Id_du_projet;Nom_du_projet;Nom_organisme;Nom_portefeuille;Numero_assignation_de_projet;Description_du_projet;Date_de_début_prévue;Date_de_fin_prévue;Date_de_début_réelle;Date_de_fin_révisée;Budget_autorisé_initial;Budget_autorisé_révise;Montant_réel_dépensé;Cout_estimé_pour_completer_le_projet;Pourcentage_avancement;Cote_de_coût;Variation_de_coût;Cote_écheancier;Variation_écheancier;Explication_des_écarts;Date_de_réference;Date_de_publication;Appréciation_de_organisme
74;Renouvellement de l'infrastructure robotisée de stockage;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2189;Ce projet consiste au remplacement des librairies automatisées et virtuelles des sites Cyrille-Duquet, Marly et Parthenais compte tenu que les librairies étaient devenues désuètes et que le fabricant SUN-Oracle avait annoncé que ces librairies ne seraient plus commercialisées à compter du 31 décembre 2010.;2009-04-01;2011-03-01;2009-04-01;2012-01-01;3960000;3960000;2847500;50000;97;10.0;0.0;0.93;43.8;;2011-12-31;2011-12-05 10:46;Vert
75;Mise en service RITM pour le CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2190 0005 0008 06;Mise en service du réseau RITM pour la VPTI et ses clients en remplacement du RETEM.;2009-09-01;2011-12-01;2010-01-01;2011-12-01;1020000;1020000;478200;27900;99;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2011-12-05 10:52;Vert
953;Intégration du Conseil des services essentiels;Commission des relations du travail;Travail;4;"À la suite de l'adoption du projet de loi 130 qui vise notamment à restructurer certains organismes de l’État, les compétences jusqu’ici assumées par le Conseil des services essentiels (CSES) sont intégrées à la Commission des relations du travail (CRT). Cette intégration, effective au 1er octobre 2011, signifie que la mission, les pouvoirs, l’expertise du Conseil demeurent inchangés, mais se poursuivront au sein de la Commission des relations du travail. Pour ce faire, la loi prévoit la création d’une division des services essentiels au sein de la Commission.

L'intégration du CSES à la CRT exige un projet d'intégration des composantes informatiques du CSES à celles de la CRT, soit au système de Gestion des relations du travail (GRT), à son architecture technologique et à son site Web. Ainsi les processus appliqués pour l'ensemble du personnel de la CRT seront uniformisés et ce, en tenant compte des particularités des différents volets des relations du travail. ";2010-11-30;2011-11-28;2010-11-30;2011-11-28;398258;302421;298693;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2011-12-02 13:40;Termine
818;Téléphonie et câblage;Société du Grand Théâtre de Québec;Culture, Communications et condition féminine;29005;Acquisition d'un système téléphonique IP, recâblage du Grand Théâtre au complet, déménagement de la salle informatique et décâblage.;2011-09-05;2012-01-13;;;150000;0;2438;147562;50;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2011-12-01 10:17;Vert
966;MISA;Autorité des marchés financiers;Finances;8900;Ce projet en est un de Modernisation et d'Intégration des différents Systèmes d'Affaires qui sont des héritages des organismes fondateurs de l'Autorité et qui datent tous de plus de dix ans.  Il inclut un volet rattaché à une récente loi qui confie à l'Autorité l'encadrement des entreprises de services monétaires (ESM), ce qui a modifié la portée initiale du projet. Nous sommes à la réalisation de la phase de mise en place de l'architecture de base et l'intégration de la clientèle de la Surintendance de la distribution.  Par la suite, les autres Surintendances viendront s'ajouter au système.  Le présent document ne fait référence qu'à la phase 1 du projet, la suite étant conditionnelles au succès de celle-ci.;2009-06-01;2012-12-03;;;18000000;0;12000000;8500000;50;6.22;13.89;10.0;0.0;;2011-12-31;2011-12-08 11:49;Vert
95;SISTA (Système intégré de services pour les tribunaux administratifs);Régie du logement;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;2010-P1;Développement et implantation d'un nouveau système de mission qui supportera les activités d'adjudication, de conciliation et d'information de la Régie du logement;2010-03-16;2013-03-31;2010-03-16;2013-03-31;2199200;2632218;1374474;1258744;62;9.99;0.04;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-08 13:18;Vert
917;Migration des serveurs MVMware vSphere à 4-1;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2734;Migration des serveurs VMware Vsphere à 4.1 et rehaussement des serveurs G4 par des serveurs G7.;2011-03-28;2011-09-30;2011-03-11;2011-12-09;368900;368900;329100;23000;85;10.0;0.0;1.83;37.8;;2011-12-31;2012-01-26 14:35;Vert
220;GECCO;Bureau des coroners;Sécurité publique;DEM-101;Informatisation des processus de gestion des cas de coroner;2010-08-01;2012-12-31;2010-08-01;2012-12-31;776000;697200;163450;533750;23;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2012-02-03 14:30;Vert
233;Gestion électronique des documents - GED;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-146;Mise en place d'un système de gestion électronique des documents au LSJML;2008-09-01;2011-01-31;2008-09-01;2012-03-31;271200;284000;182000;102000;83;10.0;0.0;0.26;48.3;;2011-12-31;2012-02-03 14:31;Vert
229;Refonte de DUC;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-139;Refonte du système de déclaration uniforme de la criminalité;2010-01-01;2012-02-28;2010-01-01;2013-11-30;247200;197000;32000;165000;14;10.0;0.0;0.0;81.5;;2011-12-31;2012-02-03 14:32;Vert
230;Relocalisation de la salle des serveurs du siège social;Sécurité publique;Sécurité publique;2007-13;Le projet relocaliser la salle des serveurs du siège social afin de réduire les risques associés à la situation de la salle actuelle. Il vise également à moderniser l'infrastructure de climatisation et d'électricité qui a atteint sa capacité maximale;2006-09-01;2009-12-31;2006-09-01;2011-11-30;647500;1149400;1149400;0;100;10.0;0.0;0.0;57.5;;2011-12-31;2012-02-03 14:33;Termine
231;Téléphonie IP en région;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-159;Déploiement de la téléphonie IP dans 50 bureaux régionaux du ministère.;2010-04-01;2012-03-31;2010-04-01;2012-03-31;1946000;2223100;2218100;5000;99;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2012-02-03 14:34;Vert
232;Informatisation de l'aide financière aux sinistrés - TRAFIQ;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-182;Mise à jour technologique et centralisation de plusieurs outils supportant la gestion des programmes d'aide financière aux sinistrés;2009-05-01;2011-01-31;2009-05-01;2012-07-31;805100;794550;630550;164000;79;10.0;0.0;0.0;85.8;;2011-12-31;2012-02-03 14:34;Vert
