solution technologique. La refonte devait précéder l'automatisation des indicateurs téléphoniques. Toutefois, ces indicateurs n'ont pu être intégrés au système avant la date d’échéance reportée.;2012-12-31;2013-05-21 14:18;Termine
1755;Refonte du site internet pour les professionnels de la santé;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGRP-20;Les principaux objectifs du plan stratégique 2004-2008 visent l'amélioration des services aux professionnels par une optimisation des processus et contrôles ainsi que l'exploitation optimale des technologies de l'information. La refonte du site propose de regrouper les informations et services par profession sous la forme d'un dossier du professionnel personnalisé. Deux sondages faits auprès de 6 000 professionnels démontrent que le site a atteint ses limites et qu'une refonte est nécessaire.;2009-04-01;2011-03-01;2009-04-01;2014-03-31;854700;;542800;311900;60;10.0;0.0;0.0;100.0;"Le projet de refonte du site internet pour les professionnels de la santé a été découpé en deux phases lorsque la Régie a priorisé la refonte du site internet de la RAMQ. La première phase, déployée en avril 2012, consistait en la refonte de la section professionnels de la santé du site internet RAMQ. La deuxième phase qui consiste à déployer un portail pour les professionnels de la santé est actuellement en cours. Un dossier de repositionnement pour s'assurer des besoins est prévu pour le 31 mars 2013. Les étapes d'architecture et de réalisation suivront en 2013-2014.
";2012-12-31;2013-05-21 14:18;Vert
1789;Projet Services en ligne des aides techniques et modernisation des processus;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-41;Le projet de Services en ligne des aides techniques et modernisation des processus vise l'amélioration des façons de faire en maintenant les cadres législatif et réglementaire actuels de quatre programmes d'aides techniques. Un service de facturation en ligne sera offert pour les dispensateurs des programmes: appareils suppléant à une déficience physique, aides auditives, aides visuelles et prothèses oculaires.;2007-11-01;2012-03-01;2007-11-01;2013-03-31;8976700;;8776300;120900;99;10.0;0.0;4.5;22.6;La date de fin du projet a été reportée pour tenir compte du délai requis par certains partenaires afin de réaliser des travaux d'adaptation de leur système informatique pour transiger avec le système SELAT de la Régie. Durant ce délai, la Régie a assumé un soutien continu auprès de ceux-ci.;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Vert
1892;Système d'écoute électronique;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707539;Acquisition d'équipements pour le remplacement du système d'écoute électronique.;2007-04-01;2011-03-01;2009-03-01;2014-03-31;5091000;;2000;5089000;0;10.0;0.0;0.0;143.8;Retard principalement attribuable au niveau du processus administratif. Il s’agit d’un dossier très complexe, et en conséquence, les étapes de rédaction du cahier des charges, la période de publication de l’appel d’offres, les questionnements et les délais additionnels demandés par les fournisseurs potentiels combiné aux problèmes de traduction (fournisseurs spécialisés inexistants au Québec) ont fait en sorte que l’échéancier s’est prolongé au-delà de notre planification. Nous sommes présentement au stade de l'évaluation des soumissions des fournisseurs.;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
1995;Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR) voix et données;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGRT;Déploiement d'un réseau moderne de radiocommunication (voix et données) couvrant l'ensemble du territoire québecois, interopérable et conçu pour les organisations de sécurité civil (SQ, polices et pompiers municipales, ambulances, SOPFEU, etc.) et publique.;2002-08-01;2013-03-31;2002-08-01;2013-03-01;331500000;;294052000;27948000;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
3213;Solution d'affaires en gestion intégré des ressources (SAGIR) Phase SGR2 - Gestion des ressources humaines;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR 147930500, 147930501, 147930502, 147930504;La phase SGR2 - Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR vise la modernisation de l'ensemble des pratiques et outils de gestion des ressources humaines, à l'exception de ceux concernant la dotation (phase SGR3) et du calcul de la paie (phase SGR7).;2007-09-01;2010-06-01;2008-09-01;2014-08-01;103800000;;81960000;21840000;70;10.0;0.0;10.0;0.0;Échéancier révisé;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
3318;Modernisation de la radiocommunication pour la voix et les données RENIR;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;69307;Modernisation du système de radiocommunication des contrôleurs routiers en lien avec la mise en place du Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR) et du rehaussement du réseau de transmission de données de 2e génération (RTD-2G).;2006-01-01;2009-12-31;2006-01-01;2012-12-31;1675700;4248300;3319200;929100;95;10.0;0.0;0.0;75.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:16;Vert
3337;Infrastructure d'intégration;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;70204;Mettre en place des solutions d'intégration pour uniformiser et simplifier les communications entre les applications de la SAAQ et celles des organismes externes et partenaires.;2006-01-01;2012-12-31;2006-01-01;;3967500;0;3670300;297200;93;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:20;Vert
3349;Évolution de l'environnement informationnel;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71210;Ces travaux visent à rendre disponible des données d’intérêt corporatif dans l'environnement informationnel.;2007-01-05;2012-12-31;2007-01-05;2012-04-30;4506100;1792400;1749700;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:42;Termine
3355;Évolution du système d'exploitation des postes de travail;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71204;Évolution du système d'exploitation des postes de travail de la SAAQ.;2007-04-01;2013-03-31;2007-04-01;;12047200;0;7522300;4524900;70;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 14:14;Vert
3356;Évolution du système d'exploitation des serveurs;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71205;Évolution du système d'exploitation des serveurs de la SAAQ.;2007-12-01;2013-09-30;2007-12-01;;9434300;0;5611600;3822700;57;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:39;Vert
3643;Système d'émission de permis spéciaux;Transports;Transports;P2881;"Demande et émission des permis spéciaux de circulation aux transporteurs par des formulaires interactifs sur le web avec paiement en ligne.    
";2008-04-01;2011-03-01;2008-03-01;2014-09-30;2147000;;394800;1752200;10;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
3747;Optimisation des activités de l'inspecteur reliées au contrôle environnemental (DRI-26);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800029;Ce projet  permet au Ministère de faire face à la croissance de ses obligations en matière de contrôle environnemental ainsi qu'à la complexité accrue de ses activités d'inspection.  La solution d'affaires et technologique supporte les processus d'inspection et les nouvelles exigences environnementales et vise entre autres l'introduction de tablettes électroniques pour les inspecteurs.;2008-10-01;2010-03-01;2009-03-01;2015-12-31;4616800;;761800;3216400;19;10.0;0.0;3.4;28.2;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations.;2012-12-31;2013-05-08 14:33;Vert
3761;Inventaire québécois des émissions atmosphériques (IQEA) (DRI-06);Ressources naturelles;Ressources naturelles;180800022;Refonte du système d'inventaire des émissions atmophériques afin de tenir compte du nouveau Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère, en vigueur depuis le 1 novembre 2007.;2008-04-01;2012-10-30;2009-04-01;2013-12-31;1655100;;486500;841600;50;10.0;0.0;2.6;32.6;"Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire du Ministère ainsi que le cycle d’approbation des autorisations.

";2012-12-31;2013-05-15 11:37;Vert
3763;Modernisation du système de suivi de l'eau potable (SEP) (P-010);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800199;Refonte du système informatique afin de mieux soutenir la mise en oeuvre et les activités de contrôle environnemental associées au Règlement sur la qualité de l'eau potable.;2008-04-01;2012-12-31;2009-04-01;2013-12-01;1749100;;1197600;390600;75;10.0;0.0;7.2;9.3;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
3801;Modernisation des infrastructures TI;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;p802;"Ce projet consiste à moderniser l’infrastructure de développement pour supporter les orientations de la stratégie TI et la transformation des processus d’affaires de la Régie.
Plus précisément, ces mesures visent à :
• Mettre en place des infrastructures, outils et méthodes nécessaires pour soutenir la migration des actifs TI de la plate-forme centrale (PFC) vers la plate-forme intermédiaire (PFI);
• Moderniser le Workflow
• Mettre en place des solutions d’intégration et d’orchestration des traitements en lot;
• Moderniser les solutions d'échanges électroniques avec les partenaires de la Régie(ex. Web Services);
• Mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’optimisation de l’environnement électronique de travail des employés à la Régie.     ";2008-04-01;2012-03-31;2008-04-01;2012-12-31;9825000;11408600;9867300;1541300;87;10.0;0.0;5.24;18.8;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:42;Vert
3807;SAGIR 2;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P810;Ce projet vise à implanter à la Régie, la phase 2 de la solution gouvernementale de gestion des ressources humaines  SAGIR, implantée par le Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ) dans l’ensemble des ministères et organismes.;2008-06-01;2010-03-31;2008-11-01;2012-06-30;1055800;974500;240400;734100;22;10.0;0.0;0.0;123.0;Ce projet est en attente des orientations de la DGSAGIR.;2012-03-31;2012-06-15 15:50;Suspendu
3815;Transformation de l'attribution de la rente de retraite;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P906;"Ce projet vise à implanter un nouveau processus d'attribution de la rente de retraite permettant d'accroître l'efficience de la Régie et de simplifier la démarche pour le client en :

- implantant une demande simplifiée de rente de retraite,
- améliorant la performance du traitement des demandes de retraite 
- offrant la demande de retraite par téléphone.";2009-04-01;2014-03-31;2009-05-01;;11200000;0;5232400;5967600;52;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:52;Vert
3819;Sommaire du dossier citoyen en ligne;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P803;Ce projet consiste à mettre à la disposition du client une porte d’entrée personnalisée donnant accès à l’information et aux services pertinents à sa situation. Ce service Web lui permettra d’accéder en ligne et de manière autonome à certaines informations que la Régie détient sur lui.;2008-01-01;2011-09-30;2008-05-01;2012-06-30;4929800;6016200;5007700;1008500;84;10.0;0.0;5.0;20.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:51;Vert
3907;Gestion intégrée des documents (réalisation);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;97b;"Gestion intégrée des documents papier et électronique ayant comme objectifs le partage et le décloisonnement de l'information. Il vise une gestion efficace du patrimoine de connaissances.
Il s'agit d'un des dossiers structurants du MAPAQ.";2007-09-01;2012-07-01;2007-09-01;2012-06-01;0;;1225800;0;100;8.5;4.9;;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:02;Termine
3935;GDD - Gestion des droits délégués;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957045;"Ce projet concerne les fonctions relatives à la gestion déléguée des droits d'utilisation du territoire public. Sur les territoires où la gestion est déléguée, le MRN doit récupérer les informations, les valider et les inscrire dans le registre minier. Le Ministère doit également être en mesure de poursuivre la gestion des droits sur les territoires où il n'y a pas de délégation, et ce, de façon graduelle selon les MRC signataires des protocoles d'entente sur la délégation. 

Le développement d'un module est requis pour une interface à l'intention des MRC délégataires afin d'assurer à la ministre le transfert de l'information relative à la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État.";2008-09-01;2011-03-01;2011-06-01;2013-03-31;917500;;127800;789700;13;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:08;Vert
4017;Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707550;Implantation de la solution d'identification à deux facteurs afin de répondre à des impératifs de nos partenaires policiers.;2008-04-01;2011-03-01;2008-04-01;2015-03-31;800000;;218700;981300;51;0.0;50.0;0.0;133.3;"Retard dans l'échéancier de réalisation principalement attribuable au processus administratif qui a été particulièrement long pour ce dossier.

Coûts révisés plus importants que les coûts planifiés initialement.

Voir la lettre de la DSI.";2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
4021;Gestion du dossier numérique (GDN);Tribunal administratif du Québec;Justice;4021;Ce projet à pour but de mettre en place tous les éléments nécessaires pour convertir le TAQ en un tribunal sans papier. Il s’agit donc de mettre en place la numérisation des documents, la voûte documentaire pour la conservation des documents et différents outils pour faciliter la gestion des dossiers et le travail des juges administratifs dans leurs activités juridictionnelles.;2011-11-01;2013-12-31;2011-11-01;2015-03-20;533800;711600;151300;544500;38;10.0;0.0;7.6;7.9;;2012-12-31;2013-03-12 09:25;Vert
4029;EXF - Exploitation des données fauniques;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957040;Ce projet consiste à créer à partir des systèmes actuels ( VPPC, Certificat du chasseur, Enregistrement de gros gibiers,FBI-GRIF, etc) un entrepôt de données qui pourra être exploité avec facilité pour produire des rapports de gestion. Un certain nombre de rapports pré-formatés seront disponibles alors que d'autres pourront être élaborés directement par les utilisateurs.;2007-10-01;2014-03-01;2007-10-01;2013-03-31;534500;;491300;43200;95;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:08;Vert
4043;Refonte du système GGA (gestion du Greffe de l'arpenteur);Ressources naturelles;Ressources naturelles;P1008;"Le projet de refonte du système GGA a pour objectif d'éliminer les risques de dysfonctionnement du système relié à désuétude technologique et d'améliorer la prestation de services à la clientèle en fournissant les services en ligne. 
Ce projet a été rendu nécessaire afin d’améliorer la prestation de services en termes de délais et d’accès aux documents du greffe, d’optimiser les tâches de gestion du greffe par des outils plus efficaces et de préserver l’intégrité des données du système.";2008-02-01;2012-12-01;2008-02-01;2014-01-24;4100000;;1267900;2832100;19;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:16;Vert
4055;SARNI - Compilateur SARNI 2;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340060;Ce processus supporte la mise en œuvre des plans de contrôle régionaux à appliquer au suivi du Réglement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'Éat (RNI) réalisé par les unités de gestion. Celui-ci s'effectue à l'aide du logiciel SARNI.  Le projet a comme objectif de faire un nouveau système permettant le suivi de l'application du RNI afin de supporter la restructuration des instructions pour la vérification du RNI ainsi que la nouvelle méthodologie de collecte de données.;2008-04-01;2010-03-01;2008-04-01;2013-03-31;358800;268000;260900;7100;97;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
4073;Modernisation du sous-système Insectes et Maladies des Arbres (IMA);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340055;Dans le cadre des activités courantes, la DEPF a besoin de suivre et gérer les activités de prise de données du personnel de terrain. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir accès aux informations les plus récentes concernant les données du territoire. La DEPF doit aussi diffuser des informations géomatiques précises, pertinentes et actualisées. IMA ne permet pas actuellement de combler les besoins exprimés. Pour corriger cette situation, le présent projet a pour but de faciliter l'échange des données de IMA et assurer les utilisateurs d'un accès actualisés des structures et des données de IMA. Le projet contribuera à l'amélioration de la gestion des forêts de l'État. La dernière année du projet a pour but la validation de données historiques et leur intégration à l'intérieur d'une base de données unifiées au côté des données récentes. Les données seront alors beaucoup plus facilement accessibles et exploitables pour des besoins reliés, entre autres, aux changements... manque d'espace;2008-01-01;2011-03-01;2008-01-01;2013-03-31;875100;;847600;27500;95;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
4089;Refonte du système de mission AGI;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Sphinx;Refonte du système de mission AGI qui permet de gérer les dossiers d'autorisation, de déclaration et d'enquête de la Commission. Le système AGI n'est plus supporté depuis plusieurs années par la firme conceptrice qui n'existe plus. Le projet consiste en la création, en PHP, d'un système de mission entièrement Web.;2008-08-01;2012-03-01;2008-08-01;2014-09-30;570000;;815000;300000;75;0.0;95.6;2.7;32.1;L'équipe informatique de la Commission a dû composer, dans la dernière année, avec de nombreux départs. Pour le moment, aucune acquisition  et aucun contrat externe ne sont anticipés  dans ce projet qui progresse comme prévu et dont les résultats seront probablement atteints dans les délais établis. Il est à noter que la Commission s'est distinguée grâce à son système de mission Sphinx en remportant le concours des OCTAS 2011 dans la catégorie « Transformation des processus organisationnels ». Ce concours, celui de l’excellence en technologie de l’information (TI) au Québec, récompense les meilleures réalisations dans le domaine et met en lumière l’importance des TI dans l'amélioration de la performance des organisations publiques et privées.;2012-12-31;2013-02-22 13:14;Vert
4131;Gestion électronique des documents (GED);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-146;Mise en place d'un système de gestion électronique des documents au LSJML;2008-09-01;2020-01-01;2008-09-01;2013-06-26;456400;;324900;53200;86;10.0;0.0;9.9;0.4;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints. ;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
4183;Amélioration des mécanismes de support à la réalisation des réclamations et des notes de crédit;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF1296;Moderniser des mécanismes informatiques afin d'alléger la tâche des agents d'aide à l'égard des efforts consacrés à la réalisation et à la correction d'une réclamation ou d'une note de crédit.;2011-11-07;;2007-09-01;2012-11-23;1186000;;842700;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Termine
4261;Harmonisation des réseaux actuels du CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2420 (+ITCS 2671,72, 73, 75,2962);.Le CSPQ dispose actuellement de plusieurs réseaux, peu ou pas intégrés. Ce projet consiste à rationaliser et harmoniser ces réseaux de façon à en optimiser le fonctionnement et à minimiser les coûts.;2009-06-01;2012-03-01;2009-06-01;2012-12-01;21385000;21702300;19907000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Échéancier révisé;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
4319;D20- Gestion des programmes d'infrastructures;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250001855;Nouvelle solution d'affaires qui vise à mettre en place les services permettant de gérer de façon uniformisée l'ensemble des programmes d'aide financière en infrastructures municipales.;2009-12-01;2014-03-01;2009-12-01;2015-08-01;10408000;34160300;10754400;23405600;20;10.0;0.0;8.6;4.7;;2012-12-31;2013-03-15 15:08;Vert
4323;Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR);Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250001444;Refonte du Bureau municipal par l'implantation d'unee nouvelle technologie de portail et de nouveaux services pour mettre en ligne et supporter les PÉS de l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement qui font affaires avec les réseaux municipaux et régionaux afin d,assurer sa pérennité.;2010-01-01;2011-06-01;2010-05-01;2012-06-15;5971000;;5238200;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;"Le projet c'est terminé en dessous du budget autorisé.
Délai dû aux modifications à ClicSéqur par le MJQ";2012-12-31;2013-05-17 10:54;Termine
4337;D21- Gestion des programmes de compensation;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250001915;Évaluer et positionner les scénarios d'évolution des systèmes de compensations tenant lieu de taxes. Développer une solution soutenant les activités administratives de calcul des compensations et de paiements.;2008-09-01;2012-01-01;2008-09-01;2013-02-04;4650000;;5260700;230000;95;5.4;18.1;8.1;6.2;"Ajout du traitement du Taux global de taxation (TGT) pondéré.
Mise en place d'une solution palliative en remplacement de l'outil originalement prévu pour la gestion financière des demandes.
Ajout des montants relatifs à l'étude préalable.";2012-12-31;2013-03-15 15:08;Vert
4348;SAGIR-SGR1 - Implantation;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;SGR;"Ce projet a pour but de réaliser l'implantation du « Système comptable (dépenses) et acquisitions (SAGIR-SGR1) » de la « Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR) » à la Société d'habitation du Québec (SHQ) afin de supporter la gestion de ses frais d'administration.

";2010-04-01;2012-03-01;2010-04-01;2013-05-01;325000;;100200;220600;0;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:56;Vert
4424;Mise en ligne de la DCS travailleurs qualifiés;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 802;"Ce projet vise le développement de la demande de certificat de sélection du Québec en ligne en fonction du processus cible Sélection des travailleurs qualifiés.     
     
";2010-02-01;2011-02-01;2010-02-01;2013-09-01;413700;1022400;922600;115000;46;9.6;1.5;10.0;0.0;"Ce projet a démarré en 2010 avec un prestataire de services, et ce, dans le cadre d’un contrat à forfait.  Toutefois, dans le cadre du développement de la solution technologique, les besoins du ministère ont évolué et ceux-ci demandent une solution mieux adaptée. 
Par ailleurs, à l’été 2011, le ministère s’est vu contraint de résilier, avant la fin des travaux, le contrat avec le prestataire de services. 
Le ministère s’assure, avec un autre prestataire de services d’élaborer une solution intégrée pour la clientèle, et ce, dans un nouvel environnement informatique de développement.";2012-12-31;2013-04-09 09:25;Jaune
4426;FEL (phase II) -  Nouveaux modules de formation;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 812;Ce projet vise à développer des modules en ligne (e-learning) de niveau avancé (en français oral et écrit) et pour certains domaines professionnels (santé, génie et administration). Ces actions sont entreprises afin de faciliter l'accès à un ordre prof. et au marché du travail.;2008-09-01;2013-11-01;2008-09-01;2013-03-31;2857700;;1864200;832400;98;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
4496;Facturation des services dispensés aux municipalités et autres organismes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;70007;Mise en place d'un progiciel financier pour remplacer le système actuel de facturation des services dispensés aux municipalités, aux organismes publics et au secteur privé.;2006-08-14;2009-12-31;2006-08-14;2012-05-31;1385200;2606800;1978600;628200;81;10.0;0.0;0.0;71.4;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:09;Vert
4506;Loi 42 Table québécoise de la sécurité routière;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71433;Mise en place des mesures retenues par le gouvernement suite aux recommandations de la Table québécoise sur la sécurité routière pour l'amélioration du bilan routier.;2008-01-01;2010-12-31;2008-01-01;2011-12-31;8638000;10670000;10490000;0;100;10.0;0.0;2.5;33.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:15;Termine
4512;Prestation électronique de services aux entreprises;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71505;Développement d'une offre de services électroniques Web pour les entreprises possédant un ou plusieurs véhicules.;2008-01-01;2011-12-23;2008-01-01;2012-09-30;4733600;4294200;4317700;300600;98;7.74;7.55;5.14;19.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:49;Vert
5511;GMDR Saisie en ligne (DRI-04);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800193;Solution transitoire de rehaussement technologique pour remplacer le traitement actuel sur CD-ROM de collecte d'information sur les matières dangereuses par une transaction WEB.;2012-01-01;2012-07-31;2012-01-01;2012-08-31;255300;;244400;0;100;10.0;0.0;6.1;14.5;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Termine
5521;RSVL - Réseau de surveillance des lacs (DRI-01);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800202;Solution d'affaires et technologiques qui répond aux engagements inscrits dans la Plan d'intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017 et dans le Plan d'action de développement durable 2008-2013 du MDDEFP.;2009-04-01;2012-09-15;2009-11-18;2014-09-30;943400;;256000;687400;27;10.0;0.0;6.1;14.6;Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire ainsi que le cycle d'approbation des autorisations;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
5523;Portail des connaissances sur l'eau (DRI-28);Ressources naturelles;Ressources naturelles;180800027;Mise en oeuvre d'un portail collaboratif supportant les processus de gestion intégré de l'eau.  Portail qui introduit des outils technologiques collaboratifs et de participation de tous les acteurs de l'eau (ex.: blogue, clavardage, wiki, forum, etc).;2009-02-01;2012-12-31;2009-11-20;2015-03-31;2496400;;324900;2171500;13;10.0;0.0;4.4;22.8;"Le calendrier de réalisation a été modulé afin de prendre en compte la disponibilité budgétaire du Ministère ainsi que le cycle d’approbation des autorisations.

";2012-12-31;2013-05-15 11:37;Vert
5704;Gestion des identités et des accès et élaboration d'un cadre de gestion de la sécurité;Justice;Justice;320700050;Le projet vise à automatiser les activités du processus de gestion des Identités et des accès (GIA) au ministère de la Justice du Québec. Le projet comprend aussi l'élaboration d'un cadre de gestion de la sécurité à la DRI.;2009-04-01;2011-09-01;2011-08-01;2013-04-01;1194500;;883900;66500;93;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Suspendu
5750;Analyse de la cohérence de la facturation;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGRP-40;Dans le cadre de son mandat, la Direction des affaires professionnels (DAP) contribue à la surveillance et au contrôle à posteriori de la facturation des professionnels de la santé. La DAP souhaite améliorer le processus lui permettant de dresser le portrait global des erreurs de facturation pour chacune des ententes.;2010-09-01;2012-03-01;2010-09-01;2012-06-30;774200;;603800;0;;10.0;0.0;5.9;15.7;Suite à un arrimage requis avec un autre projet visant le déploiement d'une nouvelle version de logiciel (Sharepoint 2010), le projet a  dû être retardé d'un mois.;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Termine
5758;Modernisation - Mise en place de services en ligne en assurance médicaments;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-54;"Ce service en ligne (SEL) constitue un nouveau canal sécuritaire de communication qui soutient le citoyen lors de son inscription et de sa désinscription à l'assurance médicament lui permettant ainsi de s'acquitter des obligations que la Loi sur l'assurance médicaments lui incombent. De plus, ce projet est en lien avec la politique-cadre intitulé Gouvernement en ligne.
";2009-04-01;2010-06-01;2009-04-01;2014-03-31;1990100;;949700;1040400;48;10.0;0.0;0.0;122.3;Initialement, le projet contenait deux (2) phases.  La phase 1 a été réalisée et livrée deux (2) mois avant la date initialement prévue, et ce, à la satisfaction des citoyens qui l'utilisent.  En ce qui a trait à la phase 2, des travaux sont actuellement en cours, dont une analyse coût-bénéfices pour repositionner sa portée.;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Vert
5762;Modernisation de la CAM;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-56;La modernisation de la CAM avec l'ajout d'un code à barres et l'implantation d'un service en ligne (SEL), permettra de tirer avantage de l'univers électronique dans une perspective multi fonctionnelle notamment pour mieux répondre aux attentes exprimées par plusieurs professionnels de la santé.;2009-02-01;2011-03-01;2009-02-01;2014-03-31;865000;;407800;457200;47;10.0;0.0;0.0;138.7;Les travaux relatifs à l'émission des cartes d'assurance maladie avec code à barres de même que la mise en place d'un service en ligne de vérification d'admissibilité au régime d'assurance maladie ont été réalisés selon le calendrier prévu initialement. Ce projet prévoyait également la réalisation de deux (2) autres dossiers d'affaires. Ceux-ci font actuellement l'objet d'un repositionnement.;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Vert
5846;Implantation signature numérique ingénieurs;Transports;Transports;P2262;"Le projet Signature numérique des ingénieurs vise a optimiser les processus impliqués dans la préparation des appels d'offres pour les projets d'infrastructures de transport par l'introduction de la signature numérique des ingénieurs.  
";2009-04-01;2015-03-31;2009-03-01;2014-03-31;700000;;403300;244700;60;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
5856;Migration LiveLink 9.x;Transports;Transports;P4085;"Le projet de migration à LiveLink 9.7.1 contribue au rehaussement des infrastructures pour supporter la Gestion intégrée des documents (GID).  .
";2008-04-01;2013-03-31;2009-05-01;2013-03-31;940000;;204600;735400;24;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Jaune
5892;Évolution du SAN;Transports;Transports;C7101;"Mise à niveau du SAN, acquisition et installation d'équipements d'emmagasinage de données par le ministère.  
";2009-04-01;2014-12-31;2009-04-01;2014-12-31;7000000;7250000;4679500;2570500;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
5940;Révision des services en ligne;Justice;Justice;0062-320600010;Évaluation des services en ligne offert via le site internet du BIA (partie informationnelle et transactionnelle), et évolution des composantes technologiques les supportant.;2011-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2014-04-01;293900;;36000;257900;8;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Suspendu
5944;Conformité norme PCI-DSS;Justice;Justice;320600008;"La norme PCI/DSS est une obligation que les organismes, qui acceptent le paiement par carte de crédit, doivent respecter.
Le BIA encaissant des transactions de cartes de crédit est soumis à l'exigence de conformité à la norme de sécurité PCI/DSS.";2011-03-01;2012-10-01;2009-11-01;2013-01-01;0;;123500;1300;30;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Suspendu
5952;Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;SGR2;Modernisation à l'échelle gouvernementale des processus et des outils supportant la gestion des ressources humaines. Cette modernisation, combinée aux besoins non comblés par SAGIR en ce qui a trait à la gestion spécifique au MRIFCE du personnel affecté réseau et des employés recrutés localement, auront un impact sur les systèmes ministériels existants.;2009-06-01;2011-12-31;2009-06-01;2014-06-30;515900;329100;127400;201700;35;10.0;0.0;10.0;0.0;Les livraisons 2 et 3 de SGR2 ont été reportées par le Centre de services partagés (CSPQ) et ne seront vraisemblablement pas implantées avant le début de l’année 2014-2015, du moins pour la livraison 2. La planification des travaux reliés à l'implantation de SGR2 au ministère est tributaire du calendrier du CSPQ.;2012-12-31;2013-05-17 11:39;Vert
6000;SIEF- TRANSI Supporter le processus de production en transition à l'évolution du Système d'information écoforestière (SIEF);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340093;Soutenir la réfection d'une portion du processus de production de la cartographie écoforestière. Initialement, un projet qui visait à mettre en place une solution transitoire en attente de la refonte du Système d'information écoforestière (SIEF). Ce projet n’est plus considéré comme une solution transitoire, mais comme une solution finale pour le 4e inventaire forestier de la Direction des inventaires forestiers (DIF).;2009-04-01;2012-03-01;2009-04-01;2012-06-01;795600;;792400;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Termine
6060;Refonte des communications écrites avec le client (SCEC);La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-063;Le projet vise à revoir les communications écrites avec le client afin de créer un entrepôt de documents.;2008-10-01;2011-12-01;2009-10-01;2013-03-31;535000;;524800;10300;100;10.0;0.0;0.0;55.4;La révision des priorités de développement de systèmes à la FADQ a induit des délais dans le calendrier de ce projet.;2012-12-31;2013-05-16 15:43;Vert
6068;Entretien des systèmes;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;MS-ENT0809;Regroupement des projets de petites envergures en entretien. Comme l'enveloppe des projets en entretien est renouvellée à chaque année, il est impossible de déterminer un % attendu et atteint. Les budget et les coûts sont directement liés au nombre de ressources oeuvrant à l'entretien.;2008-04-01;2011-03-01;2008-04-01;2015-03-01;1204300;;668400;403400;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 16:51;Vert
6078;Gestion du parc d'immeubles compensables;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002586;Ajustements à la base de données des rôles d'évaluation des immeubles;2009-04-01;2012-01-01;2009-04-01;2012-07-01;973000;;986500;0;100;9.6;1.4;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:54;Termine
6082;Exploitation des données du rôle d'évaluation;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002736;Ajustements aux outils d'exploitation du rôle d'évaluation des immeubles.;2009-04-01;2012-01-01;2009-04-01;2012-07-01;818200;;916500;0;100;6.6;12.0;10.0;0.0;Sous évaluation des efforts TI et pilotage.;2012-12-31;2013-05-17 10:54;Termine
6106;Système de recherche géoréférencé (SRG);Ressources naturelles;Ressources naturelles;P2032;La mise en place du service de recherche géoréférencé vise notamment  : 1- à obtenir une vision spatiale uniforme et intégrée de l'actif documentaire des systèmes de mission entreposé dans la solution de gestion électronique de documents (GED). Ce service sera utilisé par le nouveau système de refonte du système Gestion du greffe de l'arpenteur général du Québec (GGA). 2- À permettre l'utilisation de services communs d'interface de visualisation et d'amendement des documents de la GED.;2009-07-01;2011-03-01;2010-03-01;2013-02-23;601500;821700;433300;125700;55;10.0;0.0;8.4;5.3;La mise en place de la nouvelle architecture logicielle a nécessité plus d'efforts que ceux planifiés. Ceci a entraîné un report de la date d'implantation au 23 février 2013;2012-12-31;2013-02-28 16:16;Vert
6112;Suivi des modifications;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002737;Ajout de fonctionnalités au système de compensations permettant de suivre les modifications au rôle;2010-01-01;2012-01-01;2010-01-01;2012-12-01;924300;;985600;0;100;8.0;6.6;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:54;Termine
6256;Solution d'affaires - Loi sur le patrimoine;Culture et Communications;Culture et Communications;010-0028;Réviser les processus et les outils informatiques concernant la gestion du patrimoine culturel, la gestion des sites archéologiques et l'émission des permis archéologiques afin de répondre aux exigences du projet de Loi sur le patrimoine culturel.;2009-02-01;2011-12-01;2009-02-01;2014-03-01;3843400;;1848700;1994700;48;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-27 15:23;Vert
6300;Destruction des dossiers;Curateur public;Santé et Services sociaux;8060;Développer de nouvelles fonctionnalités au système opérationnel pour épurer les données des dossiers et détruire les dossiers physiques selon le calendrier de conservation.;2009-05-01;2011-03-01;2009-05-01;2013-11-01;260000;;201300;80000;55;7.5;8.2;0.0;145.5;"La date d'échéance a été revue à la suite de la ré-évaluation de la portée du projet et dans un contexte de monopolisation des ressources dans une livraison majeure de système.
";2012-12-31;2013-05-15 14:23;Vert
6306;Lettres types;Curateur public;Santé et Services sociaux;9003;"Le projet prévoit le développement d'unités de tâches en vue de  préparer la conversion, convertir les lettres déjà émises dans le format requis et produire des lettres types.  

Ayant débuté avant l’annonce de la directive sur la gestion des ressources informationnelles,  aucune demande d’autorisation au Conseil du trésor pour le projet n’a été effectuée. 


De plus, le projet « lettres types » est un projet réalisé  sous la supervision de la direction des technologies de l’information, au Curateur public. Il s’intègre aux travaux du programme de planification stratégique des technologies de l’information (PSTI). De ce fait, la gestion de ce projet, les registres de suivi ainsi que la gouvernance sont intégrés dans la gestion d’un des projets du programme PSTI.
";2010-06-01;2011-05-01;2010-07-01;2012-12-01;593700;;814500;0;100;1.9;37.2;0.0;199.3;"Plusieurs raisons expliquent le dépassement budgétaire, dans le cadre de ce projet:
- Complexité et volume de travail élevé
- Recours à des ressources externes pour la réalisation de travaux
- Prolongement des ressources, suite au report de la première livraison en octobre 2011.
";2012-12-31;2013-05-15 14:23;Termine
6308;Normalisation des adresses;Curateur public;Santé et Services sociaux;9001;"Développer des outils permettant d'utiliser les fonctionnalités du système de gestion d'adresse du centre des services partages de Québec. La finalité est d’uniformiser la saisie des adresses.

Le projet est abandonné et le Curateur public a radié les coûts au 31 décembre 2012.

";;;2011-01-01;2013-12-01;0;;11900;0;0;10.0;0.0;;0.0;Le projet est abandonné et le Curateur public a radié les coûts au 31 décembre 2012.;2012-12-31;2013-05-15 14:23;Annulé
6316;Synchronisation et retrait des objets;Curateur public;Santé et Services sociaux;9004;"Épurer la structure informatique en enlevant les modules désuets afin de la synchroniser avec la nouvelle structure de données. 

Ayant débuté avant l’annonce de la directive sur la gestion des ressources informationnelles, aucune demande d’autorisation au Conseil du trésor pour le projet n’a été effectuée. 


En outre, le projet « Synchro-retrait des objets » est un projet réalisé sous la supervision de la direction des technologies de l’information(DTI), au Curateur public. Il s’intègre aux travaux du programme de planification stratégique des technologies de l’information (PSTI). De ce fait, la gestion de ce projet, les registres de suivi, ainsi que la gouvernance sont intégrés dans la gestion d’un des projets du programme PSTI. 
.
";2010-03-01;2013-03-01;2010-03-01;2012-12-31;641600;;474200;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 14:23;Termine
6318;Sécurité;Curateur public;Santé et Services sociaux;9000;"Le projet vise à développer les services de sécurité répondant aux normes et procédures du Curateur public tout en s’assurant de l'arrimage avec le système de gestion documentaire.

Étant donné que le projet a débuté avant la promulgation de la directive sur la gestion des ressources informationnelles, aucune demande d'autorisation au Conseil du trésor pour ce projet n'a été effectuée.


En outre, le projet « Sécurité » est un projet réalisé sous la supervision de la direction des technologies de l’information (DTI), au Curateur public.   Il s’intègre aux travaux du programme de planification stratégique des technologies de l’information (PSTI). De ce fait, la gestion de ce projet, les registres de suivi ainsi que la gouvernance sont intégrés au niveau de la gestion d’un des projets du programme PSTI. 
";2010-03-01;2011-05-01;2010-07-01;2012-12-31;977900;;1060400;0;100;7.5;8.4;0.0;199.3;Le dépassement budgétaire est expliqué par le prolongement des ressources en place, suite au report de la livraison.;2012-12-31;2013-05-15 14:23;Termine
6336;Rehaussement de l'environnement de travail électronique;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P901;Ce projet consiste à doter les employés de la Régie d'une gamme d'outils collaboratifs et de partage des connaissances qui supporteront les processus administratifs.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2013-12-31;3306000;0;1676400;1629600;56;10.0;0.0;0.0;58.4;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:46;Vert
6338;Optimisation des communications administratives;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P902;"Le projet consiste à mettre en œuvre une solution afin d'optimiser la gestion de l'évolution des communications écrites à la clientèle et d'améliorer l'ensemble du processus de production de ces mêmes communications.  Le projet est découpé en quatre volets couvrant :
- l’élaboration d’un cadre de référence concernant la présentation, le contenu, les raisons et les modes de communication; 
- la conception de nouveaux processus de production et d’évolution des communications;
- l’acquisition d’un nouvel outil de composition de documents 
- la migration de l’ensemble des communications automatisées de la Vice-présidence aux Services à la Clientèle.";2009-03-01;2012-03-31;2009-03-01;2013-12-31;3644700;4178100;2074100;2104000;52;10.0;0.0;0.0;56.8;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:45;Vert
6342;Maximiser l'utilisation de la Gestion Par Activité comme outil de gestion;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P905;Ce projet vise à développer des indicateurs et des outils d'analyses financières de type prix de revient qui permettront aux gestionnaires d'effectuer plus facilement l'évaluation financière des coûts et une meilleure allocation des ressources selon la performance et le volume d'activités réel de chaque unité administrative.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2012-12-31;334500;334700;237700;97000;73;10.0;0.0;4.0;25.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:39;Vert
6358;Inscription en ligne aux rendez-vous et sessions d'information;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 914;"Le projet prévoit la mise en ligne d’une application en ligne offrant un accès universel et plus d’autonomie aux personnes immigrantes pour gérer leur participation aux sessions d’information et à des rendez-vous donnés au MICC ou chez ses partenaires. 
";2009-10-01;2011-02-01;2009-09-01;2013-05-20;383200;1165100;1525700;131400;90;1.2;42.2;10.0;0.0;"Le budget requis pour réaliser ce projet avec un prestataire de services dans le cadre d’un contrat à forfait a été sous-estimé à la suite d’une évaluation qui ne tenait pas compte des efforts d'opérationnalisation de la solution technologique à développer. 
Par ailleurs, à l’été 2011, le ministère s’est vu contraint de résilier, avant la fin des travaux, le contrat avec le prestataire de services. 
Le ministère s’est assuré, avec un autre prestataire de services, de corriger la situation, de procéder aux tests d’intégration, de mettre en production les fonctionnalités et de livrer, en février 2013, le nouveau système d’inscriptions et de rendez-vous en ligne.";2012-12-31;2013-04-09 09:25;Rouge
6360;Transfert de la plateforme FEL (CSPQ ou autre hébergeur);Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 915;Le Ministère offre présentement des cours de français en ligne pour les immigrants du Québec et les candidats à l'étranger détenteurs d'un certificat de sélection du Québec, en attente du visa fédéral. Le Ministère a signé un contrat de location de la plateforme de formation SIGAL, d'hébergement et d'infrastructure.;2009-07-01;2011-02-01;2009-07-01;2014-01-31;431500;;368500;56300;84;10.0;0.0;10.0;0.0;Changement de portée et de budget liés à l'ajout de la fonctionnalité de francisation (tests standardisés). Les échéanciers n'ont pas changé.;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
6364;Guichet unifié d'accès aux services gouvernementaux de francisation;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 917;"Améliorer le service à la clientèle en ajoutant  la Demande Admission en Ligne Francisation pour le temps partiel. Meme si le projet conserve le meme numéro de projet que le GUIchet unifié, la portée n'est plus la même     
     
";2008-03-01;2013-03-01;2009-06-01;2015-03-01;0;;531300;0;16;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Annulé
6380;Gestion électronique et authentification des documents;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 901;"Le projet vise à implanter un système de gestion des documents électroniques et d'authentification reliés aux dossiers de la clientèle. 
Le projet vise à implanter une solution logicielle ou procéder au développement d'un système électronique des documents du Ministère.";2010-06-01;2012-09-01;2010-10-01;2012-05-30;1917500;;802100;0;100;10.0;0.0;0.0;50.1;;2012-12-31;2013-05-21 15:16;Vert
6408;Refonte du système Alcool (ACOLYTE);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-181;Refonte du système d'émission des permis d'alcool développé en 1984 avec les technologies DatacomDB et le langage de programmation Ideal dans le but d'assurer la survie et la continuité des opérations.;2009-04-01;2013-03-01;2009-04-01;2014-04-01;3735900;;253400;3482500;7;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints. ;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
6412;Informatisation de l'aide financière aux sinistrés (TRAFIQ);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-182;Support à la gestion des programmes d'aide financière aux sinistrés.;2009-05-01;2011-01-01;2009-05-01;2012-09-01;866000;;771300;0;99;10.0;0.0;8.5;4.9;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints. ;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
6448;Conversion VB6 des systèmes administratifs et de soutien;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73001;Conversion des systèmes administratifs et de soutien développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-05-01;2012-12-31;2009-05-01;2013-12-31;3574000;2619000;1407200;1211800;55;10.0;0.0;3.52;27.4;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:58;Vert
6452;Conversion VB6 des systèmes du Contrôle routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73301;Conversion des systèmes du Contrôle routier développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-02-01;2012-12-31;2009-02-01;2013-06-30;7341300;0;4446600;2894700;78;10.0;0.0;6.46;12.7;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:59;Vert
6460;Examen théorique du permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73509;Remplacement de l'application utilisée en centre de services pour les examens théoriques de permis de conduire par un progiciel spécialisé.;2009-03-01;2011-12-31;2009-03-01;2012-12-31;6366200;6266200;5656400;609800;92;10.0;0.0;2.21;35.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:13;Vert
6478;Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707503;Procéder à la refonte de l'application actuelle (B14) visant les dossiers en lien avec les renseignements de sécurité.;2009-04-01;2012-03-01;2012-06-18;2014-12-31;3744300;;400;3743800;0;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
6624;Mise à jour salle des serveurs (anciennement Mise à niveau de l'infrastructure réseau);Tribunal administratif du Québec;Justice;6624;Ce projet consiste principalement à la mise à niveau du réseau informatique du TAQ. Le renouvellement de plusieurs composantes étaient requis compte tenu de l'âge et que certaines technologies n'étaient plus supportées par les fournisseurs. Le tribunal doit augmenter la robustesse de son infrastructure de services pour le soutenir dans sa transformation vers un tribunal sans papier.;2009-02-01;2011-10-30;2009-09-01;2013-11-28;899200;;617900;281300;50;10.0;0.0;8.2;6.1;;2012-12-31;2013-03-01 10:23;Vert
9352;Changement de système d'exploitation et de suite logicielle;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;143;Ce projet permettra au ministère d'améliorer son positionnement en terme de suite logicielle en plus de répondre aux demandes de la clientèle.;2010-10-01;2012-03-01;2010-10-01;2014-09-30;1274400;;64300;1210100;5;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
9384;Relevés fiscaux 2012 - Aide financière de dernier recours (AFDR) - Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5084;Production des relevés fiscaux 2012 - Aide financière de dernier recours (AFDR) - Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS) et Prime au travail adaptée (PTA);;;2012-01-17;2013-01-11;856500;;591800;75500;89;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Vert
9422;Relevés fiscaux 2012 - Programme Alternative jeunesse;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5080;Production des relevés fiscaux 2012 - Programme Alternative jeunesse.;;;2012-01-18;2013-01-11;141100;;118200;18400;87;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Vert
9424;Relevés fiscaux 2012 - Emploi;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5081;"Production des relevés fiscaux 2012 - Emploi
";;;2012-01-27;2013-10-25;512400;;119600;312400;28;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Vert
9430;Relevés fiscaux 2012 - Supplément à la prime au travail et programmes spécifiques;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5087;Production des relevés fiscaux 2012 - Supplément à la prime au travail et programmes spécifiques.;;;2012-01-17;2013-02-08;167300;;107300;25400;81;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Vert
9438;Optimisation de l'environnement bureautique;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Optimisation environnement bureautique;En prévision de la fin du support par le fabricant, prévue pour avril 2014, mise à niveau de Windows XP à la version 7, et de Office 2003 à Office 2010.;2010-03-01;2014-03-31;2010-03-01;2014-03-31;487000;;311400;172900;55;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en attente des nouvelles orientations du Secrétariat du Conseil du Trésor pour un service gouvernemental commun dans lequel il pourrait s'intégrer pour en optimiser le développement et en réduire les coûts.;2012-12-31;2013-05-17 11:04;Vert
9450;Gestion documentaire des dossiers du recouvrement;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;CROP5093;Ce système a pour but de mettre en place un site SharePoint dédié à la gestion des documents numérisés opérationnels du Centre de recouvrement du MESS.;2010-01-10;2012-05-31;2010-01-01;2012-05-31;204000;;132600;0;0;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Termine
9454;Refonte du site Web de la Régie (site Internet);Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;PDG-11;La version actuelle du site Web doit être améliorée de façon à le rendre plus convivial afin de favoriser un repérage efficace de l'information. Nous devons tenir compte des diverses normes et standards gouvernementaux en vigueur, ainsi que des bonnes pratiques en matière d'architecture informationnelle et de conception de page Web. Le site actualisé contribuera à un meilleur positionnement de la Régie quant à sa prestation de services, et ce, dans le respect de ses engagements.;2009-06-01;2012-06-01;2009-06-01;2012-12-31;979300;;729500;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-12 14:22;Termine
9460;Remontée automatique de la fiche FIPA lors des appels téléphoniques entrants au CRC;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-04;Ce projet consiste à faire en sorte que la fiche FIPA du client apparaisse automatiquement à l'écran de l'agent au moment de prise de l'appel. Contribuer à personnaliser la relation avec la personne assurée et à diminuer la durée de l'appel. Ces mesures visent à augmenter le taux d'accessibilité et à répondre à plus de clients dans de meilleurs délais.;2010-05-01;2011-05-01;2010-05-01;2012-06-30;657000;;644600;0;;10.0;0.0;0.0;99.7;Les fonctionnalités requises ont été réalisées et livrées à la date initialement prévue. Cependant, le déploiement de la solution ayant été réalisé en deux (2) phases, cela explique le report de la date de fermeture de ce projet.;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Termine
9472;Projet SAGIR : solution d'affaires en gestion intégrée des ressources  - phase SGR-2;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPAGI-04;La phase SGR-2 porte sur la modernisation des processus de gestion des ressources humaines, vise l'établissement d'un dossier unique pour chaque employé de la fonction publique et d'un seul dépôt gouvernemental de données sur le personnel. Le CSPQ assure la coordination du chantier et appuie les sites d'implantation en leur fournissant les outils et le matériel de soutien.;2009-05-01;2011-12-01;2009-05-01;2014-12-01;1316500;;571600;455600;56;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-12 14:22;Suspendu
9474;Registre des consentements au don d'organes;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-01;Le projet «Registre des consentements au don d'organes et de tissus» est issu de la loi facilitant les dons d'organes qui a été adoptée 2006. Cette loi sera remplacée par le projet de Loi facilitant les dons d'organes et de tissus. Les dispositions de cette loi font en sorte qu'à partir du moment de la demande d'inscription pour obtenir sa carte d'assurance maladie, une personne peut indiquer à la Régie sa volonté de consentir au don de ses organes et tissus après son décès.;2009-05-01;2010-12-01;2009-05-01;2012-09-30;917000;;911500;0;;10.0;0.0;0.0;104.6;Le projet Registre de consentements au don d'organes et de tissus d'écoulait d'une Loi facilitant le don d'organes adoptée en 2006. Or, le calendrier de travail initialement prévu en mai 2009 lors du démarrage des travaux a dû être révisé compte tenu que cette loi a été remplacée par une nouvelle loi facilitant les dons d'organes et de tissus qui a été adoptée en décembre 2010. Le nouveau calendrier de travail alors établi, a été respecté. ;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Termine
9506;Système de gestion des demandes au centre de services FLORA;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;123;La DRF a besoin d'un outil de gestion et de suivi des demandes de services lui permettant d'améliorer la qualité du suivi accordé aux demandes du services à la clientèle.;2011-10-01;2013-03-01;2011-10-01;2012-11-01;0;;0;0;;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Annulé
9514;Comptoir de données - Fiche d'enregistrement;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;177;Ce projet vise à exploiter les données résultant de l'enregistrement obligatoire des producteurs agricoles au Ministère (ex. : localisation des entreprises, productions animales et végétales, superficies cultivées).;2011-04-01;2012-03-01;2011-03-01;2013-05-31;993500;;788500;204700;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
9526;Évolution des systèmes de téléphonie;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;153;Une quarantaine de sites avec système Norstars de Nortel ne sont pas touchés par le projet « Technologies IP » (ToIP). Le but de ce projet est de réserver des ressources financières afin d'être en mesure de remplacer graduellement ces équipements;2012-04-01;2014-03-01;2012-04-01;2016-03-31;700000;;77700;622300;11;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
9536;Acheminement par compétence des appels téléphoniques entrants au CRC;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-03;Ce projet consiste à automatiser l'acheminement des appels entrants en fonction d'un profil de compétences associé aux agents et à virtualiser les centres d'appels afin de les gérer comme un seul centre. Ce besoin s'inscrit dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle sous divers volets: engagment de la DSC, soutenir le citoyen dans l'acquitement de ses obligations relatives à l'assurance médicaments, réductions des transferts d'appels, etc.;2010-05-01;2011-11-01;2010-05-01;2012-04-30;713000;;692500;0;100;10.0;0.0;7.5;8.3;;2012-12-31;2013-04-12 14:22;Termine
9554;Évolution de l'atelier de développement et du système d'exploitation serveur;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-08;Mise en oeuvre d'une stratégie d'évolution des infrastructures des services en ligne afin de maintenir les services d'affaires et de se positionner pour les années à venir en matière d'évolution, de sécurité, de niveau de services et de disponibilité.;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2014-03-31;8147300;;4598100;3549200;56;10.0;0.0;6.7;11.5;Réordonnancement des travaux en fonction de la complexité.;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Vert
9556;Évolution du poste de travail;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-09;"Mettre en place une infrastructure évolutive, améliorant la souplesse et le temps de réaction face à l'évolution des besoins notamment: 
- Positionner le poste de travail dans l'environnement (autonomie du personnel, travail collaboratif, sécurité, etc.)
- Constituer un environnement de poste de travail dynamique propice au soutien d'un cycle de vie du portefeuille applicatif
- Suite dans la Portée du projet";2010-05-01;2013-03-01;2010-05-01;2014-03-31;5343300;;3592600;1194500;75;10.0;0.0;2.4;34.2;L'échéancier de réalisation a dû être revu considérant les orientations gouvernementales prescrites pour les projets de migration des postes de travail.;2012-12-31;2013-05-21 14:18;Vert
9568;CCRG- Conciliation et comptabilistion des recettes gouvernementales;Finances et Économie;Finances et Économie;MFQ002;Remplacement du système servant à la comptabilisation des recettes gouvernementales (Sygbec gestion bancaire) utilisé par la Direction principale de la gestion bancaire du MFQ.;2011-06-30;2013-02-28;2011-06-30;2013-07-29;360200;;118400;241800;33;10.0;0.0;4.1;24.7;Initialement, le projet prévoyait que les activités de programmation soient réalisées par une firme externe.  Suite à une décision du comité directeur, ces activités seront plutôt réalisées par des ressources internes.  Toutefois, la capacité organisationnelle étant moindre, nous devons repousser la date de fin du projet au 29 juillet 2013.  ;2012-12-31;2013-05-21 08:17;Vert
9576;Procès verbal électronique;Tribunal administratif du Québec;Justice;9576;Ce projet vise à permettre aux juges et leurs adjointes de saisir les informations des procès verbaux et ainsi éviter les multiples saisies. Une première étape consistera à la conception d'un prototype pour les secteurs CETM (Commision d'examen des troubles mentaux) et Conciliation.;2011-11-01;2014-09-30;2011-11-01;2015-05-21;417800;423600;54800;368800;29;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-12 09:25;Vert
9578;État de situation et suivi des dossiers;Tribunal administratif du Québec;Justice;9578;Ce projet cible l'uniformisation des informations destinées aux divers intervenants et la production de divers rapports de gestion pour soutenir les opérations du TAQ.;2009-07-01;2009-09-30;2009-10-01;2012-12-06;196100;;201100;0;100;9.2;2.5;9.7;1.1;;2012-12-31;2013-03-01 10:23;Termine
9604;Prestation électronique de services;Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;#04-2010;Développer des services transactionnels en ligne pour la clientèle du Ministère (entreprises). La première étape consiste à mettre en place l'infrastructure technologique et de développer les services communs. Par la suite, divers services en ligne seront développés.;2010-09-01;2015-03-01;2011-04-01;2015-09-01;2734000;;558900;2175100;20;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet se déroule moins rapidement que prévu compte tenu de la réorganisation ministérielle de septembre 2012 et de la création possible de la Banque de développement économique.;2012-12-31;2013-05-17 13:54;Vert
9606;MSIFQ- Modernisation des systèmes d'information du Fonds de financement et de Financement Québec;Financement-Québec;Finances et Économie;MFQ003;Modernisation du système d'information qui réalise les opérations du Fonds de financement et de Financement Québec.;2010-04-01;2012-12-01;2011-11-01;2015-02-05;2707600;;1129900;1577700;42;10.0;0.0;9.9;0.3;;2012-12-31;2013-05-17 14:02;Vert
9616;Modification à la loi RRQ 2010;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P911;Ce projet consiste à modifier les processus de travail et systèmes pour y intégrer les nouvelles dispositions législatives découlant de la modification à la Loi sur le régime de rentes du Québec.;2010-02-01;2012-06-30;2010-02-01;2013-06-30;5145500;5458400;2709500;2748900;49;10.0;0.0;1.3;41.3;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:44;Vert
9626;Évolution technologique du GRC;Ressources naturelles;Ressources naturelles;P1043;La mise à niveau des composantes géomatiques du système GRC vise à assurer la disponibilité des fonctions géomatiques liées à la gestion de la rénovation cadastrale.;2010-03-01;2014-03-01;2010-03-01;2012-10-31;1892300;2052100;781200;0;56;10.0;0.0;10.0;0.0;"La méthode de développement pour les nouvelles unités de traitement: découpage thématique vs la même
Plus de ressouces internes affectées au projet par rapport à ce qui était prévu lors de l'évaluation
Ressources senior: moins de formation et plus d'efficience";2012-12-31;2013-02-28 16:16;Termine
9632;Surveillance électronique des sursitaires (pilote);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-155;Implantation d'un système de surveillance électronique pour la surveillance des sursitaires de la direction générale des services correctionnels.;2010-05-01;2012-09-01;2010-05-01;2012-12-01;960000;;1000;959000;1;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
9634;Migration de VB6 à DotNet;Ressources naturelles;Ressources naturelles;P4021;Désuétude technologique du langage de programmation VB6 - Migration du SIRF Web VB6 vers la nouvelle plateforme DotNet.;2009-11-01;2012-03-01;2009-11-01;2012-09-01;515700;;398500;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 14:26;Termine
9636;Refonte de DUC;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-139;Refonte du système de déclaration uniforme de la criminalité;2010-01-01;2012-02-01;2010-01-01;2013-05-29;135700;;225800;40200;82;0.0;96.0;9.8;0.6;;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Jaune
9640;Service en ligne de réquisitions d'inscriptions (SLRI);Ressources naturelles;Ressources naturelles;P4019;Compte tenu des départs massifs à la retraite, des enjeux démographqiues et économiques et des opportunités apportées par les technologies de l'information, la Dierction générale du Registre foncier doit revoir ses façons de faire. Avec la mise en place d'une interface d'inscriptioon et l'automatisation d'une partie des inscriptions, il sera possible pour l'État d'assumer sa responsabilité à l'égard des droits fonciers.;2009-04-01;2011-03-01;2009-12-01;2012-12-01;13082500;;11941900;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 14:26;Termine
9648;SAGIR SGR-2;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-157;L'implantation de SAGIR au gouvernement du Québec relève du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).  La livraison deux (SGR2) permettra de mettre en place un système de gestion des ressources humaines.;2009-06-01;2011-12-01;2009-06-01;2014-05-01;1546700;;745200;264200;91;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
9656;Évolution des applications de l'intranet CGER;Transports;Transports;CGER02;Mise en place de nouvelles applications SQL pour répondre aux  besoins non comblés par les systèmes de l'environnement IntraCGER.;2009-04-01;2011-03-01;2009-04-01;2015-03-01;900000;;255000;513000;30;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-12 14:48;Vert
9664;Serveurs;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2007;"Acquisition d'un parc de serveurs en remplacement de ceux déjà en opération et qui sont en fin de vie. Ce parc de serveurs est dédié à l'utilsation des logiciels de virtualisation Vmware et Citrix, deux logiciels permettant de maximiser l'utilisation des ressources serveurs.
";2012-04-01;2016-03-01;2012-11-01;2014-03-31;420000;;170000;40000;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
9680;Bibliothèque et Archives Virtuelles du Québec;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3032;Phase 3: Harmonisation et développement pour remplacer les 48 interfaces de valorisation;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2015-03-01;792000;;167400;625000;22;10.0;0.1;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
9682;Dépôt légal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3033;Refonte et développement du système de dépôt légal et de l'ISBN;2010-03-01;2013-03-01;2010-03-01;2017-03-01;2300200;;508600;1436800;26;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
9686;Guichet unique;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3045;Développement du système permettant de soutenir le SQTD;2009-04-01;2013-03-01;2009-04-01;2017-03-01;2798000;;2022800;775200;72;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
9720;Tableau de bord;Office québécois de la langue française;Immigration et Communautés culturelles;10;Système de tableau de bord pour le suivi de la planification stratégique et des indicateurs de gestion.;2009-04-01;2014-03-31;2009-04-01;2014-03-31;250000;;220000;30000;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 14:03;Vert
9748;Mettre en place des fonctionnalités informatiques de pilotage;Régie du bâtiment du Québec;Travail;6;"Elle souhaite développer et mettre en place les fonctionnalités de pilotage suivantes : ""Gestion des tables de paramètres (codes, catégories, sous-catégories, numéro d'examen)""";;2012-03-01;2011-11-01;2013-04-01;263200;;257500;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-27 10:53;Termine
9754;Intégrer dans GIC le processus de demande de permis et des redevances mensuelles en gaz liquéfié (DGZ, OGZ);Régie du bâtiment du Québec;Travail;18;La RBQ désire mettre à la disposition de l'ensemble de son personnel (CRC, directions territoriales, etc.) les moyens lui permettant d'obtenir une vision complète et intégrée de sa clientèle quelque soit le domaine d'intervention : gaz liquéfié.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-04-01;350000;;152800;197200;50;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-27 10:53;Vert
9824;Solution de stockage de l'information numérique (SAN);Justice;Justice;DRC Fiche 111;La DRC désire remplacer sa solution de stockage de l'information numérique actuelle qui est complètement désuète. La nouvelle solution tient compte des contraintes et limitations que connaît actuellement la DRC en matière de gestion du stockage, de performance d'accès, de la simplification de gestion des environnements virtuels, de réplication de données au site de relève ainsi que des opportunités à saisir au niveau de la configuration de ses infrastructures de stockage et des coûts reliés.;2009-12-01;;2009-12-01;2012-07-01;0;;1263800;0;0;10.0;0.0;;0.0;"Sur le plan des coûts d'acquisition de l'infrastructure de stockage, on constate une économie importante de 537 875$ soit 30% du coût prévisionnel initial.  Cette réduction de coût résulte principalement de l'offre de prix du fournisseur retenu au terme du processus d'appel d'offre.  