234;Migration au RITM;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-158;"Passage du RETEM au RITM pour les 125 points de service du MSP																		";2010-01-01;2011-03-31;2010-01-01;2011-11-30;484900;395600;375650;20000;95;10.0;0.01;0.0;53.9;;2011-12-31;2012-02-03 14:35;Vert
235;Sagir-SGR2;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-157;"L'implantation de SAGIR au gouvernement du Québec relève du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).  La phase deux (SGR2) permettra de mettre en place un système de gestion des ressources humaines.																																					";2009-06-01;2011-12-31;2009-06-01;2014-08-31;2559600;1537300;588800;948500;38;10.0;0.0;0.0;103.0;;2011-12-31;2012-02-03 14:35;Vert
236;Géomatique 911;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-156;"Mise en place de services géomatiques de localisation pour les centres d'appels d'urgence 911																																		";2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-03-31;739000;566000;295200;273800;65;9.84;0.53;10.0;0.0;;2011-12-31;2012-02-03 14:38;Vert
237;Suivi de la correspondance ministérielle;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-090;Refonte technologique du système de suivi de la correspondance ministérielle;2010-07-01;2012-12-31;2010-07-01;2012-06-30;169100;124700;24700;100000;30;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2012-02-03 14:38;Vert
239;Refonte du système JEUX - BINGO;Régie des alcools, des courses et des jeux;Sécurité publique;DEM-178;Mise à niveau technologique du système d'émission et de gestion des licences de bingo.;2007-06-01;2009-12-31;2007-06-01;2013-06-30;349000;641800;531000;110800;79;10.0;0.0;0.0;135.1;;2011-12-31;2012-02-03 14:39;Vert
827;Registre des mesureurs marteleurs et entreprises sylvicoles;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340079;"Il s'agit d'une refonte complète de la gestion des mesureurs de bois pour le Bureau des mesureurs de bois du Québec. La refonte de l'application existante a également comme portée de prendre en charge la gestion des marteleurs de bois (prescription sylvicole) et les entrepreneurs sylvicoles. Le MRNF impose, à partir de 2010-2011, l'obligation de faire exécuter le martelage des tiges par un marteleur certifié. De plus, seules les entreprises sylvicoles accréditées pourront réaliser des travaux sylvicoles commerciaux ou non commerciaux.  Afin d'être en mesure de valider  les prescriptions sylvicoles et la réalisation des traitements sylvicoles, le MRNF doit se doter d'un registre des marteleurs et d'un autre pour les entreprises sylvicoles.  Ces registre seront mis en lien avec le système Mesubois pour la gestion des traitements sylvicoles et du martelage; les crédits temporaires admissibles en paiement des droits ne seront accordés qu' à l'atteinte de ces deux conditions.";2010-04-01;2012-03-31;2010-06-01;2013-03-31;190000;190000;88500;101500;45;10.0;0.0;0.03;49.8;Le projet n'a pas été retenu dans la priorisation des projets 2011-2012.;2011-12-31;2012-02-03 17:57;Suspendu
441;ENERGES ( Intégration des sytèmes informatiques de la DGPCAR Direction générale des politiques coordination et analyse économique);Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;111957092;Les missions de la DGPCAE : dresser un état de la situation énergétique du Québec et préparer des analyses pour soutenir les politiques et stratégies énergétiques. Les nouvelles politiques doivent intégrer le volet environnemental, notamment l’objectif gouvernemental de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau contexte entraîne un volume de données à analyser de plus en plus grand, des échanges de données avec plusieurs Ministères et organismes externes de plus en plus importantes. Les systèmes actuels (MÉDÉE et TECHNICO) ne sont plus en mesure de répondre aux exigences. MÉDÉE permet de prévoir l'évolution à long terme de la consommation énergétique et des émissions de GES du Québec et d’orienter le gouvernement sur les mesures à prendre pour rencontrer les objectifs de la Stratégie énergétique, du Plan d'action sur les changements climatiques et d’autres importantes orientations gouvernementales. Ce système appuie les travaux de prévision de la demande d'énergie.;2010-04-01;2011-03-31;2011-01-01;2013-03-31;665000;469800;43500;426300;80;10.0;0.0;0.0;200.0;Il a été décidé d'arrêter le projet et d'attendre la prochaine année financière compte tenu du manque de disponibilité tant budgétaire que celles des pilotes et de la priorisation des autres projets.;2011-12-31;2012-02-03 17:58;Suspendu
310;Soutien aux équipes de développement (Maintien);Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;I-928;Projet permettant le soutien aux équipes de développement et l'évolution du Cadre de développement. Il permet également l'élaboration et la diffusion des guides généraux du Cadre ainsi que des règles générales.;2009-04-01;2012-03-30;;;1854200;1957100;1957100;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2012-02-06 09:15;Termine
47;Implantation Sagir - sgr1;Régie du cinéma;Culture, Communications et condition féminine;1;Implantation d'un système intégré permettant le traitement des opérations budgétaires et comptables.;2011-01-05;2011-12-01;;;246400;0;225000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;;2011-12-31;2012-02-06 14:10;Termine
959;Développement d'un Portail Aide aux programmes;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Parcs;Les Programmes d'aide;"La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est assortie d’un Plan d’action 2011-2015 qui prévoit
des montants pour soutenir financièrement des activités menées par différentes clientèles dans plusieurs secteurs.
À cet effet, quatre programmes ont été élaborés. Pour plus de détail, 
sur voir http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/programmes.asp

Le développement du nouveau portail destiné au programme d’aide financière de RECYC-QUÉBEC vise à centraliser 
le dépôt et la gestion des demandes concernant les programmes Économie sociale et mobilisation des collectivités,
technologies et de procédés et développement des marchés et Performance des ICI en GMR. Il intègre un volet
permettant de déposer et de suivre une demande d’aide financière grâce à des formulaires web et un téléversement
de documents. Ainsi qu’un volet d’administration permettant de gérer le processus d’analyse, d’approbation, de
versements et de clôture d’une demande.";2011-05-02;2012-07-04;2011-05-02;2012-12-31;183000;160000;106000;54000;75;10.0;0.0;1.22;41.9;"Le projet est en réévaluation depuis le mois de mars. Nous avons livré un des trois volets de ce projet. Nous
sommes en cour de planification de nos projets, suite à l’approbation du ministre de l’environnement de notre
planification stratégique.