De plus, sur le plan des coûts récurrents, compte tenu de la réduction des coûts initiaux, il en résultera une économie de l'ordre de 581 767$ sur un horizon de 5 ans.  Globalement, l'économie totale est estimé à 1 130 000$ soit 30% de l'estimation initale.";2012-12-31;2013-02-22 11:33;Termine
9844;Remplacement de la connexité des réseaux locaux (DRI-30);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800060;"Ce projet vise le remplacement de l'ensemble de la connexité des réseaux locaux du MDDEFP qui date de 2001 et est composée d'équipements qui ne sont plus supportés depuis plusieurs années.
";2010-04-01;2012-03-01;2010-04-01;2014-07-30;1400000;;241400;1158600;17;10.0;0.0;7.5;8.3;;2012-12-31;2013-05-14 15:14;Vert
9846;Rehaussement des infrastructures de stockage (DRI-31);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800052;Ce projet vise la mise à jour des infrastructures stratégiques de stockage du siège social qui supportent une large part de l'ensemble des espaces magnétiques requis au Ministère pour le stockage des données, courriels, documents, programmes, etc.;2010-04-01;2015-03-31;2010-04-01;2015-03-01;967600;;489700;189000;72;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
9864;Support au développement;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV-SUPDEV;Contient toutes les activités de support au développement et d'entretien de systèmes. Contrôle qualité, Gestion des bases de données, Gestion de la sécurité, Architecture organique ... Comme l'enveloppe des projets en support au développement est renouvellée à chaque année.;2010-04-01;2011-03-01;2010-04-01;2015-03-01;1169600;;880000;300000;75;9.7;0.9;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 16:51;Vert
9874;Déploiement du CCC, 3e panier de services;Justice;Justice;0004-320888001;"Les demandes de renseignements en provenance des citoyens en matière criminelle, pénale et jeunesse sont toujours répondues par les greffes.
Le 3e panier de services prévu à l'intérieur du plan d'action de la DGSJR consiste à transférer ces appels vers le CCC. La nouveauté consiste à ""virtualiser"" en partie le CCC en ayant recours, à des ressources de certains palais de justice et points de service ciblés à cet effet et bénéficiant déjà d'allocations additionnelles.";2013-04-01;2014-03-31;2012-02-25;2013-06-30;340000;;96800;274700;26;7.2;9.3;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
9894;Ajustements requis aux systèmes de l'Agence de traçabilité du Québec;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-105;Le projet vise à mettre en place les contrôles et validations nécessaires lors de la saisie des données dans les interfaces de saisie d’information chez notre partenaire ATQ.;2011-04-01;2012-12-01;2008-12-01;2013-03-31;435000;;379500;55500;87;10.0;0.0;1.4;40.5;;2012-12-31;2013-05-16 15:43;Vert
9904;Améliorations GCP;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-094;Le projet vise à optimiser certains traitements informatiques du système de gestion comptable des prêts (GCP) afin de diminuer les interventions administratives lors de la gestion du suivi des prêts.;2009-04-01;2011-04-01;2009-04-01;2013-03-01;400000;;257300;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 15:43;Vert
9906;Améliorations des environnements de production et d'exploitation des bases de données;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;TI-03;Le projet consiste à identifier et à appliquer les mesures permettant d'accroître la sécurité des environnements de production des systèmes et d'exploitation des bases de données pour les environnements DB2 et Oracle.;2009-03-01;2010-06-01;2010-05-01;2014-03-31;253000;;181000;72000;77;10.0;0.0;0.0;4239.4;Affectation des ressources internes du projet à la réalisation de d'autres activités prioritaires. La portée et l'envergure du projet sont maintenues.;2012-12-31;2013-05-16 15:43;Vert
9908;Révision des modes de paiement;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-058;Le projet vise à offrir aux clients de La Financière agricole, la possibilité d'utiliser diverses solutions d'affaires pour effectuer leurs paiements (contributions, cotisations, etc).;2009-05-01;2011-12-01;2010-07-01;2012-09-01;329000;;274400;0;100;10.0;0.0;0.0;49.8;;2012-12-31;2013-05-16 15:43;Termine
9942;Extranet des thanatologues;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DEC-2010-05;L'extranet permettra aux thanatologues de remplir électroniquement la déclaration de décès et de transmettre les informations au Directeur de l'état civil. Il permettra aussi de faire des demandes de certificats et de copies d'actes de décès en ligne pour le compte de leurs clients.;2011-02-01;2012-08-01;2011-05-01;2012-08-01;158500;;142700;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-26 13:31;Terminé
9974;Services d'intégration en ligne (S.I.E.L.);Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 006;Le Service d’intégration en ligne (SIEL) est un projet qui vise à accélérer l’intégration économique et sociale des personnes immigrantes et à augmenter leur taux d’emploi. L’objectif consiste à aider les personnes immigrantes détentrices d’un CSQ et possédant un niveau de français suffisant, à développer les compétences nécessaires pour réaliser leur projet d’intégration, et ce, à la hauteur de leurs formations, de leurs expériences professionnelles et de leurs aspirations personelles.;2010-03-01;2013-03-01;2011-04-01;2014-03-01;1220500;;443200;668200;39;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
9986;SIRA - Intervenant - Compteurs - CRA;Justice;Justice;320888003;Ce premier dossier d'affaires adresse plus précisément les nouveaux besoins d'affaires de la clientèle ainsi que l'intégration dans SIRA de certains systèmes existants jugés désuets (Mitigation).;2011-09-01;2013-03-01;2011-09-01;2013-03-31;536500;;625300;0;100;5.7;16.6;5.4;18.2;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
9990;Greffe virtuel;Justice;Justice;0068-320600015;Le but du projet est de diminuer la matérialisation des dossiers de cour pour le greffe central et les transferts aux greffes pour perception.;2010-06-01;2010-09-01;2010-04-01;2013-10-01;131000;;123500;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
10006;Amélioration continues non capitalisables;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250000050;Améliorations des systèmes existants;2009-04-01;2013-03-01;2010-01-01;2013-03-01;0;;;;0;0.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-18 13:26;Annulé
10022;Évolution de la solution SGIPA - phase 1;Justice;Justice;0064-320600020;"En 2010, ce projet visait à assurer la continuité des services offerts par le BIA en faisant évoluer les composantes (technologiques, logiciels et de sécurité) de la solution SGIPA et de ce fait assurer la pérennité de la solution SGIPA:
• la numérisation des constats et des rapports d'infractions;
• l'aide en ligne du SGIPA;
• le système de traitement massif (STM) pour la gestion des chèques et des coupons-réponse;
• la production des correspondances (serveurs, logiciels, infrastructure...)";2012-04-01;2014-03-01;2012-04-01;2014-03-01;533600;;240700;61300;79;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
10050;Téléphonie / Système de gestion;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710001;Implantation d'un système de gestion pour le portefeuille de la téléphonie à la SQ.;2010-04-01;2011-03-01;2010-04-01;2013-03-01;335000;;74700;0;100;10.0;0.0;0.0;124.9;Le retard est principalement attribuable au niveau du processus administratif. Le dossier pour l'acquisition du système de gestion a été traité conjointement avec le CSPQ et les étapes de rédaction du cahier des charges, la période de publication de l’appel d’offres, les questionnements et les délais additionnels demandés par les fournisseurs potentiels ont fait en sorte que l’échéancier s’est prolongé au-delà de notre planification. ;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Termine
10052;Gestion du parc automobile;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707573;Acquisition et implantation d'un progiciel de gestion pour le parc automobile de la SQ.;2010-04-01;2011-03-01;2012-04-01;2014-03-31;825000;;68800;756200;8;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
10058;ECR (Livraison 5);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;ECR (Liv. 5);Réalisation de 37 demandes de changement.;2010-04-01;2011-03-01;2011-04-01;2013-06-30;224500;;209000;0;100;10.0;0.0;5.7;16.6;Retard attribuable au processus mis en place pour la réalisation de ce projet. Chacune des demandes de changement est d'abord évaluée en terme de coût par le fournisseur pour la réalisation. Les travaux ne peuvent débuter que lorsque les coûts sont acceptés par le comité de suivi du projet. ;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Termine
10066;Vidéoconférence;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;Achats d'équip.;Étude à réaliser pour l'implantation de la vidéoconférence à la SQ et mise en oeuvre.;2010-04-01;2011-03-01;2010-04-01;2012-12-31;360500;;212900;0;100;10.0;0.0;0.0;175.1;"Les travaux d'implantation ont engendré une certaine complexité (failles de sécurité et programmation du ""pont central""), éléments que nous ne pouvions prévoir initialement. Également, l'échéancier pour la migration des quartiers généraux au RITM a été repoussé par le CSPQ, ce qui a entraîné de nouveaux délais.  ";2012-12-31;2013-05-21 15:43;Termine
10192;MANIA - Mise à niveau de l'infrastructure applicative;Justice;Justice;0007-320700063;"Ce projet vise à conserver à niveau les actifs technologiques associés aux applications du MJQ.
Depuis 2 ans, une infrastructure de données adéquates a été mise en place, ainsi que les bases du volet applicatif.
L’étape actuelle vise à détailler précisément  l’architecture technologique cible.
À la lumière de la recommandation, les étapes subséquentes seront précisées et mises en œuvre.";2013-04-01;2014-03-28;2012-11-30;2014-03-28;527600;;20200;430400;30;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
10202;SISTA (Système intégré de services pour les tribunaux administratifs);Régie du logement;Régie du logement;2010-P1;Développement et implantation d'un système intégré de services pour les tribunaux administratifs adapté à la Régie du logement.;2011-03-01;2011-02-01;2011-03-01;2013-05-31;2632200;;2387600;244600;80;10.0;0.0;7.6;8.0;;2012-12-31;2013-02-22 14:53;Vert
10218;ROH et viabilité hivernale;Transports;Transports;P2602;"Cette application a pour but d'automatiser des tâches, d'élaborer une base de données et d'y consigner les conventions d'entretien hivernal effectué sur les routes par le ministère des Transports qu'elles soient en régie ou à contrat.  
";2010-03-01;2013-03-31;2010-03-01;2013-10-31;655000;771400;644900;126500;89;10.0;0.0;9.3;2.4;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
10222;Gestion des équipements électrotechniques;Transports;Transports;P2020;"Solution intégrée et évolutive de l'inventaire et des processus d'inspections pour les équipements électrotechniques de la direction des structures. La solution  permet de gérer les processus d'affaires tels que la tenue de l'inventaire détaillé de tous les systèmes électrotechnique.  Il permet la planification et la réalisation des inspections des systèmes dont le ministère à la charge. Suite au processus d'inspection, il est possible de déterminer, planifier et suivre les besoins d'interventions urgentes ou d'entretien identifiés lors de l'inspection.
";2010-04-01;2013-03-31;2011-01-01;2013-03-31;866900;;384800;187100;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
10250;Évolution des systèmes de météo routière;Transports;Transports;C7061;"Développement de fonctionnalités permettant d'intégrer la prise en compte des conditions climatiques dans les opérations d'entretien.
";2010-05-01;2011-10-01;2010-05-01;2013-06-01;950000;;920700;29300;92;10.0;0.0;7.3;8.9;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
10254;A25 Système de suivi du régime tarifaire;Transports;Transports;P4741;"Le projet consiste à développer un système qui permet de valider les tarifs de péage et frais de péage et frais d'administration qui sont soumis aux usagers de l'autoroute à péage par le partenaire privé.  Les tarifs et les frais d'administration doivent être conformes aux règles de l'entente de PPP.  
";2011-10-01;2013-03-31;2011-04-01;2012-12-31;158000;;128400;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Termine
10282;Gestion des événements GEV - Évolution de CAR-AGIR;Transports;Transports;P1771;"Consolidation des outils de gestion des événements sur le réseau routier (entrave, accident, etc.) utilisés dans les centres de gestion de la circulation
";2010-06-01;2014-03-31;2010-06-01;2013-04-30;300000;600000;458200;141800;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
10312;Consolidation du réseau;Transports;Transports;P3990;"Projet de migration de tous les sites du MTQ, du RETEM (Réseau de Télécommunication multimédia) vers le RITM (Réseau Intégré de Télécommunication Multimédia), de faire la consolidation du réseau, de mettre en place les outils nécessaires pour la surveillance du réseau et du rehaussement.
";2010-04-01;2011-12-01;2010-04-01;2013-03-31;1200000;;656200;543800;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
10382;Gestion des incidents, des problèmes, des demandes et des incidents Helpdesk (GIPR);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA3207;Ce projet vise le remplacement des outils de gestion des TI actuels (devenus désuets)  par un outil unique et intégré en s'appuyant sur une révision des processus actuels et leur intégration pour en faire des processus cohérents et conformes aux bonnes pratiques (ITIL v3).;2011-04-30;2015-03-01;2011-04-30;2015-03-01;5410000;;1884000;3526000;35;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
10402;Outils d'exploitation réseau;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DÉSACTIVÉ-VPTI-ITZA2503;Tenant compte de la désuétude des outils actuels d'exploitation de l'infrastructure réseau du CSPQ, ce projet vise à harmoniser deux groupes d'outils:  un pour consolider les configurations, l'autre pour le monitoring.;2012-01-31;2012-03-01;2012-01-31;2012-12-31;423300;;346500;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
11007;Actualisation du système de tarification;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404635;Refonte complète du système Tarification utilisé dans les calculs des tarifications et pour la planification triennale des revenus et dépenses.;2011-05-01;2012-10-01;2012-03-01;2013-03-31;787800;;495500;149100;63;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
11008;Centre d'appels SIQ;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404631;Acquisition et implantation d'une solution interne pour la gestion du centre d'appels de la SIQ. Le projet consiste en l'acquisition et l'implantation d'un progiciel (C2 Enterprise) afin de remplacer le système externe actual dont le contrat de service arrive à échéance;2011-01-01;2012-03-31;2011-11-01;2012-03-01;349700;;65000;0;21;10.0;0.0;;0.0;Le fournisseur principal s'est désisté du projet.  Le projet a donc été annulé. Suivant le résultat d'un nouvel appel d'offres actuellement en cours de réalisation, un nouveau projet sera ouvert.;2012-12-31;2013-05-17 11:54;Annulé
11015;Bilan énergétique du parc immobilier;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;BEP;Ce projet consiste à développer les fonctionnalités pour produire les bilans de consommation d'énergie du parc immobilier HLM de la SHQ. Il vise à obtenir les données de consommation des distributeurs d'énergie et les données météorologiques d'Environnement Canada afin d'établir des comparatifs de consommation par types de bâtiment et régions. L'objectif étant de suggérer des améliorations afin de réduire la consommation énergétique du parc HLM et de faire annuellement un bilan global au Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques (BEIE).;2011-04-01;2013-03-01;2011-04-01;2014-03-31;1114800;;292100;756900;10;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-13 09:22;Vert
11017;Remplacement du système téléphonique (Nortel Pbx Meridian);Régie des installations olympiques;Finances et Économie;65804-P01;"La dernière mise à jour du système téléphonique a été faite en 1991. Avaya qui a acheté la faillite de Notel ne supporte plus ces équipements. De plus, notre fournisseur de service (Telus) refuse le renouvellement du contrat de support.
Le projet consiste à remplacer la centrale téléphonique (PBX) qui alimente 600 téléphones analogiques et 200 téléphones numériques.
Losque le réseau informatique aura été remplacé, environ 150 téléphones numériques seront convertis en téléphone IP.";2012-10-01;2013-12-01;2012-10-01;2013-12-01;426000;;5000;359500;10;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 15:36;Vert
11024;PGI - Remplacement du système intégré de gestion des ressources financière et matérielles;Régie des installations olympiques;Finances et Économie;65818-T01;Remplacement du système de gestion des ressources financière et matérielles dû à la fin de support du logiciel actuel.;2009-11-01;2012-12-01;2009-11-01;2013-10-31;943800;;569000;374800;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:16;Vert
11025;Gestion d'horaire et du temps;Régie des installations olympiques;Finances et Économie;65808-T01;Acquistion d'un logiciel de gestion d'horaire et du temps;2007-05-01;2010-11-01;2008-08-01;2011-12-01;722800;;653600;69200;;10.0;0.0;0.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-10 16:53;Suspendu
11035;Progiciel II;Commission de l'équité salariale ;Travail;40544;Projet visant à modifier le progiciel actuel en le faisant passer d'une base VB6 à une base dot.net, pour en prolonger la vie.;2011-03-01;2011-03-01;2011-04-01;2013-09-01;490400;;111900;202700;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 11:37;Vert
11036;Rehaussement infrastructure;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Infra;L'infrastructure technologique de la Commission est composée de divers équipements et logiciels dont la durée de vie utile a été ou sera bientôt atteinte. Le projet vise à la fois le renouvellement des ordinateurs et  le rehaussement de toute la partie serveur (infrastructure).;2011-06-01;2014-03-01;2011-07-01;2015-03-31;480000;;146000;750000;30;0.0;86.7;1.4;40.5;L'équipe informatique de la Commission a dû composer, dans la dernière année, avec de nombreux départs. De plus, en lien avec l'expertise requise par ce projet, une ressource externe représente l'alternative à privilégier, ce qui risque inévitablement de ralentir le processus de rehaussement des infrastructures.;2012-12-31;2013-02-22 13:14;Vert
11038;Gestion des cas du coroner (GECCO);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-101;Informatisation des processus de gestion des cas de coroner.;2010-08-01;2012-12-01;2010-08-01;2014-10-01;856000;;460500;462900;50;7.6;7.9;0.0;86.1;;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Jaune
11054;Remplacement de l'environnement de stockage;Culture et Communications;Culture et Communications;IT-8;Remplacement de l'environnement de stockage;2011-09-01;2012-03-01;2011-10-01;2012-05-01;204400;;188600;0;100;10.0;0.0;8.7;4.2;;2012-12-31;2013-05-15 12:38;Termine
11061;Développement de la prestation électronique de services du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ);Conseil des arts et des lettres du Québec;Culture et Communications;PES;Ce projet vise à soutenir les principaux échanges de données entre le CALQ et sa clientèle via une interface Web, incluant la réception des demandes d’aide financière, le suivi en ligne et la réception des données de reddition de comptes ainsi que l’adhésion à la banque de personnes-ressources et l’embauche des personnes-ressources pour participer au processus d’évaluation du CALQ.;2009-06-01;2015-04-01;2012-09-01;2015-12-31;2354600;;83000;2271600;4;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-20 11:26;Vert
11068;Portail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3001;"Refonte et décentralisation de la gestion des contenus.
Diffusion des journaux en recherche intégrale";2011-10-01;2013-03-01;2012-04-01;2015-03-01;550000;;229500;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11069;Moteur de recherche;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3003;Travaux d'évolution et amélioration du moteur de recherche (RMS 5 sources) Travaux d'amélioration continue en lien avec nos collections numériques toujours croissantes et diversité: (livres électroniques, sources externes...);2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2017-03-01;125000;;116900;;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-11 11:36;Annulé
11071;Interfaces mobiles;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3005;"Développement d'interfaces mobiles
Adapter certains contenus du portail aux plateformes mobiles tel le IPAD.";2011-09-01;2013-09-01;2012-04-01;2017-03-01;405000;;105000;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11075;Archivage WEB;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3029;Création d'une interface usager sur le portail ainsi que le maintien et l'évolution de l'infrastructure Heritix permettant d'archiver et de préserver le contenu des sites des différents ministères et organismes.;2010-03-01;2013-03-01;2010-03-01;2018-03-01;230000;;70000;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11080;Intranet refonte;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3015;Refonte de l'Intranet et mise en place de WIKIS;2010-09-01;2012-03-01;2010-09-01;2015-03-31;370000;;195500;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11081;Intranet et Extranet;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3016;Divers développements de maintien et d'évolution pour l'intranet et l'extranet (En continue);2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2017-03-01;115000;;115000;;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-11 11:36;Annulé
11086;DDC BiblioMondo;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3009;Demande de changement pour maintenir l'actuel système BiblioMondo (Modules professionnels, ZOneL, circulation, ...) En continue selon les besoins identifiés;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2017-03-01;287000;;287000;;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-11 11:36;Annulé
11087;GID;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3010;Projet d'implantation de la GID. Finalisation phase 1 et phase 2 (déclassement);2009-04-01;2012-12-01;2009-04-01;2015-03-01;280000;;55000;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11088;Pivotal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3011;"Demande de changement, évolution et changement de la version de Pivotal. 
Système de gestion de tous les clients de la bibliothèque (abonnés, dépôt légal, guichet unique, portail, les extranets, plaintes, commentaires, références etc.)";2010-09-01;2012-03-01;2010-09-01;2014-03-01;365000;;172200;192800;47;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11089;Pistard WEB;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3012;Pistard WEB: réalisation des demandes de changement et améliorations de la base technique;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2017-03-01;105000;;105000;;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-11 11:36;Annulé
11090;PISTARD;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3036;Réalisation des demandes de changement en cours et refonte majeure au cours des prochaines années en continue. Gestion des fonds d'archives publics et privés par les employés de BAnQ.;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2017-03-01;450000;;200000;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11091;Entrepôt de données;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3034;Évolution et maintien de l'entrepôt de données institutionnel;2011-04-01;2013-03-01;2011-04-01;2017-03-01;130000;;130000;;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-11 11:36;Annulé
11094;Évolution RFN et RDAQ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3039;"Évolution RFN et RDAQ
RFN: Site regroupant les collections de journaux provenant de plusieurs bibliothèques nationales franscophones.
RDAQ: Réseau des archives du Québec";2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2017-03-01;230000;;110000;;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-11 11:36;Annulé
11095;Service de référence Québécois;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3040;Logiciel pour un service de référence québécois virtuel. Pour partager les demandes de référence entre plusieurs réseaux de bibliothèques francophones mondiales.;2008-04-01;2012-03-01;2011-03-01;2015-07-01;125000;;20000;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11096;GALA;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3041;Finalisation de GALA (Gestion de l'Application de la Loi des Archives) employés et organismes. Saisie des calendriers de conservation des MO;2009-04-01;2012-03-01;2009-04-01;2015-03-01;150000;;50000;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
11097;SBPQ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;3042;Maintien et évolution des Statistiques des bibliothèques publiques du Québec;2010-04-01;2012-03-01;2010-04-01;2017-03-01;105000;;20000;;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-11 11:36;Annulé
11122;2012 - Rehaussement Intranet et sites de collaboration;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;2011-12 Projet A;"Rehaussement de l'Intranet pour la diffusion d'information au personnel, par les secteurs
Rehaussement de l'Intranet pour la mise en place de sites de collaboration organisationnelle
Rehaussement de l'Intranet pour la mise en place de sites de collaborati";2011-06-01;2012-03-01;2011-10-01;2012-05-01;146100;;104900;;100;10.0;0.0;6.7;11.6;;2012-12-31;2013-05-17 11:07;Termine
11126;Logis;Musée de la Civilisation;Culture et Communications;369;Analyse du logiciel de gestion intégrée des collections dans le but de faire une mise à niveau du logiciel ou de faire l'acquisition d'un nouveau logiciel.;;;2011-04-01;2013-03-31;228700;;189800;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 09:01;Vert
11130;Implanter un nouveau système de gestion;Commission d'accès à l'information;Conseil exécutif;406-06-07;Implanter un nouveau système de gestion des dossiers mieux adapté aux besoins de la Commission d'accès à l'information et apte à offrir aux citoyens des services mieux adaptés et plus efficaces.;2009-12-01;2013-03-01;2009-12-01;2013-02-28;1705000;;1582600;35800;97;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-18 11:02;Vert
11135;TRANSMI-Commission scolaire;Finances et Économie;Finances et Économie;CF-009;Le projet de Transmission électronique système à système des informations financières des réseaux a pour objectif de mettre en place les processus et les outils permettant la gestion des transmissions électroniques des données des états financiers des réseaux des agences, des établissements et des commissions scolaires. Ce projet correspond à la transmission des données du réseau des commissions scolaires.;2011-03-01;2012-04-01;2011-03-01;2012-05-31;509200;460000;460000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:16;Termine
11138;Améliorations du système Gestion des contacts du Québec à l'étranger;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;CliQue2;Compte tenu du mandat du ministère, de nombreux conseillers des représentations du Québec à l’étranger sont fréquemment en déplacement. Ils ont besoin d’avoir accès aux données relatives à leurs contacts sur leur portable et, de plus en plus, sur leur appareil mobile. Le ministère souhaite offrir à ses utilisateurs des solutions d'accès à distance qui s'adaptent aux différents supports utilisés. De plus, afin de dégager une image plus moderne, offrir un mode d'envoi d'invitations en ligne.;2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-07-15;225700;;195000;20700;90;10.0;0.0;7.1;9.7;"La date de fin du projet a été décalée au 15 juillet 2013 afin de prolonger la période de rodage des nouvelles fonctionnalités du système.
Cela permettra notamment aux utilisateurs des représentations du Québec à l'étranger de mettre à l'essai certaines fonctionnalités sur une plus grande échelle lors d'événements majeurs, par exemple lors des célébrations du 24 juin qui regroupent de nombreux invités. ";2012-12-31;2013-05-17 11:04;Vert
11143;Évolution du formulaire CRF;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;A-1116;Le projet consiste à réaliser une évolution du formulaire de confirmation des ressources financières (CRF) du secteur de l'Aide financière aux études, afin de combler les lacunes identifiées et ainsi moderniser la technologie afin de satisfaire de nouveaux besoins en plus d'assurer la prise en compte des nouvelles normes d'accessibilité WEB.;2011-04-01;2012-12-31;2011-04-01;2013-03-01;250200;;191800;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 14:42;Termine
11152;Refonte du site WEB;Office de la protection du consommateur;Justice;2010-001;Refonte du site WEB (opc.gouv.qc.ca), incluant l'intégration des prestations électroniques de services telles demander et renouveler un permis, faire une demande de cautionnement, transmettre une plainte, publier de l'information sur un sujet suscitant des appels dans un délaisde 12 heures, etc.;2009-04-01;2012-03-01;2012-03-01;2013-03-01;482600;;280400;202200;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-07 16:18;Vert
11157;Refonte du processus des permis;Office de la protection du consommateur;Justice;2009-002;"La révision du processus des permis intervient après l’évaluation des besoins des utilisateurs des systèmes corporatifs ou il s’est  avéré que  la problématique  se situait au niveau des processus désuets et non adaptés aux nouvelles réalités  des commerçants et du personnel .  Ce qui est inclus dans ce projet : processus de délivrance /renouvellement de permis , cessation des opérations par un détenteur de permis etc…
";2009-09-01;2013-09-01;2012-03-01;2013-03-31;187300;;101600;85600;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-07 16:18;Vert
11165;Évolution de la place d'affaire du CLDC;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRH;Le CLDC travaille actuellement à faire évoluer sa place d'affaires électronique de façon à introduire l'apprentissage virtuel de son offre de services et en faire une infrastructure technologique partageable avec les MO.;2010-10-01;2014-06-30;2010-10-01;2012-09-01;1423800;923600;923600;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Portée révisée;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
11166;Plan d'évolution (CTI);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZC2981;Projet visant des travaux majeurs dans les centres de traitement du CSPQ (une vingtaine de sous-projets).;2010-10-01;2014-03-01;2010-10-01;2014-03-01;9239500;;2018500;7221000;55;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
11167;Mise en place de l'environnement de développement VSTFS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI;Le projet vise à pallier la désuétude du logiciel VSS pour assurer la gestion du code source (éléments de programmation) des applications développées à la vice-présidence aux solutions d'affaires (VPSA). Il vise également à optimiser le processus de développement en l'alignant sur les bonnes pratiques dans le domaine. ;2011-04-01;2012-07-31;2011-04-01;2013-06-30;581000;866700;827000;39700;85;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
11169;Remplacement des unités de stockage HDS de la PFC;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2955.04;Projet visant à remplacer l'unité de stockage HDS de la plate-forme de traitement centralisée.  Projet à haut potentiel de rentabilité.;2010-06-01;2011-12-01;2010-06-01;2012-06-01;1980200;;1116400;0;100;10.0;0.0;0.0;66.5;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
11175;Phase 3 - Projet Projets;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404667;" La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des projets d'immobilisation standards.";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-04-30;906600;;611500;216400;74;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
11176;Phase 3 - Projet Immeuble;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404665;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation de la configuration des immeubles.";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-04-30;799700;;418400;312000;57;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
11177;Phase 3 - Projet Attribution de l'espace;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404661;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation de l'attribution, du mesurage et de l'historique des espaces et des occupations.";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-04-30;489800;;256400;191000;57;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
11179;Phase 3 - Projet Cadre de référence;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404662;" La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels). Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des ajustements à la couche corporative et des approbations automatisées, à l'adaptation du portail des ""utilisateurs"" et au développement de la délégation de signature.

";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-04-30;556800;;265900;121800;76;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
11199;Plan Québécois des infrastructures;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;PQI;"Le projet doit permettre d'ajuster les processus et les systèmes qui supportent les programmes impliqués dont le mode de subvention est basé sur le déficit d'exploitation en fonction des changements apportés par le PQI-RAM (Remplacement, Amélioration, Modernisation), qui sont principalement : la capitalisation, le financement des investissements, l'amortissement de la dette et le fait que la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) paie sa part comptant sur les travaux RAM et ce, sur la base d'un déficit d'exploitation tel que défini dans les ententes actuelles.

";2011-04-01;2014-03-01;2011-01-01;2014-03-01;1129100;;943800;185300;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-13 09:22;Vert
11200;Cadre normatif;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;NOR;"Ce projet vise une mise à niveau du cadre normatif de développement de la Direction des ressources informationnelles par le déploiement du Guide vert et de Macroscope. En plus de l'acquisition et de l'implantation du progiciel, il comporte deux autres volets soient, l'adaptation des processus de développement et de gestion de projet aux particularités de la SHQ et l'accompagnement des ressources appelées à appliquer ces processus dans le cadre de leurs fonctions. 

";2010-04-01;2012-03-01;2010-04-01;2014-03-31;450000;;386000;64000;85;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:56;Vert
11201;Refonte du plan de classification et du calendrier de conservation;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 010;"Le projet vise à  :
- Mettre en œuvre les assises nécessaires pour le traitement des documents électroniques et le passage harmonieux à l’ère du document électronique.
- Assurer la conformité à la réglementation en matière de gestion documentaire.
- Permettre à tous les responsables du classement des unités administratives du Ministère de classer des documents selon des critères établis;
- Intégrer les processus d’affaires dans les activités de classement du Ministère.
";2011-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2013-10-01;467400;;276700;214000;55;8.5;5.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
11209;Levier Sélection des travailleurs qualifés;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 108;Ce projet vise à améliorer la performance et l’intégrité de la sélection des travailleurs qualifiés effectué par le Ministère.  Le projet transforme le processus en définissant, développant et déployant un processus INTÈGRE, EFFICACE et EFFICIENT de façon incrémentale, au lieu d’attendre la réalisation complète pour récolter l’ensemble des bénéfices.;2010-04-01;2014-03-01;2010-04-01;2015-02-01;5884300;;1336500;3622500;27;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
11210;Base de données sur les équivalences de diplômes;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 107;Ce projet vise à nettoyer, mettre à jour et réorganiser la base de données sur les diplômes obtenus hors Québec et leur comparaison par rapport au système scolaire québécois.;2011-04-01;2012-11-01;2011-04-01;2013-06-01;913000;;345700;66700;76;10.0;0.0;6.2;14.2;"L'ajout de l'arrimage de la base de données sur l'évaluation comparative des études aux systèmes actuels, ont amené l'équipe du projet à revoir son échéancier. Ainsi, le projet se terminera en juin 2013 au lieu de janvier 2013. Les coûts du projet resteront les mêmes malgré cet ajout.
";2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
11220;Projet pilote : règles d'affaires;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-02;Projet d'expérimentation et d'appropriation d'un logiciel de règle d'affaires.;2011-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2012-05-31;637900;;598200;0;;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Termine
11224;Système de production des cartes d'assurance-maladie;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-03;L'équipement (embosseuse) supportant le système de production des cartes d'assurance-maladie est désuet. Ce projet est un projet d'évolution qui vise à moderniser le système en remplaçant l'équipement actuel par un nouvel équipement capable de supporter le système de production des cartes d'assurance maladie pour les années à venir.;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2013-09-30;2218000;;635700;1023200;38;10.0;0.0;5.7;16.7;"La période de rodage du nouvel équipement est plus élevée que prévue initialement. 
";2012-12-31;2013-02-22 08:45;Vert
11228;Évolution des outils et pratiques en gestion de projets et du PGII;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-11;Projet visant l'évolution graduelle des outils et pratiques de planification, de comptabilisation et d'imputation des efforts et des coûts de projets, de façon à mieux soutenir la gestion de projets, ainsi que la mise en oeuvre de ceux-ci.;2010-04-01;2013-03-01;2010-04-01;2013-03-01;600700;;572300;0;;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Termine
11245;GDF - Adaptation  pour le milieu familial (RSG);Famille;Famille;8;Mise en place de l'entente collective responsable des services de garde.;2011-03-01;2012-10-31;2011-03-01;2013-06-01;1669900;;724200;407100;59;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 12:24;Vert
11254;Projet développement technologique;Société du Palais des congrès de Montréal;Finances et Économie;1;Les différentes composantes sont: 1) La mise à niveau de l'infrastructure réseau  2) Le déploiement d'une plateforme web (commerce électronique, extranet client, intranet)  3) Le déploiement d'un dispositif d'affichage dynamique  4) Le développement d'une application mobile;2011-07-01;2012-06-01;2011-09-01;2013-06-30;4931400;;3707500;1262700;90;9.8;0.8;5.9;15.7;Le projet comportait 4 sous-projets. Les 2 principaux sous-projets sont complétés et opérationnels à 100% depuis octobre 2012, soit la mise à niveau de l'infrastrucutre réseau et remplacement du système d'affichage dynamique. Nous déployerons la plateforme de commerce électronique et l'application mobile d'ici le 30 juin 2013.;2012-12-31;2013-03-18 10:23;Vert
11266;Refonte du système d'aide à l'assistance;Commission des normes du travail;Travail;045-02;Le projet de révision des processus d’assistance aux utilisateurs de la Commission permettra d’optimiser nos façons de faire et ainsi mieux répondre aux besoins d’assistance des employés.;2011-09-01;2014-12-01;2012-03-01;2013-03-01;135100;;100000;35000;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-12 07:59;Vert
11269;Adaptation Sigma à la fiche d'enregistrement et à l'EDM;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;193;Le système géomatique SIGMA utilise les données de la Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles afin de positionner les productions agricoles sur le territoire québécois. La Fiche a fait l'objet en 2010 d'une importante refonte qui modifie consid;2011-10-01;2012-03-01;2011-10-01;2013-06-01;334600;;30800;303800;10;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
11277;Implantation du nouveau centre de service à la clientèle RI;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;175;Révision des processus du service à la clientèle de la DRI et mise à jour du logiciel de gestion des requêtes (C2).;2011-10-01;2012-12-01;2011-10-01;2012-12-01;336100;;181000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Termine
11282;Rehaussement infrastructures (incluant télécom, serveurs, équipements spécialisés) (2012-13);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;14-16a (2012-13);Mise à niveau et évolution des équipements d’infrastructures. Il s’agit d’une opération récurrente annuelle qui consiste au remplacement d’équipements en désuétudes, tels que les serveurs ou l’équipement de télécommunication.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;350000;;250400;99600;72;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 15:00;Vert
11286;Renouvellement du parc informatique : postes et imprimantes (2012-13) - équipement mobile;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;16b (2012-13) mob;Assurer le renouvellement des équipements informatiques mobiles, afin d'effectuer une saine gestion du parc informatique ministériel. Améliorer le processus de gestion de l'inventaire. Répondre à l'évolution des besoins ministériels.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;275000;;45000;230000;16;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 15:00;Vert
11292;Traitement des données d'assurabilité en provenance d'ATQ;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-104;Le projet vise à déterminer la période de possession des animaux à partir des données de traçabilité recueillies par ATQ.;2011-04-01;2013-03-01;2011-06-01;2013-03-31;890000;;700400;189600;79;10.0;0.0;0.0;119.3;Les essais ont nécessité plus de temps que prévu. Comme l'implantation de ce projet doit être syncrhonisée avec l'année d'assurance, la date d'implantation a été reportée.;2012-12-31;2013-05-16 15:43;Vert
11295;Base de données agro-météorologiques permanente pour le foin;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-060;Mettre en place une base de données permanente pour cumuler et gérer les données agrométéorologiques utilisées pour indemniser les producteurs agricoles pour le produit foin.;2009-09-01;2011-07-01;2009-09-01;2014-09-30;155000;;63500;90800;50;10.0;0.0;0.0;52.3;"Le gouvernement du Canada vient d’adopter, avec l’accord des provinces, un nouveau cadre stratégique pour l’agriculture ""Cultivons l’avenir 2"" qui a des impacts sur plusieurs programmes administrés par la FADQ. Ces changements ont modifié les priorités de développement de systèmes de la FADQ et les ressources affectées au présent projet doivent être affectées en priorité à l'application de ce nouveau cadre stratégique. Les travaux en cours ont donc été suspendus le temps de compléter le projet ""Cultivons l'avenir 2"".";2012-12-31;2013-05-16 15:43;Vert
11304;Mise en oeuvre de la détermination du volume assurable;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-087;Le système vise à supporter la mise en oeuvre de la détermination du volume assurable dans les produits veaux d'embouche et agneaux pour les animaux adultes et leurs descendants.;2008-12-01;2011-04-01;2008-12-01;2012-12-01;476000;;438500;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 15:43;Termine
11305;Remplacement ou mise à niveau du système de GMAO;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2010-03;La STQ désire moderniser ou remplacer son logiciel de GMAO afin de se doter d'une solution intégrée pour les processus d'approvisionnement, de gestion d'inventaire, gestion de l'entretien des navires et la gestion de l'entretien des installations terrestres;2009-10-01;2013-03-01;2012-01-01;2013-12-01;899200;;459700;439400;15;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:00;Vert
11306;Amélioration de l'offre de service Internet;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2011-02;Ce projet vise à améliorer l’offre de service en ligne afin de faciliter l’achat et le renouvellement d’un titre de transport de la Société des traversiers du Québec (STQ), tout en faisant bénéficier sa clientèle des nouvelles opportunités offertes par les technologies Internet en constante évolution.;2012-12-21;2013-03-01;2012-03-01;2014-01-31;759400;;23000;737000;1;10.0;0.1;6.6;11.9;;2012-12-31;2013-02-22 11:58;Vert
11307;Modernisation système de billetterie et réservations;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2010-02;Remplacer les systèmes de gestion de la billetterie et de réservations pour les traverses tarifées de la STQ par une nouvelle solution intégrée. Le système devra s'adapter aux réalités différentes des traverses en terme de produits, tarifications, processus.;2009-03-01;2009-11-01;2010-03-01;2013-12-20;545000;1193700;788700;374300;60;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 11:58;Vert
11310;Gestion documentaire informatisée;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI2010-04;Acquisition et implantation d'une solution progicielle de gestion intégrée des documents (GID) afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de l’ensemble de la STQ.;2010-01-01;2011-03-01;2010-01-01;2012-07-01;60000;149000;134900;0;100;10.0;0.0;8.8;3.9;;2012-12-31;2013-04-17 10:36;Termine
11313;Suivi de la correspondance ministérielle (SCM);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-090;Migration technologique d'une application Power Builder 7 vers APEX;2010-07-01;2012-12-01;2010-07-01;2012-12-01;119100;;220000;64000;77;0.0;138.5;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
11347;Implantation d'une infrastructure de relève;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2012-05;Projet constituant à implanter un site de relève externe à l'organisation afin d'assurer une continuité des services en cas de cataclysme.;2011-04-01;2014-03-01;2012-01-01;2014-01-01;510500;;146200;364300;30;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-13 15:54;Vert
11353;Refonte du système d'information sur la rémunération globale (SIRG) - Phases 1 et 2;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SREES-2011-03;Ce projet se divise en 3 phases. La première pose un diagnostic sur la situation actuelle du système, énumère clairement les besoins et élabore une planification de la phase 2. La seconde phase est l'éxécution des travaux planifiés en phase 1. La troisième phase est la refonte complète du système dans le cadre du projet SCGDG. Pour plus de détail sur la phase 3, voir la fiche-projet 3635.;2010-05-01;2012-11-01;2012-01-01;2013-12-01;924500;;555200;306500;70;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-13 15:54;Vert
11357;Refonte du Circuit intégré du Greffe (CIG);Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Greffe-2009-01;Remplacer le système de gestion du circuit intégré du Greffe. Améliorer les outils servant à la préparation du cahier de séance ainsi que les processus reliés aux demandes adressées au CT. Assurer et améliorer la recherche des documents. Favoriser la transmission électronique des documents. Mettre en place la signature élect. Permettre la production de rapports de gestion. Assurer le suivi des demandes du CT faites aux MO. Développer un environnement sécurisé.;2010-03-01;2012-12-01;2010-03-01;2014-12-21;2196000;;600000;1596000;50;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-13 15:54;Vert
11390;Rehaussement des espaces magnétiques;Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;#03-2011;Projet visant l'acquisition d'un SAN et d'un nouvel outil de prise de copie / recouvrement associé au nouveau SAN acquis;2011-04-01;2013-03-29;2011-04-01;2013-03-29;483300;;225300;0;48;10.0;0.0;;0.0;L'investissement réalisé pour le SAN a déjà été rentabilisé.  Pour ce qui est de l'outil de prise de copie / recouvrmenent, il y aura arrimage avec l'outil utilisé par la  mission Finances;2012-12-31;2013-05-17 13:54;Annulé
11395;Approche stratégique d'interventions en entreprises (ASIE);Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;#08-2011;Ce projet vise à revoir le processus d'approche en entreprise afin de revaloriser les pratiques d'affaires et recentrer les activités des directions régionales vers les services-conseils dispensés aux entreprises.;2011-04-01;2014-03-01;2011-04-01;2014-12-01;811500;;536100;275400;66;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:25;Suspendu
11396;Avis internes et externes;Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;#09-2011;Ce projet vise à revoir et à automatiser le processus de traitement des demandes d'avis faites aux conseillers du Ministère. Ces demandes peuvent provenir de différentes directions du Ministère (avis internes) ou d'organismes extérieurs comme Investissement Québec;2011-03-01;2013-03-31;2011-04-01;2013-03-31;180900;;0;0;0;10.0;0.0;;0.0;Ce projet n'a jamais débuté.  Aucune dépense n'a été imputée;2012-12-31;2013-05-17 08:19;Annulé
11397;Attestations pour crédits d'impôt;Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;#10-2011;Ce projet vise à uniformiser et automatiser les différents processus liés à la production des attestations pour crédit d'impôt destinées aux entreprises.;2011-04-01;2014-03-01;2012-11-01;2015-03-01;381000;;20300;360700;5;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 13:54;Vert
11400;Système GDBS (système de gestion des demandes de bourses et de subventions);Fonds de recherche du Québec - Santé;;GDBS;Un système (GDBS) qui permet de gérer électroniquement la réception des demandes, l'admissibilité, l'évaluation, l'attribution des octrois et le suivi financier est utilisé depuis quelques années. Le présent projet permettra d'améliorer et de bonifier ce système par l'ajout de nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités: Gestion des partenaires, Support multi-équipes, Simulateur de budgets, Rapports subventions, Gestion après octroi, Formulaires de bourses, Répertoire de la recherche financée du FRQS.;2010-12-01;2013-03-01;2010-12-01;2013-03-31;489000;;405000;15000;96;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-14 16:04;Vert
11455;Refonte du site Web;Justice;Justice;0074-320400001;La refonte du site Web Internet vise à offrir des services de meilleure qualité aux citoyens ainsi qu’à mieux encadrer l’exploitation du site. Cette refonte doit permettre, notamment, une mise à jour technologique (la technologie date d’une dizaine d’années) ainsi que la mise à niveau aux nouvelles normes d'accessibilité pour le Web.;2009-04-01;2012-06-30;2009-04-01;2014-03-28;940600;;321800;618800;33;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
11457;SAGIR livraison 2 (SGR-2);Justice;Justice;320500016;L'implantation du système SAGIR est une priorité gouvernementale. Le déploiement de SAGIR se fait en sept étapes. La première étape a été complétée, pour le MJQ, en 2008-2009. La seconde étape (SGR2) a débuté en 2009-2010 et sera complétée en mai 2014. La seconde étape (SGR2) du déploiement du système SAGIR concerne la gestion des ressources humaines.;2009-04-01;2014-05-31;2009-04-01;2014-05-31;650000;;500000;150000;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
11463;Mitigation - Départemental;Justice;Justice;320700051;"Plusieurs applications de la plateforme départementale sont basées sur des technologies désuètes. De plus, certaines de ces technologies ne sont plus supportées par les fournisseurs.

Le projet vise donc à convertir les applications dont les technologies ne sont plus supportées. Il se divise en trois volets :

1. L'élaboration d'un plan de mitigation des applications sur la plateforme intermédiaire. 
2. Réaliser le plan de mitigation des systèmes sur la plateforme centrale.
3. Réaliser les projets horizontaux (fonctions communes à tous les systèmes).

";2011-01-01;2013-07-01;2009-11-01;2014-03-31;5800000;;3600000;2200000;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 11:31;Vert
11472;Développement du système de relève informatique;Justice;Justice;320777003;"Le MJQ possède plus de 100 applications, des applications de mission principalement. La disponibilité de ces applications est critique pour que le MJQ puisse remplir sa mission.

Ce projet vise à mettre en place une infrastructure technologique et des processus visant la relève des applications et infrastructures jugées critiques.";2010-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2013-03-31;795000;;600000;194000;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 11:31;Vert
11473;THÉMIS - Refonte;Justice;Justice;321100001;Le remplacement du SCAVAC actuel par un progiciel de la firme Medical Computing Group a été approuvé après avoir obtenu au préalable toutes les garanties nécessaires. Le nouveau progiciel retenu sera implanté par la firme Multiforce avec un contrat de service de 3 ans. De plus, le contrat avec Multiforce prévoit la personnalisation du progiciel selon les besoins des CAVAC, la documentation du progiciel ainsi que la formation des utilisateurs.;2008-04-01;2011-06-01;2011-03-01;2011-11-01;0;;764200;3600;99;3.4;28.1;;0.0;Le projet fait l'objet de discussion avec le fournisseur de services.;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Suspendu
11480;Cumulateur de temps;Justice;Justice;320888026;"Développé en 1999, l'application actuelle connaît des problèmes techniques et de désuétude technologique.
Des problèmes d'uniformité concernant la saisie du temps travaillé par les employés du MJQ ont aussi été constatés. Un dossier d'affaires permettra de cerner les besoins des différentes clientèles du MJQ en matière de gestion d'horaire variable, de cumulateur de temps selon la formule ""temps fait, temps payé"", et de facturation (ex. : huissiers-audienciers).";2009-04-01;2014-03-25;2012-12-05;2014-04-01;491700;;109500;492200;18;4.5;22.4;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Vert
11485;Système d'Information Forestière par Tesselle (SIFORT) - Évolution;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340153;Consolidation des données historiques forestières et arrimage des processus de production, de mise à jour et de diffusion des systèmes d'information géographique forestière de Forêt Québec. Le besoin grandissant de connaissance sur l’évolution du couvert forestier demande une plus grande accessibilité aux données historiques des (4) inventaires décennaux que seul SIFORT possède. Son assise géométrique, la tessellation, est un format allégé et fixe dans l'espace qui permet l'analyse spatiale de cette donnée historique sur de vastes territoires. Le système SIFORT a été développé avec les logiciels SAS et MapInfo et n'est aujourd’hui que peu compatible avec les orientations technologiques du MRN. Les procédés et les documents utilisés sont à l’origine d'erreurs d'attribution de données ou d’incohérence de succession des évènements. Le projet vise entre autres à diagnostiquer l’envergure du problème des données descriptives et de trouver des solutions pour les corriger.;;;2011-04-01;2013-03-31;506800;;462000;44800;60;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11486;DendroDIF - Évolution phase III;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340158;"DendroDIF est un système de collecte de données générique qui dessert actuellement 5 clientèles établies dans 4 directions. Bien que ce système soit en opération depuis 2005, les utilisateurs ont besoin d'améliorations majeures visant à augmenter les capacités et la généricité de ce système de collecte.
";2011-04-01;2014-04-01;2011-04-01;2014-03-31;949700;;458900;490800;48;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11489;Programme ESI-NRF : PROJET 11 - Infrastructure technologique globale;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340111;"Dans le cadre du programme ÉSI-NRF (Évolution des systèmes d'information dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime forestier).
Ce projet regroupe les investissements nécessaires en infrastructures technologiques qui profiteront à plusieurs projets du programmes, souvent même à l'ensemble de la mise en place des sytèmes d'information. Ce regroupement des investissements favorise une meilleure gestion des sommes investies en infrastructures technologiques. Certains montants, plus spécifiques à un projet donné, peuvent être consacrés à l'intérieur d'un projet du programme.";2010-06-01;2015-03-01;2010-06-01;2015-03-31;2950200;;1154000;1796200;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11491;"Programme ESI-NRF : PROJET 30 - Séléction et implantation ""Outil principal de production et gestion des PAFI""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340112;"La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) sanctionnée le 1er avril 2010 modifie le régime forestier en profondeur (Loi sur les forêts / L.R.Q., c. F-4.1). Dorénavant, le Ministère est responsable de l’aménagement durable et gestion des forêts du domaine de l’État. Il doit donc réaliser dès maintenant la planification forestière et à compter du 1er avril 2013 les interventions en forêt, leur contrôle et leur suivi forestier. 
Les systèmes d'information utilisés actuellement ne répondent plus aux nouveaux besoins.";2010-06-01;2012-03-01;2010-06-01;2013-03-31;2569700;;2605600;0;85;9.6;1.4;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11492;"Programme ESI-NRF : PROJET 40 - Sélection et implantation ""Outils complémentaires de production des PAFI""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340117;La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) modifie le régime forestier en profondeur. Dorénavant, le Ministère est responsable de l’aménagement durable et de la gestion des forêts du domaine de l’État. Il doit réaliser dès maintenant la planification forestière et à compter du 1er avril 2013, les interventions en forêt, leur suivi, leur contrôle ainsi que le mesurage des bois. Les systèmes d'information utilisés ne répondent plus aux nouveaux besoins. Aussi, le besoin d’acquérir et adapter des outils qui permettent au MRN d’assumer pleinement ses responsabilités est requis rapidement. Le projet comprend la sélection et l'implantation dans toutes les directions générales du secteur des Opérations régionales.;2010-10-01;2012-03-01;2010-10-01;2012-10-31;511000;;498600;12400;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11493;"Programme ESI-NRF : PROJET 50 - Sélection et implantation ""Outils de prescriptions sylvicoles""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340129;La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A18-1)  modifie en profondeur la gestion forestière en révisant le rôle de l’État, en offrant aux régions une plus grande mainmise sur le développement de leurs ressources et en aménageant les forêts de manière écosystémique et selon une gestion intégrée des ressources et du territoire. Le Ministère deviendra, entre autres, responsable de la planification et des opérations forestières, ce qui implique à court terme des besoins en outils de collecte de données et de préparation des prescriptions Sylvicoles (alimenter la planification et préparer les opérations de l'année 2013.;2011-01-01;2012-12-01;2011-01-01;2013-03-31;778100;;743700;34400;65;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11497;"Programme ESI-NRF : PROJET 140 - Implantation des outils "" Gérer le système de gestion environnementale et la certification""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340141;De manière à respecter ses engagements, le Ministère souhaite faire évoluer son cadre de gestion environnemental en place depuis 2006 vers un système de gestion environnementale (SGE) et implanter, d’ici 2013, un outil de gestion permettant au Ministère de répondre aux exigences de la norme ISO-14001, d’une part, et à celles des normes d’ADF afin de maintenir les certificats d’ADF actuels dans les Directions générales en région (DGR) notamment les normes de certification CSA, FSC et SFI.;2011-01-01;2012-03-01;2011-04-01;2014-03-31;883400;668600;408900;259700;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11499;Programme ESI-NRF : PROJET 160 - Produire les outils de mesurage et de gestion de la facturation;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340143;"Premier livrable : Définir les nouveaux besoins dans le cadre du nouveau régime forestier pour les processus de mesurage et de facturation des bois.
Deuxième livrable :  Selon les besoins définis, réaliser les modifications à Mesubois dont trois projets qui avaient déjà été présentés en 2010-2011 et qui sont énumérés ici:
1- Gestion des volumes à facturer
2- Facturation des droits pour  la biomasse forestière et les permis autres fins
3- Gestion des Contrats  pour le programme PIS et autres";2011-04-01;2013-03-01;2011-04-01;2013-12-31;1840300;;346500;1493800;15;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11500;Programme ESI-NRF : PROJET 185 - Produire la gestion de la mise en marché et le site WEB du BMMB;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340146;"Ce projet consiste à doter le BMMB de solutions informatiques utilisant les technologies Internet de façon à soutenir sa prestation de service par voie électronique. Essentiellement, ces solutions permettront :
• D'informer et de renseigner adéquatement la clientèle à l'égard du BMMB;
• De gérer la mise à l'enchère des bois de la forêt publique québécoise.";2011-04-01;2015-03-01;2011-04-01;2015-03-31;2194100;;347900;1846200;45;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11504;Développement des programmes de saisies de terrain pour le créneau d'amélioration génétique de la Direction de la recherche forestière (DRFo);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340109;Le projet vise à convertir des programmes d'ordinateur de main, aussi connu comme Mémo 9800, vers une plateforme technologique contemporaine comme Windows CE (Mobile) et une nouvelle gestion de l'information par base de données intégrée. Pour le terrain, la  Direction de la recherche forestière possède 22 Mémos désuets dont les pièces se font rares et pour lesquels la compagnie ne garantit plus le support. La gestion des données de ces mémos était dévolue à un technicien qui pris sa retraite hâtivement ayant pour conséquence de répartir ses tâches à une autre pesonne, ceci pourrait être évité avec les changement vers une nouvelle plateforme technologique. Enfin, actuellement, les programmeurs en DOS contrairement à Windows sont difficiles à trouver, ne pouvant créer de nouveaux programmes de saisie et confinant le technicien à recourir au papier de la saisie manuelle pour suppléer au manque avec des conséquences sur la qualité des données et le temps accru à les valider.;2010-08-01;2011-03-01;2010-12-01;2012-06-30;359400;;359400;0;98;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
11506;Gestion intégrée de l'imagerie numérique (GIIN) [0826];Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957114-112340089;" L'imagerie, qui englobe les photographies aériennes et les images satellitaires, est essentielle à la connaissance de base sur le territoire et est utilisée dans plusieurs activités opérationnelles critiques. En 2010, l’organisation a entièrement passé de la photographie cartonnée à l’imagerie numérique; ce qui a de nombreux impacts sur l'ensemble du processus, c'est à dire que de l'acquisition à l'utilisation, plusieurs unités administratives devront manipuler de gros volumes d'information. Par conséquent, une solution doit être mise en place pour mieux gérer l'entreposage, la gestion et l'exploitation de l'imagerie. Les orientations adoptées favoriseront les besoins gouvernementaux en matière d'accessibilité aux collections d'images acquises par le MRN. Actif commun du MRN. 2 Sources de financements [0826 et 0600] SAGIR ne permet pas la comptabilisation des dépenses de 2 entités pour un même numéro de projet d'où la création du projet numéro 111957116.";2008-09-01;2012-06-01;2010-04-01;2014-03-31;2570000;;683500;1886500;27;10.0;0.0;0.0;84.1;Afin de maximiser les investissements en RI, une des stratégies retenues par l’équipe du projet GIIN consistait à réutiliser les composantes du système IDGL2.  Cette stratégie a cependant due être abandonnée lorsque des difficultés techniques ont mis fin au développement d’IDGL2 Cette situation a entraîné un retard du projet afin de permettre la recherche d’une alternative viable.  À ce jour, le budget total du projet GIIN, ainsi que sa portée, demeurent inchangés.;2012-12-31;2013-05-17 14:20;Vert
11508;GIM - Gestion de l'impôt minier;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957109;"Le système GIM gère de façon électronique les déclarations des droits sur les mines produites par les exploitants en vertu de la Loi sur l’impôt minier auparavant « Loi concernant les droits sur les mines ». La réforme de cette loi a été annoncée et mise en vigueur au budget du 30 mars 2010.