";2012-03-31;2012-06-15 14:03;Suspendu
293;CCRG- Conciliation et comptabilisation des recettes gouvernementales;Finances;Finances;MFQ002;"Remplacement du système servant à la comptabilisation des recettes gouvernementales (Sygbec-gestion bancaire) utilisé par la Direction principale de la gestion de l’encaisse du MFQ.  Cette application sera éventuellement reliée à SAGIR SGR-4 lors de son implantation.

";2011-06-30;2013-02-28;2011-11-01;;360200;0;68019;292139;18;10.0;0.0;10.0;0.0;aucune mesure n'est requise;2012-03-31;2012-06-20 13:34;Vert
977;RESEAU - Web 2010 informationnel;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 871;"Rehaussement technologique du site informationnel de la CSST
- Corriger les nombreux irritants signalés concernant l’actuelle technologie 
- Développer des pratiques plus efficaces et performantes pour le développement et la gestion de l’offre en ligne (agilité)
- Amélioration du service à la clientèle et de notre capacité d’adaptation";2011-01-05;2012-04-17;2011-01-05;2012-09-07;1400981;1653429;1437524;215905;87;10.0;0.0;2.85;31.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:38;Vert
981;RESEAU - Solution d'authentification du travailleur;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 875;"Implanter une solution d’authentification permettant l’accès à des services sécurisés aux travailleurs 
- Compte unique pour accéder de façon sécuritaire aux services 
- Réduction du nombre d’informations demandées et transmises par le CRCA
";2011-01-01;2012-03-30;2011-01-01;2012-09-30;954046;1261041;936431;324610;74;10.0;0.0;1.46;40.3;"Ajustement requis à des dossiers existants suite à l'intégration du service ""Réduction de l'impression liée aux paiements"".";2012-03-31;2012-06-13 16:38;Suspendu
980;RESEAU - Réduction de l'impression liée aux paiements;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 874;"Diminuer l’impression liée aux paiements des chèques et aux avis de dépôt
- Réduction des coûts associés aux documents papier
- Contribution au plan de développement durable
- Image de modernité de la CSST";2011-01-05;2012-07-18;2011-01-05;2012-09-30;547000;529620;431687;97932;82;10.0;0.0;6.36;13.2;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:37;Vert
979;RESEAU - Demande de renseignements par courriel;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 873;"Mettre en place une solution afin de permettre au CRCA de gérer le traitement des demandes de renseignements par courriel (DRC) de la clientèle
- Maintenir un niveau de service dans un délai de 2 jours ouvrables 
- Répondre aux besoins de moderniser les moyens de communication avec notre clientèle 
- Assurer une gestion opérationnelle efficace et efficiente avec la réception croissante des demandes de renseignements par courriel


";2011-01-05;2012-02-09;2011-01-27;2012-09-30;395388;163462;92188;71274;56;10.0;0.0;0.0;58.2;Arrimage technologique requis avec le projet de téléphonie IP;2012-03-31;2012-06-13 16:37;Suspendu
978;RESEAU - Automatisation de la déclaration des salaires en ligne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 872;"Automatiser la déclaration des salaires en ligne:
- Éliminer l’impression papier 
- Éliminer la double saisie par les agents
- Numérisation automatisée des formulaires
- Apport d’amélioration obligatoire";2011-01-05;2012-04-01;2011-01-05;2012-04-01;453000;409231;409231;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:36;Termine
1016;Projet Expresso  - Le dossier électronique du travailleur  - Deuxième étape de la seconde phase de la Livraison 1 phase de réalisation;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;6;"Le projet Expresso a pour but de supporter l'organisation dans sa démarche de transformation organisationnelle. Pour ce faire, le passage du dossier papier au dossier numérique sera effectué. Par ailleurs, la livraison 1 constitue une assise pour les livraisons subséquentes, lesquelles comprendront : la mise en place du bureau intégré Siebel devant offrir aux intervenants opérationnels; l’accès aux systèmes existants et une vision intégrée des dossiers des travailleurs; l’automatisation des activités à haut volume; l’accroissement des services en ligne et l’ajout de fonctionnalités nécessaires aux canaux de communication; un exemple de fonctionnalité à mettre en oeuvre est le transfert synchronisé des appels du RVI vers le CRC4 accompagné de l’affichage du dossier du travailleur concerné à l’écran; des outils de soutien à l’intervention, d’accès et de partage de la connaissance.";2011-11-01;2013-04-15;2011-11-01;2014-02-28;32700000;32700000;2766770;29933230;9;10.0;0.0;0.0;60.5;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:31;Vert
61;Migration à Windows 7 et Office 2010;Relations internationales;Relations internationales;Migration Win 7 et Office 10;Mise à niveau de Windows XP à la version 7, et de Office 2003 à la version 2010. ;2010-03-01;2014-03-31;2010-03-01;;531800;484300;206360;277940;40;10.0;0.0;10.0;0.0;Des mesures correctrices ont été mises en place pour rattraper les délais induits par le moratoire du DPI sur la migration des postes.;2012-03-31;2012-06-14 10:06;Jaune
63;Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2;Relations internationales;Relations internationales;SGR2;"Modernisation des processus de gestion des ressources humaines visant notamment l'établissement d'un dossier unique pour chaque employé et d'un seul dépôt gouvernemental de données sur le personnel. Requiert un positionnement sur les systèmes ministériels. 
La livraison 1 concerne le ""Dossier de l'employé"". La livraison 2 couvre notamment le libre-service RH, la feuille de temps et l'assiduité. En ce qui a trait à la livraison 3 portant sur la gestion du rendement et les relations professionnelles, celle-ci requiert un positionnement de la part de la DGSAGIR. La portée de SGR2 sera donc éventuellement revue.";2009-06-01;2011-12-31;2009-06-01;2014-06-30;515900;329100;127435;201665;35;10.0;0.0;0.0;96.4;Les livraisons 2 et 3 de SGR2 ont été reportées et ne seront vraissemblablement pas implantées avant 2013-2014, du moins pour la livraison 2. Les travaux prévus au MRI de même que les coûts ainsi que le calendrier sont tributaires de la portée et de la planification de SGR2 qui seront effectuées par la DGSAGIR.;2012-03-31;2012-06-14 10:11;Jaune
824;MLIT_11-12 - Architecture et mise en place de logiciels d'infrastructure technologique;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;111957076;Ce projet regroupe les livraisons requises pour assurer les mises à niveau prioritaires des logiciels d'infrastructure afin que l'infrastructure technologique ministérielle demeure à niveau pour satisfaire les besoins en matière de services technologiques et applicatifs. ;2011-05-01;2012-03-31;2011-05-01;2012-03-31;605000;445535,2813;445535,2813;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-15 14:09;Termine
823;MPST_11-12 - Architecture et mise en place de services d'infrastructures technologiques;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;111957075;Ce projet est un regroupement. Il consolide un ensemble d'investissements requis pour assurer le maintien et l'évolution des services technologiques communs afin que l'infrastructure technologique demeure à niveau pour satisfaire les besoins de l'organisation. ;2011-05-01;2012-03-31;2011-05-01;2012-03-31;401500;278292,4375;278292,4375;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-15 14:09;Termine
1053;Révision du tableau de bord de gestion de la Régie ;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P316;"Le projet vise à réviser le tableau de bord de gestion de la Régie (TBGR) afin de mieux répondre aux besoins du Comité de direction, du conseil d’administration et de ses comités. Le TBGR révisé tiendra compte d'un ensemble de préoccupations de gestion stratégique auxquelles seront arrimés les indicateurs les plus pertinents à leur suivi.