";2011-11-01;2014-03-01;2012-10-01;2016-03-31;3373500;;25700;3347800;8;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 14:26;Vert
11509;ENERGES - Intégration des sytèmes informatiques de la DGPCAR (Direction générale des politiques, coorfination et analyse économique);Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957092;Les missions du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques (BEIE) : dresser un état de la situation énergétique du Québec et préparer des analyses pour soutenir les politiques et stratégies énergétiques. Les nouvelles politiques doivent intégrer le volet environnemental, notamment l’objectif gouvernemental de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau contexte entraîne un volume de données à analyser de plus en plus grand, des échanges de données avec plusieurs Ministères et organismes externes de plus en plus importantes. Les systèmes actuels ne sont plus en mesure de répondre aux exigences. Afin de rencontrer les objectifs de sa mission le BEIE doit revoir ses systèmes afin de maximiser l'intégrité de ses données, leur sécurité et la stabilité de ses environnements systèmes à long terme pour faire face aux nouvelles réalistés administratives et organisationnelles.;2010-04-01;2011-03-01;2011-01-01;2013-03-01;468300;;184400;283900;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 14:26;Vert
11510;EBC4 - Mise à niveau du système d'exploitation et de la suite bureautique sur le parc micro-informatique;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957105;"Le système d'exploitation (SE) Windows XP utilisé sur le parc micro ne sera plus soutenu par Microsoft en avril 2014. De même, la suite bureautique 
Office XP n'est déjà plus soutenue par Microsoft. Il est nécessaire de remplacer ces logiciels. Quoique deux préoccupations distinctes au plan technologique, il est plus économique de réaliser concurremment l'opération de remplacement de ces composantes, car il faut intervenir sur la presque totalité des 6000 postes du parc micro-informatique du MRNF et former les utilisateurs. Le défi à relever est d'assurer la continuité des opérations durant le changement. Pour le SE, le projet consiste à assurer la continuité de fonctionnement d'environ 800 objets logiciels distincts et à former les utilisateurs au bon usage de ce dernier. Pour la suite bureautique,  le défi consiste à assurer la capacité des utilisateurs à l'employer sur un patrimoine documentaire constitué d'environ 12 millions de documents, chiffriers, présentations,....";2012-01-01;2014-03-01;2012-04-01;2015-03-31;0;;0;0;0;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:08;Vert
11516;Arrimage Genesys PBX (Private Branch exchange);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;CROP5099;Vise à s'assurer de la continuité des opérations du centre d'appel du recouvrement dans le cadre de la mise en place d'un nouveau système téléphonique PBX.;2010-02-01;2013-06-07;2012-04-01;2013-06-07;688400;;386300;491900;44;3.5;27.6;10.0;0.0;La complexité du projet et les problématiques d’arrimage avec les technologies actuelles et nouvelles ont nécessité des analyses additionnelles et des investissements non prévus à l’infrastructure technologique. Ces coûts ne pouvaient être évalués aux phases initiales. Le dépassement est de 189 820 $ et il représente une variation de 27,6 %, pour un investissement total de 878 204 $.  L’échéancier prévu pour le 7 juin 2013 est respecté.;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Jaune
11521;Remplacement des équipements d'encartage pour le permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75002;Remplacement des équipements d'encartage liés à la production des permis de conduire en raison de leur désuétude.;2011-02-14;2012-12-31;2011-02-14;;700000;0;394400;305600;30;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:26;Vert
11574;Évolution du plan de relève;Transports;Transports;P409K;"Différents travaux on été effectués au cours des dernières années afin d'avoir une solution de relève informatique. Cependant, la documentation et les infrastructures doivent être constamment mises à jour pour suivre l'évolution technologique du Ministère.
";2012-06-01;2015-06-30;2012-01-01;2015-06-30;709000;;25300;684700;3;10.0;0.1;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11575;Évolution Système IIT;Transports;Transports;P2100;"Évolution du système d'inventaire pour faciliter la processus de mise à jour, rendre plus performante l'exploitation des données, donner plus d'autonomie et de flexibilité à l'utilisateur et simplifier la réalisation des demandes de changement.      
";2012-02-01;2013-03-31;2012-02-01;2013-04-30;350000;;197500;152500;65;10.0;0.0;7.9;7.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11578;Intranet unifié ministériel Phase 2 - P1712;Transports;Transports;P1712;"Analyse de besoins, des problématiques, phase d'architecture informationnelle, d'architecture détaillée, conception, réalisation et implantation.  
";2011-04-01;2015-03-31;2011-05-01;2014-05-31;813000;;290000;523000;36;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11579;Offre de service Intranet Extranet - P1751;Transports;Transports;P1751;"Mettre en place des infrastructures technologiques et logicielles pour rendre possible la création de sites WEB interactifs soutenant des activités sectorielles du MTQ.  
";2010-04-01;2013-03-31;2010-06-01;2014-10-30;250000;;151600;98400;60;10.0;0.0;4.3;23.4;En fonction de l’ensemble des projets en cours à la DTI, la priorité de ce projet a été revue à la baisse. La réalisation des travaux a été répartie sur une plus longue période qu’initialement planifiée.;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11580;PES - Gestion des sels de voirie;Transports;Transports;P2050;"Développement d'un site Internet informationnel au grand public, tout particulièrement aux intervenants en viabilité hivernale et développer une zone restreinte aux adhérents de la stratégie québécoise (GSV) pour faciliter la reddition de comptes annuelle pour la gestion des sels de voirie
";2011-04-01;2013-03-31;2011-11-01;2014-03-31;400000;;242700;157300;65;10.0;0.0;0.0;70.5;Le projet P2050 comprend le développement et la mise en place d’une reddition de compte impliquant chaque direction territoriale du Ministère. En ce sens, les délais d’approbation d’une telle démarche sont difficilement prévisibles et ont modifié l’échéancier initial. ;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11581;Gestion des plans (PLN) - Phase 1B;Transports;Transports;P2285;"Mise en place de fonctionnalités permettant la recherche, la consultation et la gestion par la carte des plans et autres documents d'infrastructures routières qui demeurent d'intérêt pour le Ministère à la fin d'un projet routier
";2010-04-01;2013-03-31;2010-06-01;2013-01-31;915000;;866300;44700;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11583;CDAO - Prototype d'utilisation 3D;Transports;Transports;P6804;"Ce projet vise l'utilisation de l'imagerie et des présentations 3D pour la validation de la conception d'un projet, les présentations aux gestionnaires, aux municipalités et autres intervenants.  
";2010-02-01;2013-03-31;2012-02-01;2013-03-31;175000;;38200;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11584;CDAO - Gestion des données avec Autodesk MAP 3D;Transports;Transports;P6805;"La gestion des données provenant des bases de données ministérielles seront facilitées par les fonctionnalités d'AutoCAD Map reliés à la géomatique. Elle permettra de mieux gérer l'information des projets routiers.  
";2010-12-01;2013-03-31;2011-03-01;2013-03-31;140000;;127400;12600;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11599;Répertoire des dispositifs de signalisation routière du Québec;Transports;Transports;P2490;"Proposer une nouvelle solution ministérielle pour soutenir efficacement la gestion et la diffusion de l'information traitant des dispositifs de signalisation.  
";2012-06-01;2013-07-31;2012-11-01;2013-07-31;196500;;26400;170100;5;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11602;SAFI - P1761;Transports;Transports;P1761;"Le projet vise à mettre à niveau les divers modules d'analyse du logiciel SAFI qui touchent à l'évaluation de la capacité portante et à la surveillance électronique des structures routières. La norme CAN/CSA S6 a évolué avec le temps ce qui exige une importante mise à jour des différents modules d'analyse qui se retrouvent intégrés à l'intérieur du logiciel SAFI. Les exigences au niveau de la télésurveillance ont aussi évolué avec l'accroissement des besoins de suivi d'ouvrages à distance. Les divers modules doivent donc être revus de façon à répondre aux besoins spécifiques des ingénieurs de la direction des structures dans le domaine de l'inspection et de l'évaluation des ponts.
";2011-04-01;2013-03-31;2011-10-01;2013-03-31;300000;;180000;100000;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
11610;SADSR Système d'Aide de décision à la sécurité routière;Transports;Transports;P1781;"Refonte du comptoir de données intégrant différentes caractéristiques du réseau routier provenant de divers systèmes ministériels qui permet aux spécialistes en sécurité routière d'analyser plus facilement des données relatives à la sécurité routière.
";2010-04-01;2013-03-31;2010-09-01;2013-05-31;1467000;1592800;1580700;12100;95;10.0;0.0;8.1;6.5;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12041;Soutien à la gestion de l'imprimerie;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 72;Ce projet vise à mettre en place un logiciel afin de mieux supporter les activités de gestion de l'atelier d'imprimerie à la Direction des ressources matérielles de la Commission et en disposant d'une information de gestion adéquate et facilement exploitable.;2009-01-01;2012-12-31;2009-01-01;2012-12-31;117913;117913;98265;19648;83;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:51;Vert
12044;Intégration de l'application Identifiant de l'appelant (IDA);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 79;"Ce projet vise l'intégration complète de la solution d'affaires supportée par l'application IDA dans l'architecture des systèmes de la CSST afin de minimiser les irritants, soit :
- permettre la consultation de l'ensemble des droits d'accès au dossier de l'employeur en temps réel;
- permettre de consulter les droits d'accès lorsque l'interventant est dans le dossier sans changer d'outils par le navigateur et donc saisir à nouveau l'identifiant de l'employeur (ENL).";2010-08-30;2012-12-31;2010-08-30;2012-08-30;940569;940569;529075;411494;56;10.0;0.0;10.0;0.0;Priorisation accordée à d'autres projets.;2012-03-31;2012-06-27 17:01;Suspendu
12046;Rehaussement technologique des services partenaires et employeurs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 82;"Les services électroniques des partenaires et employeurs (Reconduction) n'ont pas fait l'objet d'évolution technologique depuis la migration à la plate-forme Windows. Ces services utilisant une technologie désuète et non supportée ont été identifiés à risque au Bilan de santé (exemple: Windows 2000 qui ne sera plus supporté à partir de l'été 2010). 

Pour pallier à cette déficience, une refonte de ces services doit être réalisée. Vu l'ampleur des travaux à réaliser, la réalisation de ce projet a été autorisée sur un horizon de quatre ans.


";2010-01-05;2014-12-31;2010-01-05;2014-12-31;5196500;5196500;2116905;3079595;41;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:35;Vert
12053;PEA - Logiciels DSA  Cool Gen;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 17;Un rehaussement  de COOL:Gen est essentiel et implique une conversion de l'ensemble des applications développées avec ce produit. ;2010-01-01;2012-06-30;2010-01-01;2012-06-30;3118309;3276611;3122810;153801;95;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 13:49;Vert
12054;Projet Expresso  - Le dossier électronique du travailleur  - Deuxième étape de la seconde phase de la Livraison 1 phase de réalisation;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;6;"Le projet Expresso a pour but de supporter l'organisation dans sa démarche de transformation organisationnelle. Pour ce faire, le passage du dossier papier au dossier numérique sera effectué. Par ailleurs, la livraison 1 constitue une assise pour les livraisons subséquentes, lesquelles comprendront : la mise en place du bureau intégré Siebel devant offrir aux intervenants opérationnels; l’accès aux systèmes existants et une vision intégrée des dossiers des travailleurs; l’automatisation des activités à haut volume; l’accroissement des services en ligne et l’ajout de fonctionnalités nécessaires aux canaux de communication; un exemple de fonctionnalité à mettre en oeuvre est le transfert synchronisé des appels du RVI vers le CRC4 accompagné de l’affichage du dossier du travailleur concerné à l’écran; des outils de soutien à l’intervention, d’accès et de partage de la connaissance.";2011-11-01;2013-04-15;2011-11-01;2014-02-28;32700000;32700000;2766770;29933230;9;10.0;0.0;0.0;60.5;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:31;Vert
12056;Migration téléphonie IP;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 30;Le présent projet «Migration de la téléphonie» de la Commission vise à mettre en place une nouvelle infrastructure basée sur la nouvelle technologie maintenant disponible dans le domaine de la téléphonie utilisant les protocoles IP ( Internet Protocol ).  Cette technologie est un incontournable dans le marché et s’inscrit dans une tendance mondiale d’évolution qui vise à éliminer la téléphonie traditionnelle (numérique, analogique) pour se concentrer autour des technologies plus homogènes faisant partie du réseau informatique des organisations.;2011-09-01;2013-12-30;2011-09-01;2013-12-30;6602680;6602680;66027;6536653;1;10.0;0.0;10.0;0.0;Arrimage avec la stratégie de transformation et d'optimisation des ressources informationnelles (STORI).;2012-03-31;2012-06-27 17:07;Suspendu
12063;Rehaussement de Right on Queue IVAC;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 16n;Ce projet vise à remplacer le logiciel de gestion des lignes téléphoniques qui n'est plus supporté par le fournisseur pour la Direction de l'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC).;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2012-12-31;322574;113024;50985;62039;45;10.0;0.0;0.0;100.4;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:34;Vert
12066;Échanges inter organismes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 16v;La CSST échange une trentaine de cassettes par mois avec des organismes gouvernementaux et la Banque nationale. Le modèle de cassettes utilisées ne sera plus supporté et une nouvelle méthode d'échange doit être implantée.  ;2011-01-05;2012-12-31;2011-01-05;2012-12-31;148710;148710;61895;86815;42;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:56;Vert
12069;PEA - Rehaussement technologique PES à Windows serveur 2008;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 16x;Dans le cadre du projet Reseau (Refonte du site Internet), de nouveaux serveurs Windows 2008 seront mis en ligne d'ici la fin 2011. Ces serveurs supporteront le site Internet de la CSST (volet informationnel) avec la technologie SharePoint 2012. Dans un contexte d'uniformité et de délestage des anciens serveurs (W2003), un rehaussement technologique à Windows Serveur 2008 doit être réalisé pour les services en ligne de PES grand public (volet transactionnel).;2012-01-01;2013-03-31;2012-01-01;;980952;980952;164843;816109;17;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:19;Vert
12071;PEA - Stockage;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20d;Réalisation des évolutions reliées au stockage - Infrastructure SAN et cassettes magnétiques;2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;845850;845850;16160;829690;2;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:20;Vert
12073;PEA - Logiciels d'exploitation - Plateforme centrale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20g;"Réalisations des évolutions reliées à la mise à niveau des logiciels d'esploitation de la plateforme centrale:
Z/OS, CISC TS, DB2 for z/OS, IMS / ESA, SAM PS (SecurPass Sync), Tivoli Workload Scheduler, CA Database management Solutions, Produits BMC pour DB2, OPTIM Test Data Management Solution";2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;2278478;2278478;82701;2195777;3;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:19;Vert
12074;PEA - Logiciel d'exploitation - Plateforme locale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20h;Réalisation des évolutions reliées aux logiciels d'exploitation de la plateforme locale: Lotus Domino Server - Lotus Notes Client, NetTracker, CA-Unicenter NSM, SAS, Blackberry Enterprise Server, System insight Manager, WSUS, Surveillance et automatisation - positionnement technologique-L, CA Automation Point, MS Management FrameWork, serveurs de fichiers.;2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;3606318;3606318;110561;3495757;3;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:08;Vert
12075;Logiciels d'exploitation PFL - MS-SQL Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20j;Système de gestion de base de données (SGBD) utilisé par plusieurs applications commerciales et corporatives de la plateforme distribuée: MS SQL Server;2012-01-01;2014-03-30;2012-01-01;;758419;758419;18383;740036;1;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:04;Vert
12076;Logiciels d'exploitation PFL - MS-Windows Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20l;Des travaux importants ont été entrepris en 2009 afin de rehausser le parc de serveurs de la version Windows 2000 vers la version Windows Server 2003 SP2. Au terme de ces travaux, un petit petit nombre de serveurs Windows 2000 a dû être conservé du fait de la non-évolution de certains composants logiciels depuis la Modernisation. Ce nombre de serveurs inclut les 10 de la « reconduction » de la PES. La fin de la période de support pour Windows Server 2003 est prévue en 2013 avec un support étendu.;2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;4906298;4906298;45507;4860791;1;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:05;Vert
12077;Migration des applications à la solution de reprise interne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20n;Dans le cadre d'EDEC-06, il a été statué de mettre en place une solution de reprise avec une infrastructure technologique appartenant à la CSST. Des travaux sont en cours afin de concevoir l'architecture de cette nouvelle solution de reprise.;2012-01-01;2013-03-30;2012-01-01;;570521;570521;248544;321977;44;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:06;Vert
12078;Plateforme locale - consolidation de serveurs centraux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20p;"Remplacement de 24 serveurs désuets au siège social à l'aide de la technologie VMWare 4.0
Option de remplacement de 35 serveurs suplémentaires.
Efforts d'analyse pour la consolidation de services suplémentaires.
Mise en place de 2 serveurs d'application au siège social pour permettre la consolidation des applications qui sont présentement hébergées sur différents serveurs dont la vocation ne convient pas aux services applicatifs.";2012-01-01;2014-03-30;2012-01-01;;2048984;2048984;107844;1941140;5;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:23;Vert
12079;Réseau - Commutateurs et aiguilleurs de télécommunication;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20q;L'évolution des composants de l'infrastructure de télécommunication est dépendante de la durée de vie ainsi que des nouveaux besoins réseau.;2012-01-01;2013-03-30;2012-01-01;;914314;914314;143955;770359;23;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:37;Vert
12080;Stockage VTL-NAS et infrastructures archivage Notes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20r;L'augmentation des délais de conservation des courriels Lotus Notes de 60 jours à 3 ans nécessite la mise en place de nouveaux équipements (stockage) et logiciels (voûtes).;2012-01-01;2013-12-30;2012-01-01;;550709;550709;128118;422591;23;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:51;Vert
12083;Infrastruture informatique;Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport;1104;"Remplacement des 560 postes de travail par des ordinateurs plus récents.
Réhaussement de l'infrastructure réseau: remplacement du commutateur de coeur, des commutateurs d'accès et du routeur.";2010-06-07;2013-06-30;2011-06-07;;614000;0;391378,375;200000;87;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est prévu sur 3 ans. Fin en 2013;2012-03-31;2012-06-08 09:17;Vert
12086;Appareils roulemètres - P2080;Transports;Transports;P2080;"Acquisition et implantation de logiciels servant à calculer l'indice de rugosité international (IRI) en période hivernale qui permettra d'identifier les routes gélives
";2011-06-01;2013-03-31;2011-06-01;2013-06-30;356000;;176300;179700;85;10.0;0.0;6.3;13.6;Afin de respecter les différentes procédures administratives concernant l’achat d’équipements, la fin de ce projet a dû être décalée de quelques mois.;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12089;Migration AutoCAD Map3D - P6806;Transports;Transports;P6806;"Ce projet a pour but de réaliser l implantation de la prochaine suite de logiciels en CDAO. Plusieurs logiciels sont impliqués dans ce projet et  pour en assurer le bon fonctionnement, il est nécessaire d établir une coordination par la mise en place d une équipe de gestion de projet  présidée par un gestionnaire et par la nomination d un coordonateur afin d assurer la communication et la cohésion entre les fournisseurs et  les Tables de pilotage  
";;2012-03-31;2011-12-01;2012-09-30;365000;;340000;0;100;10.0;0.0;0.0;148.8;Les membres de la table responsable de ce projet se sont réunies en avril et les tests sur INRoads étaient prévues se terminer en juin 2012.  Les membres  ont demandé de reporter de juin 2012 à septembre 2012 compte tenu que les différents utilisateurs sont plutôt occupés sur le terrain durant la période estivale.;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Termine
12090;Mise à niveau du logiciel VisualTruck;Transports;Transports;P1230;L’objectif recherché est de développer un générateur d’équations propres aux véhicules lourds. Il permettra ainsi de construire une configuration existante ou non prévue au règlement. Cette modification au logiciel aura comme avantage d’évaluer une nouvelle configuration sans avoir à faire appel à chaque fois au concepteur. Les produits attendus dans ce projet sont : Le développement d’une nouvelle version du logiciel VisualTruck ainsi que la réalisation d’un banc d’essais servant à déterminer les efforts de contact pneu-chaussée. Elle permet aussi de simuler le comportement d’une cargaison lorsque le véhicule est soumis à diverses manœuvres.;2012-03-01;2015-03-31;2012-03-01;2014-06-30;255200;;79500;175700;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12091;Intégration du nouveau rapport d'accident dans SADSR;Transports;Transports;P1782;"Mise en place de comptoirs de données intégrant les nouvelles informations du rapport d'accident afin de  permettre aux spécialistes en sécurité routière d'analyser des données sur les accidents, les véhicules, les conducteurs et les victimes, en lien avec des caractéristiques du réseau routier.
";2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2013-05-31;902000;;437500;350200;90;10.0;0.0;7.5;8.3;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12092;Intégration intelligence d'affaires géolocalisée-Sécurité routière;Transports;Transports;P1783;"Mise en place d'outils et de fonctionnalités d'intelligence d'affaires afin de permettre aux spécialistes en sécurité routière  d'exploiter les données informationnelles relatives aux accidents et au réseau routier de façon géographique. Ce projet comprend également la mise en place d'un tableau de bord géographique pour les gestionnaires.
";2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2014-03-31;992000;996300;319000;667300;25;10.0;0.0;8.3;5.8;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12093;Accessibilité financière aux études;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;A-1220;Ce projet consiste à apporter les modifications requises aux applications systémiques du secteur de l'Aide financière aux études afin d'assurer le traitement des frais admissibles lors d'une demande d'aide financière aux études pour les étudiants du Québec.;2011-04-01;2012-09-28;2011-04-01;2012-09-01;608000;;428300;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 14:42;Termine
12096;Bonification du Programme de remboursement différé;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;A-1221;Ce projet s'inscrit dans le cadre de la révision des Programmes d'aide financière et vise l'amélioration du Programme de remboursement différé afin de mieux soutenir la clientèle de l'AFE en période de remboursement de la dette d'études.;2011-04-01;2014-03-28;2012-04-16;2014-03-31;951700;;628600;323100;66;10.0;0.0;9.9;0.4;;2012-12-31;2013-05-21 14:42;Vert
12117;Architecture d'entreprise;Tribunal administratif du Québec;Justice;STI-022;Définir une architecture d'entreprise. Mise en place et la conception d’une fonction d’architecture à haut niveau, englobant l’ensemble de l’organisation et offrant la cohérence et l’alignement aux stratégies du TAQ. La fonction d’architecture d’entreprise, ultimement, sera intégrée dans les activités du TAQ et participera activement à sa gouvernance, arrimé avec sa planification stratégique.;2011-12-01;2013-05-30;2011-12-01;2013-06-19;446300;;153700;292600;31;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 10:23;Vert
12120;Système de suivi historique des renseignements et des enquêtes de la Commission (SHREC);Commission de la fonction publique;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;1;Développement du système de suivi historique des renseignements et des enquêtes de la Commission.;2012-07-01;2014-03-01;2012-04-01;2014-03-01;200000;;0;200000;0;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-14 11:27;Vert
12132;Révision du tableau de bord de gestion de la Régie ;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P316;"Le projet vise à réviser le tableau de bord de gestion de la Régie (TBGR) afin de mieux répondre aux besoins du Comité de direction, du conseil d’administration et de ses comités. Le TBGR révisé tiendra compte d'un ensemble de préoccupations de gestion stratégique auxquelles seront arrimés les indicateurs les plus pertinents à leur suivi.

";2011-09-30;2013-12-31;2011-09-30;;547800;0;174600;373200;40;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:49;Vert
12139;Refonte du site web;Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport;1107-1226;Refonte du site web de l'Institut;2009-07-01;2011-10-31;2009-07-01;2012-06-30;250000;300000;299538;0;100;10.0;0.0;3.26;28.7;Fin du projet;2012-03-31;2012-06-08 09:20;Termine
12144;Rajeunissement de l'infrastructure technologique du Directeur de l'état civil;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;703000;Mise à niveau de différents composants de l'infrastructure technologique du Directeur de l'état civil (filtre courriel, filtre Internet, infrastructure télécommunications, serveurs, backups).;2012-02-01;2012-12-01;2012-02-01;2012-12-01;393400;;374400;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-26 13:31;Termine
12147;D150-Redondance de la zone de gestion;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;"Augmentation de la disponibilité des principales composantes de la zone de gestion hébergeant les composantes technologiques requises au soutien de SAGIR. 
";2011-10-01;2012-12-01;2011-10-01;2012-12-01;485000;244400;158100;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Portée révisée;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
12151;D127-Remplacement des unités de stockage;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Gestion de la désuétude et augmentation de la capacité des unités de stockage de données.;2011-05-01;2016-12-01;2011-05-01;2013-02-28;10792000;3564100;2723000;0;80;10.0;0.0;10.0;0.0;Portée révisée;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
12154;D132- Gestion de la désuétude des serveurs de Service center;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Gestion de la désuétude des infrastructures technologiques de l'outil servant à la circulation et à la gestion des demandes de service des MO et des réponses de la DGSAGIR (système clientèle);2011-05-01;2012-07-01;2011-05-01;2012-11-07;325200;305200;377200;0;100;4.3;23.6;10.0;0.0;Portée révisée;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
12157;"Guide électronique et parcours ""Déménager";Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;300060;Création du parcours Déménager et bonification du guide Comment changer d'adresse sur le Portail gouvernemental de services et dans Mon dossier citoyen.;2012-01-10;2012-11-30;2012-03-01;2012-07-01;292900;;152800;0;100;10.0;0.0;8.0;6.5;;2012-12-31;2013-04-26 13:31;Termine
12158;Mise en place de l'outil de gestion de projet EPM au CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-IAGP2473 /147002473;Mise en œuvre d'un environnement de gestion de projet intégré basé sur la solution MS Enterprise Project Management (EPM) 2007 pour certaines unités administratives du CSPQ.;2010-03-23;2012-02-29;2010-03-01;2012-06-01;2081700;2368000;2555000;0;100;7.6;7.9;10.0;0.0;Portée révisée. ;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
12164;Recrutement en ligne (REL) - phase IV B;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRH;Suite à des travaux conjoints avec le SCT lié à des nouveautés en matière de ressources humaines au gouvernement, la portée du projet pourrait être appelée à changer. Une analyse quant à celle-ci et des coûts est en cours.;2011-05-01;2012-03-31;2011-05-01;2012-08-04;600000;;450000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Échéancier révisé;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
12165;Espace Nord;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957115;"Espace Nord est un service d'accès en ligne aux connaissances territoriales du Développement Nordique (DN). Ce projet découle directement du plan quinquennal du DN qui est un dossier gouvernemental de haute importance. Son objectif principal est de fournir aux citoyens, clientèles avancées et professionnelles des MO (accès privilégiés), un outil de consultation et d’accès en ligne aux connaissances territoriales du Plan Nord, et de rediriger ses utilisateurs vers la source de l’information. 

Le service est divisé en trois fonctionnalités soit : un outil de localisation, un outil de recherche des connaissances territoriales et une section présentant une sélection de connaissances territoriales d’intérêt. L’outil de localisation permet de localiser rapidement un lieu sur le territoire du Plan Nord, que ce soit par localité, site d’intérêt, adresse, borne kilométrique ou coordonnée géographique. Le cœur du service est un outil de recherche permettant de... manque d'espace.";;;2012-04-01;2013-03-31;172800;;31000;141800;50;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 14:26;Vert
12169;Système d'inventaire des animaux à fourrure (SIAF) - Intégration DA0 à SIAF;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;111957113;"Transférer et intégrer les applications informatiques du Système Fourrure (DA0-application Maxi) et ses bases de données historiques (excluant la perception de la redevance si abolie) au Système d’information des animaux à fourrure (SIAF-application Oracle) en lui ajoutant les fonctions nécessaires pour réaliser les mêmes opérations que DA0.  Problématique : 1) Le suivi biologique des animaux à fourrure repose sur deux principaux systèmes informatiques : le Système Fourrure (DA0) et le Système d’information des animaux à fourrure (SIAF); 2) Les outils techniques du Système DA0 enregistrent les paramètres sur la récolte, le suivi de l’inventaire des commerçants, la perception de la redevance, la gestion des permis de commerçants de fourrure, l’affectation des baux à droits exclusifs de piégeage (terrains) et les renseignements liés aux caractéristiques des piégeurs; 3) Le SIAF collige les informations en provenance des carnets de piégeage, des carcasses d’animaux... manque d'espace.";;;2012-04-01;2013-03-31;679200;;138500;540700;35;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
12170;MPST [12-13] - Architecture et mise en place de services d'infrastructure technologique;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957087;" Ce projet regroupe les investissements requis pour assurer le maintien et l'évolution des services technologiques communs afin que l'infrastructure technologique demeure à niveau pour satisfaire les besoins de l'organisation. Les livraisons prévues pour 12-13 sont:
 
# Automatisation du monitoring des bases de données SQL Serveur (15,0 k$ ressources humaines - architecture et mise en place, 10,0 k$ acquisition) 
# Environnement Bureautique Commun - Migration à la version 4 - Finalisation de la phase d'architecture détaillée de la solution (150,0 k$)

Le budget requis pour cet ensemble de livraisons s'élève à 175,0 k$";;;2012-04-01;2013-03-31;175000;;54600;120400;31;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:08;Vert
12171;MLIT [12-13] - Architecture et mise en place de logiciels d'infrastructure technologique;Ressources naturelles;Ressources naturelles;111957088;" Projet regroupant, pour simplification,  des petits projets indépendants, mais de même nature visant les mises à niveau prioritaires de logiciels d'infrastructure afin de maintenir les services. Chaque mise à niveau fait l'objet d'une gestion de projet distincte.  Les mises à niveau suivantes sont prévues pour 12-13 :

#  Mise à niveau de l'environnement de prestation électronique Java/ Apache/Tomcat. Finalisation pour les systèmes XFZ et PRAIF  (32,5,0k$)
#  Architecture et mise en place d'un «Profiler .NET» (12,0 k$)
#  Mise à niveau de la version du SGBD Oracle, de la version 10G à la version 11G R2 (261,5k$)
#  Mise à niveau de l'environnement de développement .NET (168,0k$)
#  Mise à niveau de l'environnement Oracle IAS (150,0k$)";;;2012-04-01;2013-03-31;401500;;56400;345100;14;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:08;Vert
12172;Consolidation des infrastructures de traitement et de stockage de la Direction des inventaires forestiers (DIF);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340177;"La Direction des infrastructure forestiers désire consolider ses infrastructures technologiques dans le respect des orientations TI du ministère dans le but de:
1-garantir leur capacité de répondre à leurs besoins d'affaires;
2-assurer la pérennité de leur niveau de service à leur clientèle.

Une première livraison d'architecture accompagnée d'une série de bancs d'essai consiste à approfondir les processus visés par la consolidation technologique afin de moduler la solution en conséquence. 
La livraison subséquente permettra de mettre en place les solutions retenues.";2012-04-01;2014-03-01;2012-06-01;2014-03-31;437700;;66300;371400;7;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
12174;Bonifier l'Espace Entreprises;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;304020;La participation de Services Québec au Groupe de travail sur l'allégement réglementaire et à la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat a notamment mené à l'engagement suivant : Bonifier à moyen terme l'espace Entreprises. Le projet consiste en divers développements applicatifs comme la géolocalisation des Centres locaux de développement et des Centres locaux d’emploi, l'amélioration du service de recherche des aides financières, l'intégration des calendriers des activités en entrepreneuriat de partenaires de Québec et Montréal et l'ajout de nouvelles sections informationnelles pouvant provenir de partenariats avec des ministères et des organismes.;2012-07-01;2013-03-01;2012-07-01;2013-03-31;472500;;118200;127700;60;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-26 16:06;Vert
12178;UFZ - Repositionnement d'affaires et refontes des usages forestiers;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340173;Ce projet vise à mettre en place les fonctionnalités permettant au Secteur des opérations régionales (SOR) d'assumer la pleine gestion des usages forestiers (UF) et des ZAMI (Zones d'application des modalités d'interventions) sur le territoire et de rendre ces informations accessibles aux autres secteurs du  ministère des Ressources naturelles (MRN), au Forestier en chef ainsi qu'au milieu régional. Ces fonctionnalités doivent aussi inclure la gestion de l'historique de ces données dans le but de certifier la présence de ces éléments lors de la validation des interventions forestières. Ces données sont des intrants pour la réalisation des PAFI (plan d'aménagement forestier intégré) par le SOR en collaboration avec le milieu régional (TGIRT).;;;2011-12-01;2014-03-31;476000;;111700;364300;23;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
12182;Programme ESI-NRF : PROJET 51 - Implantation des outils d'inventaire alternatif pour les prescriptions sylvicoles de 7 mètres et plus;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340164;La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A18-1)  modifie en profondeur la gestion forestière en révisant le rôle de l’État, en offrant aux régions une plus grande mainmise sur le développement de leurs ressources et en aménageant les forêts de manière écosystémique et selon une gestion intégrée des ressources et du territoire. Le ministère deviendra, entre autres, responsable de la planification et des opérations forestières, ce qui implique à court terme des besoins en outils de collecte de données et de préparation des prescriptions Sylvicoles (alimenter la planification et préparer les opérations de l'année 2013).;;;2011-11-01;2013-03-31;506300;100000;97200;2800;95;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-24 09:49;Vert
12184;Programme ESI-NRF : PROJET 80 - Rapport d'activités (RA);Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340135;Le projet 080 - Rapport(s) d'activités prévoit l’élaboration d’une norme numérique pour le(s) Rapport(s) d’activités (RA) et l'adaptation ou la mise en place d’outils ou de systèmes de validation . Ces outils/systèmes doivent permettre de : recevoir la transmission, pré valider le(s) Rapport(s) d’activités (ex : dans un guichet), analyser, les valider et les accepter pour tous les bénéficiaires de contrats et ententes et pour l'ensemble de l'UA.;;;2011-11-01;2014-03-31;1538600;284100;70700;219100;5;9.4;2.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-24 09:49;Vert
12185;Programme ESI-NRF : PROJET 75 - Gestion des opérations;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340134;Le projet 75 cible la réalisation des plans PAFI-O, par l’octroi de contrats ou ententes (ex.: gestion des appels d’offres), par le suivi de la réalisation (opérations forestières en cours) et le contrôle de la conformité (respect des travaux versus les contrats/ententes).;2011-11-01;2014-12-01;2012-01-01;2014-03-31;2307800;293000;73900;219100;2;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-24 09:49;Vert
12187;"Programme ESI-NRF : PROJET 190 - Évaluer et concevoir les outils ""Produire les indicateurs, les bilans et effectuer la reddition de compte""";Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340147;"Ce projet vise à permettre le suivi de gestion et la reddition 2008-2013 par la création d'un entrepôt de données et la création d'un environnement WEB dynamique. Ces composantes serviront de base à la préparation de la reddition de compte 2013-2018.
L'entrepôt de données doit prévoir la gestion des flux de données, leur validation, transformation et extraction vers des outils d'analyse de type OLAP.
La plate-forme dynamique souhaitée permettrait à l’usager de sélectionner, à l’entrée, sous quel volet il désire consulter les données (ex. : les indicateurs du cadre de gestion du régime forestier, les indicateurs d'INDI, etc.). Les grands dossiers (cadre de gestion, INDI, SADF) seraient alors en fonction des indicateurs sélectionnés de même que les cibles ou seuils s’ils diffèrent. Idéalement, la représentation graphique serait automatisée et il serait possible d’exporter le tout ou des parties en format pdf.";;;2011-04-01;2013-03-31;552200;;271800;280400;45;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
12188;Serveurs d'applications pour la DRF et la DIF;Ressources naturelles;Ressources naturelles;112340169;"Acquérir et installer deux serveurs d'applications dédiés à la Géomatique et aux calculs divers reliés à la simulation et aux analyses statistiques complexes. Les serveurs seront disponibles à un personnel ciblé à la DRF et à la DIF. Les besoins spécifiques de la DRF sont les suivants:
3 processeurs seront dédiés à 3 usagers d'un projets de géomatique spécial requérant Windows 7 64bits. Voir Fichier Excel
";;;2011-08-01;2013-03-31;163300;;132500;30800;15;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-01 16:11;Vert
12196;Réviser les processus d'inscription du Directeur de l'état civil - Actes étrangers;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;707000;"Révision des processus et du système informatique supportant l'insertion d'un acte étranger au registre de l'état civil du Québec.                                                
";2012-02-01;2012-07-01;2012-02-01;2012-07-01;110000;;109000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-26 13:31;Termine
12205;GFEC - ECR - Livraison 6;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707580;Procéder à différentes demandes de changement requises par l'application utilisée par les Enquêtes criminelles.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;219600;;57300;162300;79;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
12206;GFAI - DRI Stockage : Sauvegardes départementales;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710032;Augmentation de la performance des sauvegardes départementales afin de rencontrer les besoins accrus de prise de copies.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-01;243300;;0;243300;0;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
12216;GFAI - DRI Remplacement de serveurs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710044;Remplacement des serveurs devenus désuets et d'unités de stockage dédiés.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;483500;;101800;381700;21;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
12218;GFAI - DRI Expansion connectivité SAN;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710046;Expansion de l'infrastructure de connectivité au SAN afin de répondre aux nouveaux besoins de connectivité au SAN.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;130400;;21000;101000;17;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Vert
12223;GFAI - DRI Expansion du SAN;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710051;Évolution technologique de la plateforme de stockage.;2012-04-01;2013-03-01;2012-04-01;2013-03-31;287700;;318600;0;100;6.9;10.7;10.0;0.0;Une somme additionnelle de 30,9 K$ a été requise pour l'achat de l'espace disque requis. Le dossier d'acquisition a été traité par le CSPQ et un contrat de gré à gré a été conclu en vertu de l’article 13,2 de la Loi sur les contrats des organismes publiques.;2012-12-31;2013-05-21 15:43;Termine
12229;Plan de rationalisation de l'infrastructure commune de prestation électronique de services - Phase 2;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA4348;La phase 2 du plan de rationalisation de l'IC-PES vise à diminuer le déficit résiduel suite à la phase 1. Un bilan des services de l'inforoute et un bilan des applications de l'IC-PES ont permis d'identifier des pistes d'amélioration supplémentaires (Voir portée).;2012-03-31;2015-12-31;2012-03-01;2015-12-01;5450000;4950000;680000;4270000;10;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
12232;Migration du logiciel Siebel 7.7 à la version 8.1;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-itme3182;Mise à niveau de Siebel 7.7 à la version courante.;2011-08-01;2014-03-01;2011-08-01;2013-06-01;2125300;;958900;77500;70;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 13:27;Vert
12236; Virtualisation des environnements du site du 425 St-Amable (Développement et Production);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;"VPTI-itme3021 ; ITRI1878";Virtualiser les environnements de développement et de production du 425 St-Amable.;2009-03-01;2014-03-01;2010-02-01;2013-09-01;1793000;;1356900;436100;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 13:27;Vert
12239;Solution tactique de prise de copie de sécurité;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-itza4275;Rehaussement de la solution de prise de copies de sécurité pour le site du 425 St-Amable.;2011-07-31;2012-09-30;2011-07-31;2013-03-01;804400;;578000;117300;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
12241; Mise en œuvre du modèle de gestion intégrée des impressions;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-itza2466;Passage du parc d'équipement d'impression de numérisation et de télécopie en mode service intégré via un fournisseur unique de la solution.;2011-07-01;2012-03-01;2011-07-01;2013-03-01;633500;727600;652600;36700;90;10.0;0.0;6.7;11.5;Échéancier révisé;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
12242;Mise à niveau DB2 v8 à v10 et outils;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-itza3087;Ce projet visait originalement la migration de DB2 de V8 à v9.  À la demande de la RRQ, le projet à été décalé au début de 2011.  Automne 2010, IBM annonce un chemin de migration direct de la version 8 vers la version v10.;2011-04-19;2011-12-12;2011-04-01;2013-03-31;421000;;195900;54600;85;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
12244;Services de relais et boîtes de courriels à la VPSI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale; VPTI- itza3188;Réaliser  le rapatriement à la VPTI du CSPQ du service de relais et des boîtes de courriels offert par la DGRT aux M/O ne possédant pas leurs propres serveurs de courriels.;2011-03-01;2012-06-01;2011-04-01;2012-12-01;351500;478000;438600;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Termine
12246;Optimisation de la PFC - Volet logiciel;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2970; Réaliser les  travaux d'optimisation de la plate-forme centrale (PFC) dans un objectif d'économie.;2011-04-26;2013-12-31;2011-04-26;2014-06-30;758000;749500;344500;158000;60;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
12257;Refonte de l'intranet ministériel et remplacement du serveur;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002940;"Le projet permettra de favoriser la circulation de l'information à l'intérieur de l'organisation. 
Nouvelle initiative en 2011-2012";;;2011-04-01;2012-10-02;286000;;282700;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:54;Termine
12259;Gestion des biens et garanties pour les prêts;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-0632;Ce projet consiste à réaliser un projet pilote pour valider l’opportunité d’informatiser l’évaluation des biens offerts en garantie à la FADQ par un producteur agricole lors du traitement d’une demande de prêt auprès d’une institution financière.;;;2010-04-01;2013-03-31;430500;;331600;98900;100;10.0;0.0;0.0;199.7;"La portée du projet doit être revue suite à la réalisation du projet pilote.  Les travaux concernant le volet ""gestion et évaluation des biens"" sont réalisés et livrés en production. L'écart porte principalement sur le volet ""prise de garanties"" qui doit être repositionné suite à la réalisation du projet pilote. Les travaux d'analyse préliminaire et d'architecture prévus en 2013-2014 permettront de préciser la portée des travaux à réaliser.";2012-12-31;2013-05-16 15:43;Rouge
12268;Modernisation des outils de support à l'évaluation actuarielle;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P306;Ce projet vise à améliorer la qualité du processus d'évaluation actuarielle et la précision des prévisions en transformant le modèle déterministe par un modèle stochastique.;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;230200;353800;167100;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:43;Termine
12276;Evolution et déploiement du Workdesk à la Direction des prestations (DP);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P309;Ce projet vise à déployer le nouvel interface utilisateur de l'outil de gestion de flux de travail à la Direction des prestations. ;2011-10-01;2013-12-31;2011-10-01;;2574400;0;624800;1949600;22;10.0;0.0;10.0;0.0;Ssns objet;2012-03-31;2012-06-15 15:37;Vert
12285;Rehaussement des infrastructures réseau des représentations du Québec à l'étranger;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Rehaussement infrastructures étranger;En prévision de la fin du support par le fabricant, prévue pour juillet 2015, mise à niveau de Windows 2003 server à la version 2008 R2 des infrastructures des représentations du Québec à l'étranger.;2012-02-01;2014-03-31;2012-02-01;2014-03-31;170500;;42300;128200;25;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 11:04;Vert
12286;Mise en place d'un réseau sans fil au Québec et à l'étranger;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur;Réseau sans fil;Afin de répondre à des besoins de gestion et d'accès aux documents électroniques au moyen d'appareils mobiles, rendre disponible un réseau sans fil au siège et dans les représentastions du Québec à l'étranger.;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;257700;;146600;111100;70;10.0;0.0;10.0;0.0;"L'infrastructure de gestion centralisée du réseau sans fil est installée et fonctionnelle. Les installations physiques des antennes dans 22 représentations du Québec à l'étranger, qui seront effectuées en simultané par des firmes externes locales d'ici le 31 mars 2013, restent à terminer. Cela explique la hauteur du ""coût estimé pour compléter le projet"" qui, à première vue, peut paraître élevé compte tenu de l'échéancier.";2012-12-31;2013-05-17 11:04;Vert
12289;Modification au règlement d'exploitation agricole (DRI-61);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800201;"Développement d’une solution d’affaires permettant une vérification annuelle complète des bilans de phosphore des exploitants. Les cas de non-conformité sont référés au MAPAQ et à la FADQ et ce, à l’intérieure d’une courte période qui suit la date limite de réceptions des bilans.

";2012-01-01;2012-09-27;2012-01-01;2012-09-01;180000;;177200;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 11:45;Termine
12294;Bilan des ventes en gros des pesticides (DRI-62);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800234;Développement d’une prestation électronique de services (PÉS) pour la réception des informations exigées en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, pour les titulaires de permis A (vente en gros de pesticides). La PÉS sera liée au système REPERE (banque de données sur les pesticides).;2012-08-13;2013-03-31;2012-08-13;2013-03-31;105700;;61900;43800;59;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
12309;Suivi Budgétaire;Culture et Communications;Culture et Communications;011-0001;Suivi budgétaire pour la DRFM;2011-08-01;2012-10-01;2011-05-01;2012-12-01;225000;;240300;0;100;8.0;6.8;9.7;1.0;;2012-12-31;2013-05-15 12:38;Termine
12310;Amendements réglementaires - indexation AFDR 2013;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5160;Indexation de l’aide financière de dernier recours 2013 au 1er janvier 2013 et modifications règlementaires au 1er avril 2013.;;;2012-06-21;2013-03-08;400000;;133900;192700;41;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Vert
12314;Progiciel de gestion intégré en support au SARPA (Service d'aide au rajustement de pension alimentaire);Commission des services juridiques;Justice;1;Développer un progiciel de gestion intégré qui permettra de gérer tous les aspects d'un dossier SARPA (Service administratif de rajustement de pension alimentaire) et de procéder au rajustement de la pension alimentaire. L'adoption de la Loi favorisant l'accès à la justice en matière familiale est l'élément déclencheur à l'origine des nouveaux besoins d'affaires de la Commission des services juridiques. Cette loi lui confie la création et la gestion du SARPA.;2012-08-01;2014-08-31;2012-08-01;2014-08-31;800000;;180300;619700;36;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 13:52;Vert
12316;Phase 3 - Projet Contrats;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404663;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels). Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des changements de programmes, des ordres de changements des contrats de construction et de services professionnels impliquant des paiement progressifs.
";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-04-30;875400;;596000;203500;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
12317;Phase 3 - Projet GRF - Volet financier;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404664;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels). Cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des factures des contrats à paiements progressifs ainsi que les calculs des frais financiers, d'intérêt, etc. des projets.

";2012-01-01;2013-06-01;2012-01-01;2013-04-30;578500;;373800;29000;95;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
12321;Vigilance;Sécurité publique;Sécurité publique;SIR 2011-004;Mise en place d'un service géomatique pour informer les citoyens sur les sinistres touchant la Sécurité civile.;2011-10-01;2012-12-01;2011-10-01;2012-12-31;1151200;;1151200;0;99;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
12322;Modernisation de l'infrastructure de sécurité réseau;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-243;Ce projet consiste à moderniser les infrastructure de bastion, du filtrage Web, du courriel sécurisé et de l'anti-virus de périphérie.;;;2011-09-01;2014-03-01;315900;;354700;35000;88;4.3;23.4;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Jaune
12333;Renouvellement des infrastructures technologiques;Commission des normes du travail;Travail;047-01;La Commission doit procéder sur une base périodique au renouvellement de ses postes de travail, de ses micro-ordinateurs portables et d'autres équipements bureautiques afin d’assurer à son personnel des outils de travail fiables et performants. Ce projet permettra de remplacer un certain nombre d'équipements arrivés en fin de vie.;;;2012-04-01;2013-03-31;373900;;258600;10000;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-12 07:59;Vert
12340;Zap Montréal (zone d'accès public);Société du Palais des congrès de Montréal;Finances et Économie;9;Implantation d'un réseau Wi-fi de type «Zone d'accès public» dans le centre-ville de Montréal à proximité du Palais des congrès. Cette zone public s'incrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de l'économie numérique du Québec (SENQ) en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.;;;2012-04-01;2013-03-31;2030000;;1142900;887100;60;10.0;0.0;7.3;8.9;La portée et le budget du projet seront respectés. Actuellement, le retard se situe au niveau de l'acquisition des sites (accès aux immeubles) pour l'installation des antennes (AP) pour l'établissement du réseau sans-fil. La négociation doit se faire individuellement avec chaque propriétaire des immeubles visés ce qui requiert beaucoup plus de temps que prévu.;2012-12-31;2013-03-18 10:23;Vert
12348;Modernisation des logiciels et des infrastructures bureautiques;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 203;Ce projet consiste à effectuer la mise à niveau de logiciels et des infrastructures qui supportent les services bureautiques du Ministère.;;;2012-04-01;2015-03-01;0;;180300;445300;45;9.5;1.8;;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
12350;Production annuelle de la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72102;Automatisation des traitements permettant d'établir la tarification d'assurance sur une base annuelle.;2008-09-01;2012-12-31;2010-01-01;2013-05-30;1670000;0;681800;988200;33;10.0;0.0;7.12;9.6;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:55;Vert
12351;Infrastructure de développement - plateforme GCE;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 205;Ce projet consiste à mettre en place un environnement de développement pour les progiciels suivants : Microsoft SharePoint, Microsoft CRM Dynamics et Docuthèque.;;;2012-04-01;2013-08-01;0;;158600;781700;55;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
12352;Implantation de la ligne rouge;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73100;Mise en place des nouveaux processus d'indemnisation afin de traiter les réclamations d'assurance selon le risque.;2009-01-01;2012-12-31;2009-04-01;2013-04-30;4775000;0;3123400;1653900;65;9.99;0.05;7.51;8.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:15;Vert
12353;Conversion VB6 des sytèmes du Fonds d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73104;Conversion des systèmes du Fonds d'assurance développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-01-01;2011-12-31;2009-01-01;2012-12-31;4739500;4642000;4448400;193600;96;10.0;0.0;2.49;33.4;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:00;Vert
12354;Conversion VB6 des outils technologiques;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73206;Conversion des outils supportant les activités d'exploitation de la Vice-présidence aux technologies de l'information développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-04-01;2011-12-31;2009-04-01;2012-12-31;850000;799400;530700;268700;70;10.0;0.0;2.06;36.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:56;Vert
12358;Sécurité de l'information (Audit et recommandations);Office de la protection du consommateur;Justice;2011-006;Ce projet découle essentiellement de la mise en oeuvre des recommandations faites dans l'audit de sécurité réalisée en janvier 2011 à la demande du conseil du trésor.;2011-12-01;2011-12-01;2012-01-01;2013-03-01;150000;;75200;33300;75;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet a été initié suite à la demande du SCT d'effectuer un audit de sécurité.  Les coûts sont la mise en application des recommandations.;2012-12-31;2013-03-07 16:18;Vert
12363;Sentinelle;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-280;Refonte du système de gestion des données administratives correctionnelles (DACOR).;2010-06-01;2013-07-01;2010-06-01;2015-02-01;37334200;;1234000;36100200;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
12364;Opalis (DRI-32I);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800332;Passage à la version 6.3 d’Opalis software ou la toute dernière version, maintenant nommé « System Center Orchestrator (SCO) » par Microsoft;2012-09-01;2017-03-31;2012-09-01;2017-03-31;404700;;12900;372000;3;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
12365;Gestion des prélèvements d'eau et traitements de données prélevées agricole (DRI-71);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800237;Poursuite du développement du système ¨PES-GPE;2012-04-16;2013-02-28;2012-04-16;2013-02-28;285400;;263900;21600;92;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
12369;Sécurisation des accès aux données de production et journalisation (DRI-83);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800383;Ce nouveau projet, appelé « Sécurisation des accès aux données de production (SADP) et journalisation », est la poursuite du projet DRIM032c qui découlait de la fusion des projets  « Élimination des accès aux données de production  (EADP) » et « Journalisation », débutée il y a plus de trois ans, suite à une directive ministérielle (article 12.4) sur la sécurité de l'information numérique et des échanges électroniques.;2012-04-01;2015-03-31;2012-04-01;2015-03-31;496400;;18600;415400;4;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 15:56;Vert
12371;Diffusion de la cartographie hydrogéologique (DCH) (DRI-87);Ressources naturelles;Ressources naturelles;180800387;Le projet a pour but de développer et mettre en place les composantes informatiques de la diffusion de la cartographie hydrogéologique (DCH) qui permettront de répondre aux besoins de la direction des politiques de l'eau (DPE) à l'égard des projets d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines (PACES).;2012-04-18;2014-03-31;2012-04-18;2014-03-31;821000;;248600;572400;30;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 11:37;Vert
12379;Optimisation de l'expédition des documents à la clientèle;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74001;Optimisation de la préparation et de l'expédition des documents destinés à la clientèle pour soutenir une hausse continue du volume.;2010-03-15;2011-12-31;2010-04-12;;155400;0;140054;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:26;Termine
12381;Certification PCI pour les cartes de crédit;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74004;Adaptation des systèmes informatiques pour rediriger les données bancaires vers un fournisseur externe certifié aux normes PCI (Payment Card Industry) lors de l'utilisation de cartes de crédit dans les transactions de paiement.;2010-07-12;2011-06-03;2010-07-12;2011-12-11;134700;0;126305;0;100;10.0;0.0;0.0;57.9;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:54;Termine
12383;Information de gestion pour le suivi des usagers du réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74504;Mise en place d'une structure informationnelle des données permettant de produire des indicateurs de gestion.;2010-01-05;2011-06-01;2010-03-15;2012-06-30;652000;0;660200;15900;97;8.89;3.7;0.0;77.1;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:37;Vert
12384;Infrastructure de production - plateforme GCE;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 206;"Ce projet vise à acquérir par le biais d’un appel d’offres, en collaboration avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), une plateforme intégrant un progiciel de gestion des relations clients (GRC) et un gestionnaire de contenus d’entreprise (GCE), ci après appelée solution technologique intégrée.     
     