";2011-09-30;2013-12-31;2011-09-30;;547800;0;174600;373200;40;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:49;Vert
1054;SAFI - P1761;Transports;Transports;P1761;Le projet vise à mettre à niveau les divers modules d'analyse du logiciel SAFI qui touchent à l'évaluation de la capacité portante et à la surveillance électronique des structures routières. La norme CAN/CSA S6 a évolué avec le temps ce qui exige une importante mise à jour des différents modules d'analyse qui se retrouvent intégrés à l'intérieur du logiciel SAFI. Les exigences au niveau de la télésurveillance ont aussi évolué avec l'accroissement des besoins de suivi d'ouvrages à distance. Les divers modules doivent donc être revus de façon à répondre aux besoins spécifiques des ingénieurs de la Direction des structures dans le domaine de l'inspection et de l'évaluation des ponts.;2010-04-01;2012-03-31;2011-10-24;2013-03-31;300000;0;180000;120000;40;10.0;0.0;0.03;49.8;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:13;Vert
1055;Évolution du système IIT - P2100;Transports;Transports;P2100;"Évolution du système d'inventaires pour faciliter le processus de mise à jour, rendre plus performante l'exploitation des données, donner plus d'autonomie et de flexiblilité à l'utilisateur et simplifier la réalisation de demandes de changement.
";2012-01-04;2013-03-31;2012-02-01;;350000;0;20000;330000;17;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:13;Vert
450;Optimisation des communications administratives;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P902;"Le projet consiste à mettre en œuvre une solution afin d'optimiser la gestion de l'évolution des communications écrites à la clientèle et d'améliorer l'ensemble du processus de production de ces mêmes communications.  Le projet est découpé en quatre volets couvrant :
- l’élaboration d’un cadre de référence concernant la présentation, le contenu, les raisons et les modes de communication; 
- la conception de nouveaux processus de production et d’évolution des communications;
- l’acquisition d’un nouvel outil de composition de documents 
- la migration de l’ensemble des communications automatisées de la Vice-présidence aux Services à la Clientèle.";2009-03-01;2012-03-31;2009-03-01;2013-12-31;3644700;4178100;2074100;2104000;52;10.0;0.0;0.0;56.8;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:45;Vert
1057;A25 - Suivi du régime tarifaire - P4741;Transports;Transports;P4741;Développement d'un système pour l'autoroute 25 qui permet de valider les tarifs de péage, les frais de péage et les frais d'administration qui sont soumis aux usagers de l'autoroute à péage;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;2012-07-01;158000;0;47891,25;110109;70;10.0;0.0;4.02;24.9;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:26;Vert
848;Mise en place d'un site de relève informatique;Conseil exécutif;Conseil exécutif;DIGD-10-01;Assurer un environnement informatique stable et performant à notre clientèle en mettant en place un site de relève informatique en cas de sinistre majeur.;2010-04-01;2012-03-31;2010-04-01;;320000;319814;319814;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé.;2012-03-31;2012-06-14 14:30;Termine
1065;Migration AutoCAD Map 3d - P6806;Transports;Transports;P6806;Migration de la Suite de logiciels CDAO à la version 2012;2011-04-01;2012-03-31;2011-12-15;2012-06-30;365000;364000;340000;24000;95;10.0;0.0;4.02;24.9;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:27;Vert
845;Refonte du système de gestion des emplois supérieurs;Conseil exécutif;Conseil exécutif;DIGD11-01;Refonte complète du système organisationnel de gestion des emplois supérieurs;2011-03-01;2012-06-30;2011-03-01;2012-07-31;382949;329980;326380;3600;99;10.0;0.0;8.11;6.3;L'application sera livrée en production en juillet 2012.;2012-03-31;2012-06-14 14:34;Vert
1068;Projet pilote console info routière Québec 511 - P4731;Transports;Transports;P4731;Projet pilote de la console inforoutière située à l'aire de service de la Baie de Maskinongé a pour obectif d'informer les voyageurs de l'état de la route, de la circulation, des entraves en cours afin de mieux planifier leur déplacement. La console présente les informations sous plusieurs plateformes telles que des écrans statiques et interactifs, en plus d'offrir le service téléphone 511.;2011-05-02;2012-03-31;2011-05-02;;130000;116139;116139;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:21;Termine
1070;Délestage de Biztalk SIC-SFP-GIA - P1791;Transports;Transports;P1791;Délestage de Biztalk SIC-SFP-GIA;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;2011-12-28;300000;270000;270000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:18;Termine
1071;Amélélioration SIG-BGR - parcours-imagerie-repères km - P2140;Transports;Transports;P2140;Analyse et amélioration de quatre systèmes de diffusion et de gestion de données routières afin de répondre aux besoins du Ministère relativement à l'évolution de la Structure de Données Routières (EDSR).;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;;140000;0;21000;119000;15;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:20;Vert
1072;Intégration d'intelligence d'affaires géospatiales - securité routière - P1783;Transports;Transports;P1783;Ce projet a pour objectif d'intégrer au SADSR (système d'aide à la décision en sécurité routière) les outils et les fonctionnalités d'intelligence d'affaires géospatiales qui permettront d'exploiter les données informationnelles du SADSR de façon géographique.;2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2014-03-31;992000;0;135364;856636;10;10.0;0.0;0.0;50.1;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:25;Vert
1073;Refonte du système GESTOCT - P2450;Transports;Transports;P2450;Refonte du système GESTOCT afin d'intégrer les données d'Adresses Québec, d'améliorer l'accès aux données routières et d'ajouter des méthodes de référencement (distance, points cardinaux, etc.) au référencement linéaire RTSS;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;;582225;0;0;582225;15;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:28;Vert
435;(VPPC) Vente de permis de pêche et de chasse;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;111957027;Conversion de VPPC avec la nouvelle version de Powerbuilder.;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;2012-03-31;956500;750359,5625;750359,5625;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-15 13:51;Termine
451;Modernisation des fonctions communes -  réalisation;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P302;"Ce projet consiste à moderniser les outils informatiques communs utilisés par les préposés aux renseignements, ainsi que par les agents, pour réaliser leurs tâches dans le cadre des processus d’affaires. Cette modernisation vise à améliorer l’efficience en automatisant davantage certaines opérations et en éliminant des actions sans valeur ajoutée. Cette démarche est aussi en ligne avec les orientations prévues à la stratégie TI.
";2010-04-01;2012-12-31;2010-04-01;;2787200;3032100;2026900;1005200;66;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:41;Vert
569;Vidéo numérique géoréférencées (diffusion) - P4700;Transports;Transports;P4700;Une solution de diffusion des vidéos numériques a été mise en place en février 2008 au MTQ. Celle-ci permet le chargement et la diffusion de vidéos numériques du réseau routier par le biais d'un service web et d'une visionneuse qui facilite la consultation des images routières par plusieurs systèmes de mission. Le projet consiste à faire évoluer cette solution selon les besoins identifiés par la clientèle interne.;2010-04-01;2012-03-31;2011-03-01;2012-03-09;277000;0;277000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:12;Termine
386;Gestion intégrée de l'imagerie numérique (GIIN);Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340089;"L'imagerie, qui englobe les photographies aériennes et les images satellitaires, est essentielle à la connaissance de base sur le territoire et est utilisée dans plusieurs activités opérationnelles critiques. En 2010, l’organisation a entièrement passé de la photographie cartonnée à l’imagerie numérique; ce qui a de nombreux impacts sur l'ensemble du processus, c'est à dire que de l'acquisition à l'utilisation, plusieurs unités administratives devront manipuler de gros volumes d'information. Par conséquent, la solution modernisera et optimisera les infrastructures et les processus afin de permettre le chargement, le catalogage, la recherche, la consultation, l'édition, la distribution et l'archivage de l'imagerie actuelle et future. Ces fonctionnalités vont faire en sorte de mieux gérer l'entreposage, la gestion et l'exploitation de l'imagerie. Les orientations adoptées favoriseront les besoins gouvernementaux en matière d'accessibilité aux collections d'images acquises par le MRNF. 
";2008-09-01;2012-06-01;2010-04-01;2014-03-31;2570000;2570000;554200;2015800;27;10.0;0.0;0.2;48.7;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:06;Vert
548;Auscultation des chaussées - P2030;Transports;Transports;P2030;"Ce projet vise à intégrer les nouveaux capteurs LCMS servant à mesurer la fissuration et l'ornièrage aux systèmes ainsi que les données en provenance du processus d'acquisition et de traitement de la DLC.
Ce projet permettra en premier lieu de contrôler les nouveaux capteurs afin de bénéficier des améliorations technologiques réalisées par le fournisseur. En second lieu, il permettra de s'interfacer avec les nouvelles librairies de traitement afin de bénéficier des plus récents algorithmes de calcul de la fissuration et de l'ornière.";2010-04-01;2012-03-31;2010-07-01;;220000;202206;202206;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:50;Termine
924;Appareils roulemètre - P2080;Transports;Transports;P2080;"Ce projet vise à développer une nouvelle version des remorques roulemètres servant à mesurer l’indice de confort au roulement en période hivernale, qui est exprimé selon l’IRI (Indice de rugosité Internationale). Cette indice se calcule en mesurant les déplacements vertical de l’essieu par rapport au profil de la chaussées. L’IRI hivernal, mis en relation avec l’IRI estival (mesuré à l’aide d’un profilomètre) permet d’identifier les routes susceptibles de se dégrader sous l’effet du gel. 
Cette refonte vise à remplacer en totalité le logiciel d’acquisition utilisé dans les remorques ainsi que les logiciels de traitement de données. 
Elle vise également à bonifier les remorques en ajoutant un deuxième capteur de déplacement et en remplaçant différentes composantes informatiques et électroniques de la remorque

";2011-04-01;2013-03-31;2011-06-01;;213000;356000;152273,875;203726;45;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:49;Vert
943;Évolution du système FTC - C8002;Transports;Transports;C8002;Gestion des versements de l'aide financière octroyée en vertu des programmes comportant du service de la dette tels que le transport en commun et la voirie locale;2011-04-01;2012-03-31;2010-10-01;;551000;483400;483400;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:01;Termine
923;Système intégré de mission (livraison 3) ;Commission des Transports du Québec;Transports;SIM;Cette dernière livraison consiste à intégrer et à convertir le système de gestion des opérations (SGO) au SIM incluant les systèmes Gestion et suivi des interventions (GSI), Gestion et suivi des assignations (GSA) et Gestion de l’accueil de la clientèle (GAC). Les informations représentant l’ensemble des renseignements recueillis sur les clients dans le cadre du suivi de leurs demandes seront centralisées dans une même base de données consolidant ainsi l’intégrité de celles-ci. Les échanges avec les différents partenaires de la Commission seront également améliorés par le fait de n’avoir qu’une seule source d’information. De plus, nos processus d'affaires seront améliorés, ce qui permettra un meilleur suivi interne des demandes dans le contexte d’un dossier numérique ainsi que l’atteinte des objectifs de réduction des effectifs tout en maintenant la qualité des services. La CTQ profitera aussi d’un outil aligné vers l’avenir, afin de contrer la désuétude de nos outils en place.;2008-11-07;2011-10-28;2009-02-02;2012-10-31;8242733;9680670;8942971;737697;97;10.0;0.0;2.4;34.0;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-08 16:30;Vert
936;Gestion des sels de voirie - P2050;Transports;Transports;P2050;Développer un site internet informationnel au grand public, tout particulièrement aux intervenants en viabilité hivernale et développer une zone restreinte aux adhérants de la stratégie québécoise (GSV) pour produire leur rapport annuel;2011-04-01;2013-03-31;2011-11-28;;400000;0;171667;228333;50;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:05;Vert
850;Plan Québécois des infrastructures ;Société d'habitation du Québec;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;PQI;Ce projet regroupe l'ensemble des adaptations requises dans les systèmes existants pour supporter la capitalisation du budget RAM en lien avec le Plan québécois des infrastructures.;2011-04-01;2014-03-01;2011-04-01;;929000;1129110;446970;682140;40;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler. ;2012-03-31;2012-06-21 15:17;Vert
101;intégration du traitement des insatisfactions à SDE;Société d'habitation du Québec;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;SDE - INS;Intégration du traitement des insatisfactions (plaintes, objections et requêtes) à l'outil de suivi des demandes d'assistance et de services.;2011-12-15;2012-09-30;2011-12-15;;299500;222476;131548;90929;59;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler. ;2012-03-31;2012-06-21 15:17;Vert
100;Intégration de DAP à PAH et correspondance;Société d'habitation du Québec;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;PAH - DAP et PAH - SCO;"Ce projet vise à remplacer le système « demande d'aide provisoire ». Les fonctions de traitement des demandes d'aide provisoire sont intégrées au système ""Programme d'adaptation de domicile"". Il vise aussi la réalisation des fonctions communes de traitement de la correspondance.";2011-12-01;2012-09-30;2011-12-01;;156650;164400;47130;117270;29;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler. ;2012-03-31;2012-06-21 15:16;Vert
521;SAGIR - Nouvelles livraisons - P3111;Transports;Transports;P3111;"SAGIR (Solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources) est une stratégie gouvernementale de mise en commun d'un système de gestion intégrée et de l'infrastructure qui le supporte dans une perspective d'uniformisation et simplification des processus.