.     
     
";;;2012-04-01;2015-03-01;2289500;;262700;2120900;24;8.8;4.1;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
12386;Mise à niveau des serveurs;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 210;"Ce projet vise à effectuer la mise à niveau des différents serveurs et du matériel informatique du Ministère qui s'y rattache.                                               
";2012-09-01;2014-03-01;2012-09-01;2013-11-01;0;;96400;832300;25;0.0;81.2;;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
12387;Migration d'Oracle 10G à 11G;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 211;"Ce projet vise à effectuer la migration des serveurs d'applications et de la base de données Oracle 10G à 11G,     
     
                        
";2012-09-01;2013-02-01;2012-08-01;2014-03-01;0;;12600;246900;2;9.2;2.6;;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 09:25;Vert
12391;Optimisation du processus du traitement des plaintes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74901;Optimisation des processus et des outils actuels de traitement des plaintes en vue d'améliorer le service et la satisfaction de la clientèle. ;2010-01-05;2012-03-31;2010-01-05;2012-05-31;1023900;975000;930400;43500;96;10.0;0.0;7.75;7.5;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:28;Vert
12394;Nouvelles contributions d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75006;Ajustement des contributions d'assurance en fonction du bilan routier.;2011-06-15;2012-12-31;2011-06-15;;1100200;0;553200;547000;51;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:39;Vert
12402;Loi 129 Modification au règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75401;Application des modifications réglementaires visant principalement à harmoniser les règles québécoises à la norme canadienne en matière de vérification sommaire du véhicule.;2011-03-01;2013-12-31;2011-04-15;;1340100;0;132300;1207800;17;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:13;Vert
12405;Adaptation suite aux modifications aux rôles d'évaluation et certificats;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002739;Adadptation de l'application Parc d'immeubles D22 pour réfléter les modifications au rôle d'évaluation et aux certificats;;;2012-05-01;2012-05-31;230000;;168700;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:54;Termine
12406;Extraction automatique des données;Société québécoise d'information juridique;Justice;Extdon2;Dans le but d’améliorer le traitement documentaire des décisions que l’on reçoit et de maintenir notre leadership dans la communauté juridique, ce projet vise à choisir et à implanter dans notre processus de traitement une solution permettant l’extraction automatisée du maximum d’information semi et/ou non structurée dans l’ensemble des décisions que l’on reçoit (autant en français qu’en anglais).;2011-06-01;2012-09-01;2011-06-01;2013-04-30;250000;;168600;14400;75;10.0;0.0;6.1;14.4;Le projet a été suspendu afin de réaliser d'autres priorités au sein de l'entreprise. Maintenant le projet a été repris.;2012-12-31;2013-04-18 17:05;Vert
12407;Gestion de temps;Société québécoise d'information juridique;Justice;GTEMPS;Mise en place d’un système de gestion de temps permettant de supporter au quotidien la réalisation optimale des orientations stratégiques de SOQUIJ;2011-07-01;2012-12-01;2011-07-01;2013-06-28;161600;;120800;40800;75;10.0;0.0;8.3;5.6;;2012-12-31;2013-05-16 16:18;Jaune
12412;Vidéoconférence pour la Vice-présidence à l'accès au réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75506;Mise en place d'équipement de vidéoconférence pour faciliter les communications entre les employés des différents bureaux de la SAAQ.;2011-03-01;2012-12-31;2011-03-01;;238500;0;73200;165300;21;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:37;Vert
12413;Perception d'une taxe sur les véhicules pour la Ville de Montréal;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75508;Perception d'une taxe sur les véhicules pour la Ville de Montréal.;2011-02-01;2011-09-30;2011-02-07;2011-12-31;251600;0;161359;0;100;10.0;0.0;1.8;38.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:47;Termine
12414;Autoroute 30 à péage;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75509;Dans le cadre du parachèvement de l'autoroute 30, mettre en place des services de transmission des renseignements nécessaires à la facturation des passages et à l'application des sanctions prévues pour les non-payeurs.;2011-09-01;2012-12-31;2011-09-01;;211500;0;49600;161900;29;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:02;Vert
12434;Préparation des essais de conversion des applications du Fonds d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76901;Assurer l'intégrité du système d'indemnisation converti par la mise à niveau des devis et des données d'essais du système actuel. ;2012-01-01;2014-12-31;2012-01-01;;4529700;0;189700;4340000;6;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:32;Vert
12439;Sécurité des infrastructures de communication;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2012-01;Le projet vise à réviser et à renforcer la sécurité des télécommunications par  la mise en place d'équipements de surveillance, de défense du périmètre et d'accès distants sécuritaires suite à une révision de l'architecture de télécommunication.;2012-06-01;2012-10-01;2012-06-01;2013-06-28;191400;;77100;35400;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 14:34;Vert
12441;Développement de projet 2012-2013;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV-2012-2013;Regroupe tous les projets de développement de petite envergure (moins de 500 j-p) pour l'année 2012-2013;;;2012-04-01;2013-03-01;1728800;;1025900;748400;65;9.2;2.6;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 16:51;Vert
12442;Évolution du CRM et amélioration de l'intégrité des données;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002738;Travaux permettant de répondre aux besoins d'affaires et améliorer l'intégrité des données à la suite de la conversion des données des années antérieures;;;2012-05-01;2012-08-31;477000;;285300;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:54;Termine
12443;Capteurs LCMS chaussées;Transports;Transports;C0540;Ce projet a pour but l'ajout des options courbes, pente et devers, de la cartographie terrain et du calcul du profil en long pour les capteurs LCMS. Ces options permettront d'obtenir, dans un seul passage, toutes les informations nécessaires et relatives à l'adhérence et au profil de la chaussée, données directement liées à la sécurité des usagers du réseau routier.;2011-11-01;2013-03-31;2011-11-01;2013-03-31;175000;;150000;25000;70;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12446;Création d'une banque de données pour la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72101;Création d'une banque de données pour supporter la mise en place des nouveaux processus de gestion de la tarification d'assurance.;2006-06-26;2010-12-31;2006-06-26;2012-12-31;4234000;0;4161900;432500;92;7.45;8.51;0.87;44.2;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:54;Vert
12448;Évolution et rehaussement des infrastructures technologiques;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-mai;Le projet s'échelonne sur plusieurs phases de réalisation et permettra de mettre en place une stratégie de réalisation pour toutes les phases. Cette stratégie devra s'arrimer aux calendriers de livraisons des systèmes de mission et de soutien à la mission.;2012-01-04;2016-06-30;2012-01-04;;8217020;0;111224;8105796;2;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet a débuté en janvier et devrait se terminer en juin 2016.;2012-03-31;2012-06-15 14:28;Vert
12451;Rehaussement des infrastructures de virtualisation;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-août;Le projet vise à virtualiser la majorité des serveurs actuels de la CARRA. Ceci pour tenir compte d'une nouvelle approche qui consiste à livrer aux utilisateurs des services technologiques plutôt que des infrastructures ou des applications.;2012-01-04;2015-06-30;2012-01-04;;4308532;0;219838;4088694;5;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:39;Vert
12454;Renouvellement du parc informatique : postes et imprimantes (2012-13) - équipement fixe;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;16b (2012-2013) fix;Assurer le renouvellement des équipements informatiques fixes, afin d'effectuer une saine gestion du parc informatique ministériel. Améliorer le processus de gestion de l'inventaire. Répondre à l'évolution des besoins ministériels.;;;2012-04-01;2013-03-31;410000;;331400;78600;81;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
12456;Consolidation de l'exploitation;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-juin;Consolidation de l'exploitation des systèmes de la CARRA qui fait suite au rapatriement de la solution RISE. ;2012-01-04;2015-06-30;2012-01-04;;3292650;0;381625;2911025;11;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:47;Vert
12458;Mise à niveau du système informatique du LEPAQ/LEAQ (LIMS);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;179-2;Identifier et implanter une solution ministérielle pour les laboratoires.;2012-05-01;2014-09-01;2012-05-01;2015-04-01;0;;0;0;;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Annulé
12460;Support au développement;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-nov;Le projet consiste à actualiser l'offre et la prestation de services de la Division du support au développement dans une perspective d'optimisation globale des activités entourant l'évolution et le développement des systèmes de la CARRA.;2012-03-15;2014-12-30;2012-03-15;;876000;0;14656;861344;1;10.0;0.0;10.0;0.0;Appel d'offres en publication pour obtenir les services d'un fournisseur.;2012-03-31;2012-06-15 14:44;Vert
12463;Relevé du participant;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;7;Mettre en place le nouveau relevé annuel aux participants selon le format établi et s'assurer de l'intégrité de l'information le composant. Assurer sa production dans le cycle annuel des envois massifs de la CARRA.;2011-03-30;2012-03-31;2011-03-30;2012-06-15;400173;0;290115;0;100;10.0;0.0;4.82;20.9;Le projet est terminé.;2012-03-31;2012-06-15 14:40;Termine
12464;Mesures législatives - RRPE;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-20;"Ce projet comprend deux volets qui doivent être traités en même temps compte tenu de leur interrelation:
1. Faire l'analyse des besoins d'affaires associés à la gestion de l'adhésion et de la qualification RRPE dans RISE;
2. Faire l'analyse de la solution transitoire déployée à l'automne 2011 qui permet d'effectuer la saisie et le suivi des dossiers des demandes d'adhésion au RRPE afin de récupérer ces dossiers pour les intégrer dans la nouvelle solution.";2012-01-04;2013-12-31;2012-01-04;;2581062;0;246186;2334876;10;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:33;Vert
12465;PCTFA 2013: réalisation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;164-2;PCTFA phase de réalisation;2012-09-01;2014-09-01;2012-12-01;2015-03-31;10710200;;330000;10380200;3;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
12474;Conversion des tables de données;Régie du logement;Régie du logement;2012-P2;Passage d'un SGBD ancien à un nouveau;;;2012-01-01;2013-05-31;175100;;66300;108800;80;10.0;0.0;0.7;45.1;La date de livraison finale a été décalée pour être synchronisée avec la date de livraison de SISTA.;2012-12-31;2013-02-22 14:53;Vert
12499;Modernisation de la visioconférence;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;222;dix-neuf (19) systèmes de visioconférence seront modernisés et cinq (5) nouveaux sites de visioconférence seront ajoutés à la liste actuelle;;;2012-04-01;2013-06-30;175000;;102100;72900;58;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
12509;Refonte du système de gestion des emplois supérieurs;Conseil exécutif;Conseil exécutif;DIGD11-01;Refonte du système organisationnel de gestion des emplois supérieurs;;;2011-03-01;2012-07-01;330000;;330000;0;100;10.0;0.0;9.9;0.2;;2012-12-31;2013-02-20 08:51;Termine
12511;Fichier de vaccination - Rougeole;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;V09;Dans le cadre de la vaccination massive à l'automne 2011, il a été prévu de tenir un fichier des personnes vaccinées. Ce fichier permet aux autorités du MSSS de retracer les lots problématiques. De plus, il permet de retracer les personnes à vacciner;2011-09-01;2012-12-01;2011-09-01;2012-12-01;380000;;315200;64000;90;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 16:51;Vert
12515;Évolution de GPR - 2;Transports;Transports;C7153;"Évolution du système ministériel permettant la planification et le suivi des projets routiers en fonction des besoins des utilisateurs (professionnels et gestionnaires) et des orientations ministérielles en matière de gestion de projets.  
";2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-01;175000;;16400;158600;9;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12517;Évolution du système BDP 2012-2014;Transports;Transports;P2120;"Évolution du système de préparation des  bordereaux et des demandes de paiement en fonction des besoins des utilisateurs et des orientations ministérielles en matière de gestion des coûts.
";2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;480000;;59600;420400;20;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12520;Gestion de la norme et de la qualité des dessins (NQD);Transports;Transports;P2286;"Doter le Ministère d'un environnement de gestion de la norme et de validation de la qualité des dessins soumis par les mandataires lors de la réalisation de projets routiers.  
.";2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;248500;;7400;241100;10;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12524;Montage de données dans un logiciel SOLAP;Transports;Transports;P1210;"Accompagnement analytique pour le montage de données sur le commerce du Québec à l'intérieur d'un logiciel de type SOLAP.  
";2012-09-01;2015-10-31;2012-09-01;2015-10-31;264000;;10900;253100;8;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12533;Projet d'améliorations du système SIG - BGR : parcours, imagerie, repères km;Transports;Transports;P2140;"Analyse et amélioration de quatre systèmes de diffusions et de gestion de données routières afin de répondre aux besoins du Ministère relativement à l'Évolution de la Structure de Données Routières (EDSR). (fiche SCT)
";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;140000;;78600;61400;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12537;Outils et processus pour le bureau de projets DTI;Transports;Transports;P1642;Développement d'outils et processus pour le bureau de projets de la DTI.;2012-04-01;2015-03-31;2012-04-01;2015-03-31;795000;;19100;775900;14;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12540;Consolidation GID ministérielle 2011-2012;Transports;Transports;P2255;"Mise en oeuvre de divers outils et méthodes pour améliorer les pratiques en matière de gestion documentaire et soutenir davantage l'utilisateur dans les opérations  quotidiennes soit : un espace institutionnel, la refonte du calendrier de conservation, la gestion du cycle de vie des documents, l'amélioration de la recherche et consultation, la gestion des documents des partenaires, la gouvernance et l'intégration des documents des projets routiers
";;2012-03-31;2011-07-01;2012-05-31;950000;;873300;0;100;10.0;0.0;4.6;22.1;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Termine
12544;Refonte du système GESTOCT;Transports;Transports;P2450;"Le projet vise le rapatriement et la refonte du système de gestion de l’octroi des contrats (GESTOCT).

";2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;582200;;178500;403700;60;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12555;Prise en charge du réseau de télécommunication STI-RMM;Transports;Transports;P3970;"Travaux de prise en charge du réseau de télécommunications sur fibre optique et des STI (Systèmes de transport intelligents) de la Direction de l'Île de Montréal qui regroupe la Dorsale, le réseau du tunnel Ville Marie et du Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.  
";2012-04-01;2013-03-31;2012-11-01;2013-03-31;550000;;366900;183100;50;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12567;Suite bureautique;Conseil exécutif;Conseil exécutif;DIGD12-02;Remplacement de la suite bureautique du MCE;;;2012-10-01;2013-03-01;510000;;510000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-20 08:51;Termine
12581;Rémunération - Anatomopathologistes;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-03;En septembre 2011, la FMSQ et le MSSS ont convenu d'un nouveau mode de rémunération pour les anatomophatologistes. Ce projet vise à mettre en place les dispositions nécessaires convenues dans l'entente.;;;2011-09-01;2013-03-31;970100;;746900;223200;77;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 08:45;Vert
12584;Mesures législatives;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;4;"Réaliser et mettre en oeuvre des changements systémiques opérationnels et organisationnels afin de permettre l'opérationnalisation des nouvelles mesures législatives découlant des négociations collectives 2010 (indexation salariale et taux de cotisations)ainsi que l'intégration des centres de recherche de santé et services sociaux dans certains régimes de retraite.

Seulement deux des trois mesures prévues initialement ont été mises en oeuvre, la troisième (indexation) fera l'objet d'un projet ultérieur. Ceci explique un budget révisé à la baisse.";2010-01-01;2013-03-31;2010-01-01;2012-12-31;7248628;2909251;2759251;150000;90;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est toujours en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:32;Vert
12607;Téléphonie IP;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M05;Remplacement du système téléphonique de l'édifice du 1075 et 1005, chemin Ste-Foy;;;2012-02-01;2013-03-01;0;;;;;0.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 14:31;En cours
12609;Déménagement des serveurs;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M16;Inventaire, virtualisation et déménagement des serveurs du MSSS chez SOGIQUE.;;;2012-06-01;2013-03-31;310000;;232500;77500;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 16:51;Vert
12610;Migration Active Directory;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;C01;Migration de l'environnement Novell vers Microsoft Active Directory;;;2011-09-01;2013-03-01;942000;;753000;188400;80;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 16:51;Vert
12611;Rehaussement des infrastructures;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;J01;Regroupement de projets d'infrastructure.;2012-04-01;2016-01-01;2012-04-01;2016-01-01;916500;;229000;687400;25;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 16:51;Vert
12629;Mise en place d'un référentiel applicatif ministériel;Transports;Transports;P4118;"Mise en place du Référentiel applicatif ministériel (RAM) afin de supporter les architectures de différents niveaux produits par la DTI.  
";2012-04-01;2013-09-30;2012-04-01;2013-09-30;170000;;77800;92200;65;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12635;Intégration du traitement des insatisfactions à SDE;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;SDE - INS;Ce projet a comme principal objectif l'intégration du traitement des insatisfactions (plaintes, objections et requêtes) à l'application de suivi des demandes d'assistance et de services.;;;2011-01-01;2012-11-30;239500;;285000;0;100;5.2;19.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:56;Termine
12643;Demande d'aide provisoire;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;DAP-PAH;"Ce projet vise à remplacer le système ""Demande d'aide provisoire"" développé avec Clipper. Les fonctions de traitement des demandes d'aide provisoire sont intégrées au système ""Programme d'adaptation de domicile"". Il vise aussi la réalisation des fonctions communes de traitement de la correspondance.";2011-12-01;2012-09-01;2011-12-01;2012-10-31;164400;;140900;0;100;10.0;0.0;6.8;10.9;;2012-12-31;2013-05-17 10:56;Termine
12647;Autorisation, surveillance et correctifs;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;ASC;"Ce projet vise à faciliter l'évolution de l'infrastructure, d'assurer sa sécurité et sa disponibilité en développant des automatismes afin de pouvoir répondre aux prochains besoins de la SHQ.
";2012-04-01;2014-03-01;2012-04-01;2014-03-01;127000;;66600;60400;52;10.0;0.0;10.0;0.0;À la suite du départ de la principale ressource concernée dans ce projet, il importe de revoir sa planification. Le comité directeur procédera ensuite au suivi régulier du projet.;2012-12-31;2013-03-13 09:22;Jaune
12651;Migration des postes de travail - Gestion des configurations;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;MPO;"Réaliser les travaux de mise à niveau de l'outil de gestion des configuration et des outils bureautiques.
Le projet permettra également d'améliorer la sécurité informatique des postes de travail et d'accompagner la direction des communications dans le projet gouvernemental de mise en place des standards d'accessibilité des sites Web.

";;;2012-04-01;2013-06-24;181700;;168300;63400;93;3.5;27.5;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 10:56;Vert
12656;Outil d'intelligence d'affaires (DRAGON);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-179;Environnement intégré d'exploitation et d'informatique décisionnelle.;2012-07-01;2013-03-01;2012-03-01;2014-04-16;464000;;149000;315000;57;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
12663;Migration à la téléphonie IP - Détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-285;Remplacement des systèmes analogiques de téléphonie dans les établissements de détention par des systèmes téléphoniques IP.;2012-04-01;2015-03-01;2012-04-01;2015-03-01;930600;;79500;851100;9;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
12664;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-286;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;2012-04-01;2015-03-01;2012-04-01;2015-03-01;453400;;72800;380600;16;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints. ;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
12680;Amélioration des systèmes du CEHQ (DGTI-096);Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;Développement durable, Environnement, Faune et Parcs;180800245;Amélioration des systèmes du CEHQ;2012-09-01;2013-03-30;2012-04-01;2013-03-31;121200;;72300;48900;60;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-15 13:53;Vert
12689;Projet 2022-2012;École nationale de police du Québec;Sécurité publique;12-nov;Coût de projet prévu pour 2012-2012;2011-04-01;2012-03-01;2011-04-01;2012-03-01;100000;109200;109200;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-07 16:31;Termine
12720;Répertoire des activités de lobbyisme (RAL);Transports;Transports;P2470 ;"Développement et mise en place d'un répertoire ministériel collaboratif des activités de lobbyisme afin d'assurer une gestion des activités de lobbyisme et la gestion des lobbyistes.  
";2012-07-01;2014-03-31;2012-07-01;2014-03-31;182500;;6600;175900;40;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-28 16:06;Vert
12780;ClicSÉQUR - Entreprises Évolution (Finaliser CT de septembre 2011);Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;312010;"Le service clicSÉQUR-Entreprises permet aux entreprises de sécuriser les échanges d’informations entre les entreprises et l’administration publique québécoise. Ce projet d’évolution répond aux besoins exprimés par les entreprises ainsi que par les ministères et organismes dont l'accès à leur prestation électronique de services s'effectue via clicSÉQUR-Entreprises.
Le projet consiste à mettre en oeuvre certains travaux dans le but d'améliorer clicSÉQUR-Entreprises à l'égard des outils et fonctionnalités disponibles aux utilisateurs.
";;;2012-04-01;2014-03-01;1341400;;860000;473200;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-26 16:06;Vert
12792;États financiers et paie;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2;Optimisation de la production de la paie. Production des états financiers de 2010 et de 2011;2011-06-01;2012-01-31;2011-06-01;2012-02-15;315500;449900;391680;58220;100;10.0;0.0;7.93;6.9;Projet terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:25;Termine
12797;Fonctionnalités essentielles;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;3;Ajout de nouvelles fonctionnalités d'affaire à la solution RISE: les problématiques d'impression, la qualification, le RRPE, les extractions des fichiers actuariels.;2011-01-03;2011-11-30;2011-01-03;;1725000;1507160;511800;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:29;Termine
12799;Migration à Vista 2011;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;5;Migration de 933 postes de travail à Vista 2011.;2011-01-05;2011-06-30;2011-06-30;;240145;167170;167170;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:35;Termine
12800;Optimisation de la phase 1;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;6;Révision des mécanismes d'arrêt de la solution afin d'augmenter l'automatisation. Les mécanismes à réviser sont les cas spéciaux, la certification des calculs et la révision des extrants.;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;1204808;0;873454;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-27 15:35;Termine
12802;Travaux annuels;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;8;Plan de consolidation des productions annuelles et des extrants;2011-02-18;2012-01-31;2011-02-18;2012-01-31;2734411;0;1616177;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:46;Termine
12803;Délestage;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;9;Migration des travaux informatiques de la plateforme centrale vers la plateforme départementale.;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;282000;212000;177984;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:48;Termine
12932;Refonte de l’intranet de la CNT;Commission des normes du travail;Travail;013-03;L’analyse préliminaire sur l’évolution de l’intranet de la CNT de 2011 conclut à une refonte. Le projet vise la restructuration de l’information de l’intranet et le changement technologique de la plateforme actuelle pour aller vers un outil de gestion de contenu (Typo3) permettant d’assurer une communication adéquate avec le personnel. La nouvelle architecture de contenu permettra un accès à l’information plus efficace, et nécessaire, au soutien à la tâche du personnel de la CNT.;;;2012-11-01;2014-12-01;464800;;58900;405900;5;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-12 07:59;Vert
13037;Harmonisation de la taxe de vente de la SIQ;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00027;"Le 28 mars 2012, les gouvernements du Canada et du Québec ont signé une entente intégrée globale de coordination fiscale portant principalement sur l'harmonisation du régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) à celui de la taxe sur les produits et services (TPS).  Cette entente précise, entre autres que tous les ministères et organismes du Québec auront à payer de la TVQ et la TPS au 1er avril 2013 sur les fournitures taxables.