La présente livraison concerne la phase 2 (SGR2) de Sagir, la gestion des ressources humaines.";2009-04-01;2012-03-31;2009-06-01;2012-03-31;400000;1317653;1317653;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:11;Termine
437;EPEL - Environnement de production et d'exploitation en ligne de la Référence géographique du Québec (RGQ) ;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;111150036;"Moderniser les capacités de production et de mises à jour de l'ensemble des données géospatiales sous le mandat de la Direction générale adjointe de l'information géographique (DGAIG). La modernisation s'établie en termes d'intégration d'un ensemble de bases de données disparates, de technologies utilisées, du modèle de données et de l'ensemble des fonctionnalités et processus nécessaires. Par la mise en place de concepts de gestion de données, telles la gestion 3D, la gestion par référence linéaire, la gestion étendue des métadonnées, la gestion multi-échelle, la DGAIG adapte son offre à un plus large éventail d'usagers. EPEL vise à augmenter la performance de production du Ministère; à améliorer l'information géographique de base en termes de souplesse, contenu, mise à jour et accessibilité; à appuyer les orientations gouvernementales en matière de partenariat et gouvernement en ligne; à moderniser la capacité de soutenir les gouvernances d'affaires. ";2001-09-01;2005-03-31;2003-01-01;2012-03-31;9720400;10633010;10633010;0;100;10.0;0.0;0.0;195.6;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-15 14:11;Termine
929;Évolution outils de la GPR - C7152;Transports;Transports;C7152;Mise en place de nouvelles fonctionnalités permettant d'améliorer la gestion des projets routiers.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2015-05-31;400000;230000;130900;99100;45;10.0;0.0;0.0;105.4;Ce projet est en attente d'une orientation technologique. La conséquence est le report de la mise en place de nouvelles fonctions.;2012-03-31;2012-06-15 11:02;Suspendu
434;EXF - Exploitation des données fauniques;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;111957040;Ce projet consiste à créer à partir des systèmes actuels (VPPC, Certificat du chasseur, Enregistrement de gros gibiers, etc) un entrepôt de données qui pourra être exploité avec facilité pour produire des rapports. Un certain nombre de rapports pré-formatés alors que d'autres pourront être élaborés directement par les utilisateurs.;2007-10-01;2014-03-31;2007-10-01;2014-03-31;552600;534400;459370,1875;75029,8125;80;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 13:53;Vert
544;Gestion des plans (PLN) - Phase 1B - P2285;Transports;Transports;P2285;"Le registre PLN-INR permet la recherche, la consultation et la gestion par la carte des plans et autres documents d'infrastructures routières qui demeurent d'intérêt pour le Ministère à la fin d'un projet routier.
Le registre PLN-ODA permet la recherche, la consultation et la gestion par la carte des plans et autres documents d'ouvrages d'art qui demeurent d'intérêt pour le Ministère à la fin d'un projet routier. Le registre est ainsi complémentaire au dossier de l'ouvrage d'art archivé dans Livelink.";2010-04-01;2013-03-31;2010-06-01;;915000;0;634675,6875;280324,3438;70;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:04;Vert
1089;Refonte du système d'aide à l'assistance;Commission des normes du travail;Travail;045-02;Le projet de révision des processus d’assistance aux utilisateurs de la Commission permettra d’optimiser nos façons de faire et ainsi mieux répondre aux besoins d’assistance des employés. Les processus concernés sont la gestion des inventaires, la gestion des changements, la gestion des problèmes, la gestion des incidents, la gestion des demandes de services. En plus de revoir les processus, le projet permettra de faire le remplacement de l'outil de services  aux utilisateurs (help desk).;2012-03-16;2013-03-31;2012-03-16;;145000;0;21730;123270;5;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-14 14:37;Vert
941;Mise à niveau du logiciel VisualTruck - P1230;Transports;Transports;P1230;Le logiciel VisualTruck permet de simuler le comportement dynamique de l'ensemble des configurations de véhicules autorisées à circuler au Québec. Cette version du logiciel permettra d'utiliser des modèles mathématiques spécifiques à chacune des configurations.;2011-09-22;2014-01-30;2012-03-12;2014-06-12;255200;0;20000;235200;10;10.0;0.0;5.88;15.6;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:07;Vert
1090;Renouvellement d'infrastructures technologiques;Commission des normes du travail;Travail;047-01;La Commission doit procéder sur une base périodique au renouvellement de ses postes de travail, de ses micro-ordinateurs portables et d'autres équipements bureautiques afin d’assurer à son personnel des outils de travail fiables et performants. Ce projet permettra de remplacer un certain nombre d'équipement arrivé en fin de vie. ;2012-05-10;2013-03-31;2012-05-10;;373900;0;64490,14844;309409,8438;10;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-14 14:38;Vert
1091;Mise à niveau du coeur de réseau de télécommunication;Commission des normes du travail;Travail;PR0047;Les équipements de cœur de réseau de télécommunication de la Commission sont en fin de vie et doivent être remplacés d’ici l’automne 2012 afin de maintenir la disponibilité actuelle des services informatiques. Le projet permettra de mettre en place la solution recommandée afin d’assurer la pérennité des actifs informationnels de la Commission.;2011-12-05;2012-09-03;2011-12-05;;296000;297482;251931,6406;45550,35938;80;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-14 14:35;Vert
384;CHEMFOR - Outils de gestion des chemin forestiers;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340074;Ce projet consiste à la conception d'un système d'information sur le réseau de chemins et de ponts en milieu forestier. Il permettra de valider, corriger, stocker et rendre disponible les données acquises. Le projet permettra également de contribuer à la mise en oeuvre du projet du Réseau de transport terrestre du Québec (RTTQ);2009-02-01;2012-03-31;2009-02-01;2012-03-31;530000;938999,1875;938999,1875;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-15 14:04;Termine
530;Gestion des équipements électrotechniques - P2020;Transports;Transports;P2020;Solution intégrée et évolutive de l'inventaire et des processus d'inspections pour les équipements électrotechniques de la direction des structures. La solution permet de gérer les processus d'affaires tels que la tenue de l'inventaire détaillé de tous les systèmes électrotechnique. Il permet la planification et la réalisation des inspections des systèmes dont le ministère a la charge.  Suite au processus d'inspection, il est possible de déterminer, planifier et suivre les besoins d'interventions urgentes ou d'entretiens identifiés lors de l'inspection.;2010-04-01;2012-03-31;2011-01-01;2012-12-31;867000;571850;384829;187021;88;10.0;0.0;1.86;37.6;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:03;Vert
578;Migration LiveLink 9x - P4085;Transports;Transports;P4085;Mise à niveau logicielle de l’application de gestion documentaire du MTQ.;2008-04-01;2011-03-31;2008-04-01;2013-12-31;940000;0;204550;735450;24;10.0;0.0;0.0;91.8;Le projet va redémarrer à la complétion du processus d'appel d'offres.;2012-03-31;2012-06-15 13:40;Suspendu
583;Consolidation du réseau - P3990;Transports;Transports;P3990;Projet de migration de tous les sites du MTQ, du RETEM vers le RITM, de faire la consolidation du réseau, de mettre en place les outils nécessaires pour la surveillance du réseau et du rehaussement.;2010-04-01;2012-03-31;2010-04-01;2012-12-31;1200000;940331;653931,1875;286400;70;10.0;0.0;1.86;37.6;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:53;Vert
852;Acquisition de commutateurs - P4182;Transports;Transports;P4182;Remplacement de commutateurs pour pallier à la désuétude et maintenir les niveaux de services requis pour les opérations du MTQ;2011-06-16;2012-03-31;2011-06-16;2013-03-31;810500;0;136449,8594;674051;17;10.0;0.0;0.0;125.6;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:44;Vert
577;Évolution du laboratoire - P4464;Transports;Transports;P4464;Rehaussement de l'environnement de laboratoire informatique et des processus.;2007-04-01;2012-03-31;2007-04-01;;186000;367801;367801;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:58;Termine
586;Acquisition d'infrastructure technologique -  P4181;Transports;Transports;P4181;Acquisition d'infrastructure technologique pour l'environnement Unix et la mise à niveau des licences de copie de sauvegarde;2010-04-01;2012-03-31;2010-11-10;;1100000;775180;775180;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:48;Termine
579;Évolution du SAN - C7101;Transports;Transports;C7101;Mise à niveau du SAN, acquisition et installation d'équipements d'emmagasinage de données pour le ministère.;2009-04-01;2014-03-31;2009-04-01;2014-12-31;7000000;7250000;4557259;2692741;65;10.0;0.0;5.96;15.2;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:59;Vert
829;Modernisation du sous-système IMA;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340055;"Les applications de la Direction de la protection des forêts (DPF)permettent au MRNF de gérer l'ensemble des connaissances acquises sur les agents perturbateurs de la forêt (insectes, feux, maladies). Le MRNF est ainsi en mesure de respecter ses responsabilités de planification et de contrôle puisqu'il peut exploiter, utiliser efficacement et échanger rapidement les données entomologiques, pathologiques et écoforestières. Le système Insectes et Maladies des Arbres (IMA) ne permet pas actuellement de combler les besoins exprimés. Pour corriger cette situation, ce projet a pour but de faciliter l'échange des données d'IMA face aux changements; maintenir les référentiels de données pour assurer les utilisateurs d'une donnée à jour. Plus spécifiquement, la 3e année du projet a pour but la validation de données historiques et leur intégration à l'intérieur d'un entrepôt de données au côté des données récentes. Les données seront plus facilement accessibles et exploitables.";2008-01-01;2011-03-31;2008-01-01;2013-03-31;830000;875101,5;830101,5;45000;95;10.0;0.0;0.0;61.6;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:07;Vert
932;Évolution du système BDP  - P6045;Transports;Transports;P6045;Modifications au système «Bordereaux de paiement» pour y intégrer la gestion du processus complet d'avenant et produire le bilan sur les matériaux d'infrastructures.;2011-06-01;2012-03-31;2011-06-01;;100000;200000;200000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:00;Termine
395;SIEF- TRANSI Supporter le processus de production en transition à l'évolution  du SIEF;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340093;Soutenir la réfection d'une portion du processus de production de la cartographie écoforestière , réfection nécessaire à court terme dans la perspective du projet de refonte du système d'information écoforestière et de production d'inventaire.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2012-09-30;450000;795600;776000;19600;90;10.0;0.0;5.68;16.6;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:18;Vert
383;SARNI - Compilateur SARNI 2;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340060;Ce processus supporte la mise en œuvre des plans de contrôle régionaux à appliquer au suivi du Réglement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RNI) réalisés par les unités de gestion.  Celui-ci s'effectue à l'aide du logiciel SARNI.  Le projet a comme objectif de faire un nouveau système permettant le suivi de l'application du RNI afin de supporter la restructuration des instructions pour la vérification du RNI ainsi que la nouvelle méthodologie de collecte de données.  Le projet vise à mettre en place un système qui supportera la saisie des données récoltées sur le terrain, les diverses compilations nécessaires aux processus ainsi que les besoins d'échanges d'informations inter-systèmes.;2008-04-01;2010-03-31;2008-04-01;2013-03-31;350000;358600;250900;107700;65;10.0;0.0;0.0;150.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:17;Vert
540;Évolution des systèmes de météo routière - C7061;Transports;Transports;C7061;Développement de fonctionalités permettant d'intégrer la prise en compte des conditions climatiques dans les opérations d'entretien.;2010-05-01;2011-10-31;2010-05-01;2013-03-31;950000;0;856000;94000;90;10.0;0.0;0.0;94.6;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:57;Vert
542;Intranet unifié ministériel Phase 2 - P1712;Transports;Transports;P1712;"Révision de l'architecture et de l'ergonomie du site intranet du MTQ afin de faciliter le partage et la circulation de l'information et d'en faire un outil de travail corporatif.