Les systèmes de la société ayant étés développés sur mesure, ceux-ci n’ont pas la flexibilité requise pour prendre en charge les changements. Ceux-ci devront donc êtres adaptés afin de supporter les nouvelles règles tout en étant capable de soutenir les anciennes pour les factures dont la date est antérieure à celle des nouvelles règles.";2012-12-01;2013-03-31;2012-12-01;2013-03-31;443200;;17700;81800;25;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
13038;Remplacement des cellulaires;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00027;Ce projet vise le remplacement des appareils de téléphones cellulaires attribués à certains employés dans le cadre de leurs fonctions et dont le contrat de services arrive à échéance en janvier 2013.;2012-11-01;2013-03-31;2012-11-01;2013-03-31;113800;;28600;43000;25;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-22 15:52;Vert
13045;PATBQ changement du service à la clientèle;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;219;Améliorations du PATBQ afin d'en assurer une plus grande convivialité.;2012-09-01;2014-03-01;2012-08-01;2014-03-01;487500;;237900;249600;45;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
13073;Évolution du système de gestion des configurations (SCCM);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;223;"Le service de gestion des configurations s’appui actuellement sur le produit SCCM 2007 de Microsoft. Il permet la gestion du noyau et de l’ensemble des trousses applicatives déployées dans le parc technologique du MAPAQ. Les services de gestion des configurations reposent sur un produit dont les fonctionnalités sont limitées de sorte qu’il est impossible de tirer parti de nouvelles technologies telles que la virtualisation d’applications et l’infonuagique.
";;;2012-10-01;2013-06-30;300000;;34500;265500;12;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-02-21 09:48;Vert
13087;2013 - Entrepôt de données;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;46;Création d'un entrepôt de données jumelant les données courantes avec celles provenant de divers fichiers excel.;2012-10-01;2013-07-01;2012-10-01;2013-08-01;109000;;9000;100000;8;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-19 11:37;Vert
13095;2013 - Renouvellement du parc d'ordinateur;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;Projet F;"Dans le but de facilité la miration de Windows XP à Windows 7 et Office 2003 à 2010, renouvelement du parc informatique.
";;;2012-10-01;2013-03-01;105100;;80000;25000;75;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-19 11:37;Vert
13151;Amélioration du site web Emploi-Québec;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5147;Le projet consiste à améliorer tout le volet informationnel de la prestation de services d'Emploi-Québec.;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-06-30;986900;;690800;296100;70;10.0;0.0;4.0;24.9;L’échéancier de réalisation du projet a été révisé pour tenir compte des impacts aux systèmes actuels et des délais pour assurer la contribution de chaque intervenant dans la réalisation du nouveau site d’information d’Emploi-Québec.;2012-12-31;2013-03-11 11:17;Jaune
13221;Fondation de l'intelligence d'affaires SIQ;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404668;Ce projet a pour but d'établir les fondations en ce qui concerne l'intelligence d'affaires à la SIQ. Des rapports et / ou indicateurs de gestion seront développés afin de répondre aux besoins du milieu affaires pour faciliter la prise de décision et le temps consacré à la production des redditions de comptes (tableaux de bord, portefeuille de projets, etc...).;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;2013-03-31;293100;;164200;79400;56;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-09 11:08;Vert
13223;Mise à niveau du coeur de réseau de télécommunication;Commission des normes du travail;Travail;PR0047;"En novembre 2008, il a été constaté que bien que plusieurs mesures de sécurité soient en place, l’infrastructure réseau de la Commission comporte certaines vulnérabilités de sécurité importantes.
Ces risques ont été confirmés par une analyse de risques globale reliée à la sécurité et complétée en mars 2011, et pourraient avoir des impacts sérieux sur la réalisation des activités de mission et sur les données sensibles de la clientèle de la Commission.
Le projet consiste à remplacer les équipements du coeur de réseau.";2011-08-30;2012-07-31;2011-09-01;2012-07-31;296000;;297500;0;100;9.8;0.5;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-21 09:30;Termine
13228;Mise en place de la nouvelle infrastructure de bastion de l'ICPES;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2;L'infrastructure de sécurité de la salle d'hébergement du CSPQ et de nos clients en place depuis 15 ans est désuète, à un coût récurrent élevé et ne permet pas de répondre à notre croissance. Le projet a pour objectif de doter le CSPQ d'une infrastructure de sécurité récente et moins dispendieuse à opérer;2011-07-31;2012-06-30;2011-07-31;2013-03-01;888000;;684800;181700;85;10.0;0.0;0.0;90.2;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
13229;Solution partagée d'accès à distance VPN ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;3;Mise en place d’une nouvelle solution d'accès distant de mode VPN/IPSEC afin de trouver un équilibre entre les besoins de sécurité et la convivialité pour les clientèles utilisatrices des solutions d’accès distant. ;2012-01-31;2013-03-31;2012-01-31;2013-03-31;601800;;492700;75,3;95;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
13231;Système intégré de mission (livraison 3);Commission des transports du Québec;Transports;SIM (L3);"Cette troisième et dernière livraison consiste à intégrer et à convertir le système de gestion des opérations (SGO) 
incluant les systèmes Gestion et suivi des interventions (GSI), Gestion et suivi des assignations (GSA) et Gestion
de l’accueil de la clientèle (GAC). Les informations représentant l’ensemble des renseignements recueillis sur les
clients dans le cadre du suivi de leurs demandes seront centralisées dans une même base de données consolidant
ainsi l’intégrité de celles-ci. Les échanges avec les différents partenaires de la CTQ seront également
améliorés par le fait de n’avoir qu’une seule source d’information. De plus, nos processus d'affaires seront
améliorés, ce qui permettra un meilleur suivi interne des demandes dans le contexte d’un dossier numérique ainsi
que l’atteinte des objectifs de réduction des effectifs tout en maintenant la qualité des services. La CTQ
profitera aussi d’un outil aligné vers l’avenir, afin de contrer la désuétude des outils en place.";2008-11-07;2011-10-28;2009-02-02;2012-10-12;8242700;9680600;9673600;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;L'écart sur l'échéancier initial s'explique par les changements à l’architecture qui ont été autorisés en décembre 2010 ce qui a changé l’échéance d’octobre 2011 à avril 2012. Compte tenu des difficultés pour le remplacement des ressources de la firme et du retard dans leurs travaux, nous n’avons pas eu d’autres choix que de reporter à nouveau l’échéance à octobre 2012 afin de respecter les exigences de la CTQ et pour assurer une bonne gestion du changement. Le projet est maintenant terminé, les résultats ainsi que les bénéfices escomptés sont atteints.;2012-12-31;2013-04-10 10:33;Termine
13232;Mise à niveau de l'infrastructure de stockage principal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;20011;"Acquisition d'une nouvelle infrastructure de stockage principal de nouvelle génération incluant un outil de gestion et de distribution de l'espace disque et ces performances.
";2011-12-01;2014-12-01;2012-09-01;2015-09-30;450000;;275000;175000;10;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-16 11:20;Vert
13233;Intégration sûreté du Québec;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;1;Dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase SGR2-Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR, ce projet vise à développer des adaptations pour répondre aux besoins spécifiques de la Sûreté du Québec en vertu de la Loi sur la police.;2007-09-01;2010-06-30;2008-09-01;2014-08-01;8450000;;7330000;1120000;86;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 08:06;Vert
13234;Réseau d'Experts Engagés (REE) - reseauexpertsengages.com;Centre de recherche industrielle du Québec;;PI-REE-41681;La Direction de l'Information Stratégique (DIS) a développé à l'interne une plateforme nommée VIGIPRO afin de supporter les entreprises à implanter la veille. Le CRIQ se doit d'améliorer la qualité du service à sa clientèle. Cette migration demeure un élément clé dans le déploiement d'une structure uniforme de gestion documentaire qui permettra de gérer le cycle de vie des connaissances, de leur création ou de leur réception jusqu'à leur destruction ou leur conservation permanente.;2010-01-30;2013-02-18;2012-07-24;2013-12-31;350500;;284800;79800;85;8.8;4.0;0.0;149.8;;2012-12-31;2013-04-22 15:21;Vert
13239;Rehaussement du collecticiel et des infrastructures Oracle;Institut de la statistique du Québec;Finances et Économie;HDI-01;"Le collecticiel actuellement utilisé à l'Institut est arrivé en fin de vie. Les infrastructures sous-jacentes seront elle aussi désuètes quelques temps après.
";2011-11-23;2012-07-31;2011-11-23;2012-10-31;135000;;121900;0;;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-12 16:16;Termine
13240;Rehaussement des commutateurs réseaux;Institut de la statistique du Québec;Finances et Économie;HDI-02;Rehausement de commutateurs réseaux dans le but de contrer leur désuétude;2011-11-15;2012-09-28;2012-04-01;2012-09-28;150000;;145600;0;;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-03-12 16:16;Termine
13241;Outil de gestion des postes de travail (ZEN);Sécurité publique;Sécurité publique;SSU 2012-001;Migration du produit Novell Zenworks Desktop Management 6.5 à Novell Zenworks Configuration Management 11;2012-03-15;2013-09-30;2012-03-15;2013-09-30;245300;;166300;79000;68;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints. ;2012-12-31;2013-03-20 14:03;Vert
13246;Normalisation des postes de travail et migration du système d'exploitation;Justice;Justice;0018A-320700058;"Le projet consiste à la mise à niveau des ordinateurs et des applications du MJQ au système d'exploitation Windows 7.

Ce projet s'échelonne sur plusieurs années. Les travaux d'architecture ont été réalisés au 4e  trimestre de 2010-2011.  La suite des travaux consiste à développer les trousses d'installation pour les progiciels commerciaux et les applications et, à procéder au déploiement sur les postes de travail.";2010-03-01;2013-09-01;2010-03-01;2015-11-01;1535700;;177200;;12;10.0;0.0;;0.0;;2012-12-31;2013-05-27 10:31;Suspendu
13275;Modernisation du système d'information en gestion et aménagement du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002755;Le ministère doit rendre disponible les documents d'aménagement produits par les MRC aux ministères et organismes qui ont des avis à rendre dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU). Pour remplir cette obligation, le MAMROT a mis en ligne le SIGAT en 2003. Le projet consiste à moderniser l'outil SIGAT Texte et à intégrer le volet géographique (SIGAT Géo) dans une seule et même application. L'outil sera accessible via le Portail gouvernemental des Affaires municipales et régionales (PGAMR).;2012-04-01;2013-12-31;2012-04-01;2013-12-31;277000;;277000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-24 14:41;Vert
13277;Attestation électronique SESAMM;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002750;Simplifier et alléger le processus d'attestation des documents financiers dans SESAMM;2011-04-01;2013-02-28;2011-04-01;2013-02-01;121200;;121200;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-24 14:41;Vert
13278;Vérification et calcul de la valeur foncière;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002741;Effectuer une sélection automatique des inscriptions au rôle d'évaluation dont la valeur au rôle utilisée dans le calcul du montant de la compensation tenant lieu de taxes est à priori hors-normes;2012-06-01;2013-04-30;2012-06-01;2013-04-30;479300;;479300;;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-04-24 14:41;Vert
13454;Solution financière intégrée de planification, de suivi budgétaire et de coût de revient;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;147913010;Le projet permet la mise en place d'une solution financière intégrée afin de gérer à la fois le processus budgétaire, les prévisions financières et le coût de revient de façon intégrée.;2012-09-01;2015-03-01;2012-09-01;2015-03-01;972700;;30300;942400;30;10.0;0.0;10.0;0.0;;2012-12-31;2013-05-17 13:27;Vert
10000000451;Modernisation des fonctions communes -  réalisation;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P302;"Ce projet consiste à moderniser les outils informatiques communs utilisés par les préposés aux renseignements, ainsi que par les agents, pour réaliser leurs tâches dans le cadre des processus d’affaires. Cette modernisation vise à améliorer l’efficience en automatisant davantage certaines opérations et en éliminant des actions sans valeur ajoutée. Cette démarche est aussi en ligne avec les orientations prévues à la stratégie TI.
";2010-04-01;2012-12-31;2010-04-01;;2787200;3032100;2026900;1005200;66;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:41;Vert
10000000822;remplacement de la téléphonie;Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport;SIQ 10;Remplacement du système téléphonique de l'Institut. ;2011-07-11;2012-03-30;2011-07-11;2012-12-30;500000;0;44608,35156;437480;70;10.0;0.0;0.0;103.2;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-08 09:18;Vert
10000000892;SAPhir;Agence métropolitaine de transport;Transports;TI-09;Mise en place d’une solution intégrée pour l’ensemble des processus d’affaire de l’AMT à l'aide du progiciel SAP.;2010-05-01;2012-07-30;2010-05-01;2012-06-30;18596000;18996000;18248000;748000;95;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints (SVP validez l'obligation d'inscrire une valeur dans ce champs lorsque non requis et son impact sur la cote DPI);2012-03-31;2012-06-15 14:08;Vert
10000000899;Mise à jour du système téléphonique;Agence métropolitaine de transport;Transports;H48;Mise à jour du système téléphonique en HD (Haute Disponibilité) et refonte du système automatisé Allotram de diffusion par téléphone des horaires des trains et autobus;2011-09-15;2011-10-07;2011-09-15;2012-01-27;204010;120710;0;120710;100;10.0;0.0;0.0;476.7;N/A - Le projet est terminé, les modalités de paiement sont en révision à la baisse.;2012-03-31;2012-06-15 14:04;Termine
10000000909;Affichage dynamique sur les quais et aux accès des gares de l'AMT;Agence métropolitaine de transport;Transports;TI-0015;Fourniture et installation d'afficheurs dynamiques sur les quais et les accès des gares pour afficher de l'information sur les horaires et les perturbations de service.;2009-08-01;2011-12-31;2009-08-01;2013-12-31;7700000;11800000;6462168;4160462;66;10.0;0.0;0.0;82.9;"Impact majeur sur l'information diffusée à la clientèle et sur la qualité du service offert.
Impact majeur sur la cohérence des informations données à la clientèle.
Impact majeur sur la sécurité de la clientèle.
Le projet est directement en lien avec la mission de l'agence.";2012-03-31;2012-06-15 14:27;Vert
10000000944;Refonte du site web;École nationale de police du Québec;Sécurité publique;I-80;L'École souhaite moderniser l'interface technologique de son site Internet et utiliser pleinement le potentiel des technologies Web afin de s'harmoniser au rythme de l'information instantanée et de joindre ses différentes clientèles internes et externes. Nous visons donc à faciliter l’accès au site et à l’information à l’aide d’un portail personnalisé par catégorie de clientèle et à intégrer nos différentes fonctionnalités existantes et en cours de développement (système de gestion des apprentissages,bibliothèque en ligne,outil de webconférence, infolettre, annuaire en ligne,messagerie, outils collaboratifs, extranet, …etc.) afin de créer un environnement intégré.Dans un contexte de formation où les RI s'intègrent de plus en plus, l'École souhaite également se doter d'une vitrine pour la diffusion de sa formation en ligne et pour ses outils technologiques d'apprentissage.Enfin, l'École souhaite répondre aux normes d'accessibilité SGQRI (gouvernementales) et partiellement aux normes W3C;2011-01-04;2011-12-10;2011-01-04;2012-09-30;100000;109076;15725;93351;80;10.0;0.0;0.0;86.1;"
Le site a été livré et les travaux de développement du fournisseur étaient terminés au 30 juin 2012. Les travaux actuels, effectués par l'ENPQ, visent à finaliser et valider les contenus et tester les fonctionnalités du site final (période de garantie). Un premier lancement interne aura lieu dans les semaines à venir afin de valider le produit final et de former les principales personnes en lien avec nos clientèles.

Ce léger dépassement de l'échéancier s'explique par les nombreuses rencontres de validation avec les différentes parties prenantes et les travaux correctifs nécessaires durant la période de garantie.

Nous estimons le projet complété à 96% et sommes très optimistes pour une mise en ligne au 1er décembre 2012";2012-03-31;2012-11-01 13:27;Vert
10000000970;Révision des processus pour réduire les délais DRA (Synchro P18);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 12;Ce projet vise à réduire les délais d’appel en ce qui concerne les demandes de révision par la réduction du délai de traitement des demandes de révision liées au Bureau d’évaluation médicale (BEM) de 25 jours, par la réduction du délai de traitement de l’ensemble des demandes de révision de 25 jours, par l’augmentation de  5 % du taux de finalisation des dossiers d’appel et par l’adaptation des programmes de formation en fonction des profils de compétences et des besoins en main d’œuvre. ;2011-08-01;2012-06-30;2011-08-01;2012-12-01;221650;221650;66682;154968;30;10.0;0.0;0.62;45.9;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:50;Vert
10000000972;Évolution de l'infrastructure technologique;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 73;Rendre disponible les différents environnements  technologiques pour le projet Expresso. Plusieurs sous projets en infrastructures technologiques (serveurs centraux - locaux, unitaires - fonctionnels - acceptation - préproduction - production) et en logiciels: Oracle, Windows 2008, SQL 2008, Biztalk 2009, Visual Studio 2008, UCM, Siebel, Optim, numérisation de documents - microfilmie, télécopie. ;2010-01-01;2011-12-31;2010-01-01;2012-10-31;14653909;10104028;5932812;4171216;67;10.0;0.0;1.23;41.8;S/O;2012-03-31;2012-07-05 10:33;Vert
10000000976;Mise en place de communautés de pratique;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 84;"Ce projet vise à mettre en place un ensemble d'outils de collaboration afin de supporter des ""communautés de pratique"" qui sont en émergence dans les différents secteurs de la Commission en tant qu'approche de développement des compétences, de partage des connaissances et de gestion de changement.";2010-01-01;2012-06-30;2010-01-01;2011-12-31;425000;615430;615430;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 15:53;Termine
10000000977;RESEAU - Web 2010 informationnel;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 871;"Rehaussement technologique du site informationnel de la CSST
- Corriger les nombreux irritants signalés concernant l’actuelle technologie 
- Développer des pratiques plus efficaces et performantes pour le développement et la gestion de l’offre en ligne (agilité)
- Amélioration du service à la clientèle et de notre capacité d’adaptation";2011-01-05;2012-04-17;2011-01-05;2012-09-07;1400981;1653429;1437524;215905;87;10.0;0.0;2.85;31.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:38;Vert
10000000978;RESEAU - Automatisation de la déclaration des salaires en ligne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 872;"Automatiser la déclaration des salaires en ligne:
- Éliminer l’impression papier 
- Éliminer la double saisie par les agents
- Numérisation automatisée des formulaires
- Apport d’amélioration obligatoire";2011-01-05;2012-04-01;2011-01-05;2012-04-01;453000;409231;409231;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:36;Termine
10000000979;RESEAU - Demande de renseignements par courriel;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 873;"Mettre en place une solution afin de permettre au CRCA de gérer le traitement des demandes de renseignements par courriel (DRC) de la clientèle
- Maintenir un niveau de service dans un délai de 2 jours ouvrables 
- Répondre aux besoins de moderniser les moyens de communication avec notre clientèle 
- Assurer une gestion opérationnelle efficace et efficiente avec la réception croissante des demandes de renseignements par courriel


";2011-01-05;2012-02-09;2011-01-27;2012-09-30;395388;163462;92188;71274;56;10.0;0.0;0.0;58.2;Arrimage technologique requis avec le projet de téléphonie IP;2012-03-31;2012-06-13 16:37;Suspendu
10000000980;RESEAU - Réduction de l'impression liée aux paiements;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 874;"Diminuer l’impression liée aux paiements des chèques et aux avis de dépôt
- Réduction des coûts associés aux documents papier
- Contribution au plan de développement durable
- Image de modernité de la CSST";2011-01-05;2012-07-18;2011-01-05;2012-09-30;547000;529620;431687;97932;82;10.0;0.0;6.36;13.2;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:37;Vert
10000000981;RESEAU - Solution d'authentification du travailleur;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 875;"Implanter une solution d’authentification permettant l’accès à des services sécurisés aux travailleurs 
- Compte unique pour accéder de façon sécuritaire aux services 
- Réduction du nombre d’informations demandées et transmises par le CRCA
";2011-01-01;2012-03-30;2011-01-01;2012-09-30;954046;1261041;936431;324610;74;10.0;0.0;1.46;40.3;"Ajustement requis à des dossiers existants suite à l'intégration du service ""Réduction de l'impression liée aux paiements"".";2012-03-31;2012-06-13 16:38;Suspendu
10000000983;Contrôles des comptes des établissements de santé - (Synchro P13) Phase 2 Étape1;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 89;"L’objectif de la Phase 2 est de poursuivre la réduction des risques financiers associés au processus opérationnel visant le traitement des comptes des établissements de santé (CES) et plus précisément en ce qui concerne la validation et l’autorisation de ces comptes. À cet effet, l’étape 1 permet la mise en place des actions informatiques suivantes : Mise en place d’un nouveau formulaire « Compte de l’établissement de santé » utilisé par les établissements de santé (ETS) publics; Création d’une nouvelle transaction/option informatique; Mise en place d’un ensemble de nouvelles validations qui font suite à la codification de tous les soins et services; Mise en place d’un processus automatisé de suivi « a posteriori » pour les comptes CES reçus sous format papier.


";2010-11-01;2011-12-22;2010-11-01;2011-12-22;794020;1112396;1112396;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:53;Termine
10000000984;Remplacement du progiciel Fortune 1000;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 90;Abondon du logiciel Fortune 1000 et prise en charge de la gestion du compte employeur en proposition concordataire par la solution préconisée pour la gestion des comptes à recevoir (PERACQ);2010-01-01;2012-03-31;2010-01-01;2012-09-01;153083;153083;107414;45669;70;10.0;0.0;5.24;18.8;S/O;2012-03-31;2012-06-27 13:44;Vert
10000000985;Détectôt  -  Amélioration Outils de soutien à l'intervention - OSI (Synchro P4);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 91;"Ce projet s’inscrit dans l’approche continue de détection du risque (ACDR) qui vise à détecter le risque de façon rigoureuse et en continu, et à prendre en charge le plus rapidement possible les dossiers qui présentent des risques de chronicité. Afin de répondre aux besoins de la réparation, de nouveaux outils doivent être développés pour : Assister les agents lors de l'accès au régime/répartition; Effectuer le suivi des dossiers (P1 à P3) afin de prévenir la chronicité; Détecter et valider les facteurs de risques via des filets de sécurité planifiés; Fournir des balises sur le moment opportun de soumettre le dossier à la table de réévaluation du risque; Présenter des dossiers à la table de réévaluation du risque; Documenter le dossier Travailleur par rapport au risque; Documenter le dossier Travailleur via des notes de suivi (CE et DSS)


";2010-08-23;2012-06-30;2010-08-23;2012-06-30;259070;481085;337420;143665;70;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:55;Vert
10000000986;Gestion dédiée des demandes d'admissibilité (Synchro P17);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 93;"Par la restructuration de l’admissibilité en un centre dédié, ce projet vise : l’amélioration de l’efficience; la réduction du temps de prise de décision; l’augmentation de la cohérence et du respect de la Loi et des politiques. Pour ce faire : Permettre la saisie de la déclaration ADR ou RTR par téléphone; Permettre l’ouverture du dossier et l’admissibilité par l’intervenant; Permettre l’échange de renseignements entre agent et préposé; Accélérer la déclaration d’événement via nos Services en ligne sécurisés; Offrir à l’intervenant et au Préposé la consultation des formulaires ADR et RTR transmis.";2011-03-01;2011-09-30;2011-03-01;2012-03-30;662686;937422;628312;309110;67;10.0;0.0;0.0;85.1;En attente du résultat des analyses en cours relativement à la poursuite des travaux.;2012-03-31;2012-06-27 16:59;Suspendu
10000000987;Réparation et prévention de la chronicité (Synchro P12);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 94;Ce projet a pour but de rendre opérationnel les modèles prédictifs en se basant sur la réutilisation des algorithmes SAS développés par la DCGI en consignant périodiquement, pour chaque dossier-événement, le niveau de risque ( % ) associé à chacun des deux (2) modèles prédictifs, en permettant de rendre disponible à OSI-Détectôt, la liste des dossiers présentant un risque de chronicité ( 1000 jours et + ) selon l’un ou l’autre des deux (2) modèles prédictifs.;2010-03-21;2011-12-20;2010-03-21;2012-12-31;264550;264550;121302;152058;46;9.0;3.33;0.0;59.1;Arrêt des travaux afin de stabiliser la portée.;2012-03-31;2012-06-13 16:36;Suspendu
10000000989;Mise en priorité des dossiers CSST - CLP (Synchro P19);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 96;Ce projet vise à permettre la priorisation des dossiers à risque de chronicité dès Juin 2011. Pour ce faire, permettre au Répartiteur d’indiquer au « Sommaire » de la demande de révision, les dossiers présentant un risque de chronicité, assurer la prise en charge des dossiers DRA présentant un risque de chronicité, permettre la priorisation des dossiers CLP présentant un risque de chronicité, suivre les dossiers à risque de chronicité contestés à la CLP et informer les services juridiques.;2011-04-01;2011-12-20;2011-04-01;2012-12-20;466830;518700;383700;135000;74;10.0;0.0;0.0;139.9;S/O;2012-03-31;2012-07-05 09:34;Jaune
10000000990;Taux d'association sectorielle paritaire (ASP) à trois décimales;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 98;Les associations sectorielles paritaires sont créées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) pour promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans leurs secteurs respectifs. L’utilisation d’un taux d’ASP à trois décimales permettra un financement plus précis des associations sectorielles paritaires.;2011-04-21;2012-03-31;2011-04-21;2011-12-31;336008;206538;206538;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 13:46;Termine
10000000991;Accès chirurgie  (Synchro P1);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 99;Ce projet a pour but d'agir à la fois sur la réduction du nombre de travailleurs en attente de chirurgie et sur les délais d'attente imposés aux travailleurs accidentés. Pour y arriver on désire mettre en place différents moyens tant à l’interne, par la révision de la gestion des listes d’attente et du suivi des dossiers, qu’à l’externe, par des ententes de partenariat avec le réseau de la santé.;2011-08-01;2012-06-30;2011-08-01;2012-12-31;150872;150872;22076;128796;15;10.0;0.0;0.0;54.6;Travaux ralentis par l'attente de la signature des ententes inter organismes.;2012-03-31;2012-06-27 16:45;Suspendu
10000000999;PEA  Logiciels DSA  VB6 à net;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 18;Visual Studio n’est plus soutenu depuis mars 2008 et plusieurs applications de mission de la CSST ont été développées avec ce produit. Un rehaussement est essentiel et implique une conversion de l'ensemble des applications développées avec ce produit. ;2010-01-01;2013-12-31;2010-01-01;2013-12-31;3165116;3165116;2120482;1044634;67;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:18;Vert
10000001000;Infrastructure de stockage;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20d;"Révision de l'infrastructure de stockage et de sauvegarde afin de remplacer les équipements désuets et de permettre la croissance en besoins de stockage pour que les différents projets VPTI puissent atteindre leurs objectifs. Les composantes ciblées sont Sun, ""Library Management System"". Acquisition de SAN, NAS, VTL. ";2011-01-01;2012-12-31;2011-01-01;2011-12-31;1880816;1383782;1383782;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-28 08:50;Termine
10000001002;Logiciel exploitation Plateforme locale de traitement;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20h;Constitué de petits projets sauf SPJ DELEC. Rehaussement de logiciels en situation de fin de support du fabricant. (Migration HIS, gestion des alertes, Inforefiner, CA automation point, Windows 2008 R2) ;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2011-12-31;452761;492755;492755;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:13;Termine
10000001005;Migration vers la nouvelle solution de reprise;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20n;"Déterminer la nouvelle solution de reprise tant pour la plate forme centrale que locale. Faire la mise en place du nouveau CTI et des infrastructures technologiques et réseaux. Créer des nouveaux environnements centraux et locaux. Migrer les applications actuellement relevées dans les nouveaux environnements. Relocaliser le site de reprise actuel vers le site de Anjou (Bourdages et Bleury).  Identifier et mettre en service d’un nouveau site d’impression externe en reprise. Faire les essais de reprise avec cassettes pour les applications centrales actuellement relevées et la mise en place et expérimentation de la nouvelle solution de réplication cible. Faire les essais de relève avec la nouvelle solution de reprise complète et les applications actuellement relevées. 


";2011-01-01;2012-12-31;2011-01-01;2011-12-31;1054213;476188;476188;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-28 08:44;Termine
10000001006;Centralisation des serveurs régionaux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20o;Virtualiser les serveurs régionaux dans le contexte de serveurs désuets et des orientations associées à la centralisation des serveurs régionaux. ;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2011-12-31;1579339;121668;121668;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-28 08:46;Termine
10000001007;Plate forme locale Consolidation des serveurs centraux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20p;Consolidation des serveurs en utilisant le concept de VIRTUALISATION (P2V = Physique à Virtuel). ;2011-01-01;2013-12-31;2011-01-01;2011-12-31;3510094;146837;146837;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:23;Termine
10000001008;Réseau commutateur - aiguilleurs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20q;Installation des équipements du centre de données à Bourdages, rehaussement des équipements de distribution pour l'édifice Bourdages, rehaussement des équipement de l'introduction des technologies  et rehaussement des équipements d'accès de dix régions. ;2011-01-01;2012-12-31;2011-01-01;2011-12-31;2425822;873555;873555;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:49;Termine
10000001010;Sécurisation des infrastructures pour EXPRESSO;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 22;Travaux visant à sécuriser l'infrastructure logicielle desservant le projet Expresso. Les composants à sécuriser, en publiant les bonnes pratiques de sécurité et en vérifiant leur application, sont : l'infrastructure logicielle de base, les progiciels, les environnements et outils de développement ainsi que les éléments communs déjà en place à la VPTI.;2010-05-01;2011-12-31;2010-05-01;2011-12-31;637274;637274;637274;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:50;Termine
10000001012;Visioconférence;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 25;Suite à la loi 100, afin de permettre aux régions de communiquer entre elles et les sites centraux. Réduction des coûts de déplacements inter régions. ;2010-12-01;2011-12-31;2010-12-01;2011-12-31;614501;310378;310378;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:53;Termine
10000001014;Évolution de l'atelier de développement;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 3;"Certaines composantes de l’atelier de développement devront évoluer au cours de l'année 2010 : ODW, Team Server, CFG essais, gestion des paramètres et des messages, révision documentation site SD, sécurité modules communs.

PORTION 2011";2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2011-12-31;443824;406754;406754;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:57;Termine
10000001042;Environnement de développement cible;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;1;Phase 1 de l'environnement de développement cible;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;324000;0;162219;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé à la date prévue;2012-03-31;2012-06-15 14:23;Termine
10000001103;Sychro P13 Phase 2 étape 2;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 10;L'objectif de la Phase 2 est de poursuivre la réduction des risques financiers associés au processus opérationnel visant le traitement des comptes des établissements de santé (CES) et plus précisément en ce qui concerne la validation et l'autorisation de ces comptes. La deuxième étape vise les comptes non jumelés à un dossier travailleur, c'est-à-dire les comptes pour lesquels la CSST ne peut établir un lien avec une lésion professionnelle déclarée et accepté par la Commission.;2011-01-01;2013-12-31;2012-01-01;;1096071;1096071;369489;726582;34;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:52;Vert
10000001106;Projet gestion des instances décisionnelles;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 35;"Le présent projet concerne donc la réalisation de la solution finale et ce autant pour le volet préparation et suivi des instances que pour les comités sans papier.  De façon plus spécifique, les travaux réalisés permettront de :
. Effectuer la planification annuelle et organiser la logistique des séances;
. Préparer la tenue des séances.
La solution proposée sera développée sur mesure à partir d'outils de collaboration et de gestion documentaire déjà disponible à la CSST.
Quant aux comités sans papier, les travaux serviront à mettre en place les améliorations de la solution basée sur l'utilisation du i-Pad telles:
. Ajouter l'authentification obligatoire pour tous;
. Utiliser un site sécurisé pour la gestion des documents;
. Améliorer les fonctions de navigation et d'annotation.";2012-03-01;2013-03-30;2012-03-01;;251760;251760;96783;154977;38;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:33;Vert