";2010-04-01;2014-05-30;2011-05-20;;813000;0;156959;656041;15;10.0;0.0;10.0;0.0;Une planification détaillée et une révision des estimés seront déposées pour approbation par le comité directeur du projet.;2012-03-31;2012-06-15 15:06;Jaune
828;Développement des programmes de saisies de terrain pour le créneau d'amélioration génétique de la DRFo;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340109;Le projet vise à convertir des programmes d’ordinateur de main, aussi connu comme Mémo 9800, vers une plateforme technologique contemporaine comme Windows CE (Mobile) et une nouvelle gestion de l'information par base de données intégrée. ;2010-08-01;2011-03-31;2010-12-01;2012-06-30;215000;359400;350455;8945;98;10.0;0.0;0.0;187.9;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:16;Vert
400;Ajout de méthodes de mesurage et développement des EATS pour la gestion des crédits sylvicoles temporaires;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340115;"Le ministre a introduit de nouvelles qualités pour les bois d'essences résineuses et a également apporté plusieurs modifications aux crédits sylvicoles admissibles en paiement des 
droits. Conséquemment, il faut développer de nouvelles méthodes de mesurages et modifier le système Mesubois pour le traitement des informations. En parallèle, l'introduction de 
nouveaux éléments admissibles en crédits sylvicoles nécessitent un développement du système des états d'avancement des travaux sylvicoles (ÉATS) associé à Mesubois et à 
Revenu. Il faut également introduire des tables de paramètres (non existantes) pour la gestion des options de mesurage et celle des EATS.
";2010-04-01;2012-03-31;2010-04-01;2012-03-31;225000;216646;216646;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-15 14:02;Termine
839;SIFORT_Évolution;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340153;Consolidation des données historiques forestières et arrimage des processus de production, de mise à jour et de diffusion des systèmes d'information géographique forestière de Forêt Québec. Le besoin grandissant de connaissance sur l’évolution du couvert forestier demande une plus grande accessibilité aux données historiques des (4) inventaires décennaux que seul SIFORT possède. Son assise géométrique, la tessellation, est un format allégé et fixe dans l'espace qui permet l'analyse spatiale de cette donnée historique sur de vastes territoires. Le système SIFORT a été développé avec les logiciels SAS et MapInfo et ne sont aujourd’hui que peu compatibles avec les orientations technologiques du MRNF. Le projet vise entre autres à diagnostiquer l’envergure du problème des données descriptives et de trouver des solutions pour les corriger.;2011-04-01;2013-03-01;2011-04-01;2013-03-01;550000;506800;359315;147485;60;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:08;Vert
1092;Système d'information opérationnelle;Société d'habitation du Québec;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;SIO-KZN;Amélioration du processus de production et de diffusion des données statistiques corporatives de la SHQ. ;2011-04-01;2013-04-01;2011-04-01;;802560;802560;164460;638100;25;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler. ;2012-03-31;2012-06-21 15:18;Vert
519;Information de gestion DRH - P1731;Transports;Transports;P1731;Améliorer la disponibilité, la qualité, la précision et la convivialité d'accès de l'ensemble de l'information de gestion corporative en gestion des RH ainsi que le processus de pilotage des systèmes.;2008-04-01;2012-03-31;2010-01-01;2012-05-18;520000;547725;547725;0;100;10.0;0.0;8.98;3.4;En tenant compte des travaux pour l'implantation de la phase 2 (SGR2) de Sagir, ce projet est terminé. Le mise en production d'un module/outil de gestion de la vulnérabilité a permis de compléter ce projet. Un plan d'affaires pour un nouveau projet est en élaboration et sera soumis aux autorités du MTQ afin d'être approuvé.;2012-03-31;2012-06-15 13:29;Termine
926;Consolidation GID ministérielle 2011-2012 - P2255;Transports;Transports;P2255;L'objectif de ce projet consiste à mettre en oeuvre divers outils et méthodes pour améliorer les pratiques en matière de gestion documentaire et soutenir davantage l'utilisateur dans les opérations  quotidiennes soit : un espace institutionnel, la refonte du calendrier de conservation, la gestion du cycle de vie des documents, l'amélioration de la recherche et consultation, la gestion des documents des partenaires, la gouvernance et l'intégration des documents des projets routiers.;2011-04-01;2012-03-31;2011-07-01;2012-05-31;950000;0;873309;76691;90;10.0;0.0;5.62;16.9;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:54;Vert
331;Gestion des pénalités administratives (projet de loi no 89) (DRI-33);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800200;Le projet de loi 89 établit un régime de pénalités administratives qui pourront être imposées aux personnes et municipalités qui contreviennent à la loi. Le nouveau système permettra de constituer un registre des pénalités et d'en faire le suivi.;2010-04-01;2011-03-31;2011-04-01;2012-03-30;196070;204019;210224;0;100;9.09;3.04;0.0;100.4;.;2012-03-31;2012-06-14 16:24;Termine
1093;SADSR - Intégration nouveau rapport d'accident - P1782;Transports;Transports;P1782;Ce projet a pour objet de produire des statistiques d'accidents en lien avec le réseau routier et ses caractéristiques à des fin d'analyse et de communication. L'année financière 2011-2012 a permis de mettre en place, de regrouper et de structurer dans un entrepôt de données, les données relatives aux accidents, au réseau routier et aux caractéristiques du réseau routier. À terme, cette première phase du projet rendra disponibles des comptoirs de données qui serviront à supporter les travaux visant à améliorer de façon constante la sécurité dans les transports.;2011-04-01;2013-03-31;2011-04-01;;902000;0;183208;718792;25;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:22;Vert
388;Programme ESI-NRF - PROJET11 - Infrastructure technologique globale;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340111;Dans le cadre du programme ÉSI-NRF (Évolution des systèmes d'information dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime forestier). Ce projet regroupe les investissements nécessaires en infrastructures technologiques qui profiteront à plusieurs projets du programmes, souvent même à l'ensemble de la mise en place des sytèmes d'information. Ce regroupement des investissements favorise une meilleure gestion des sommes investies en infrastructures technologiques. ;2010-06-30;2015-03-31;2010-06-30;2015-03-31;2950400;2916368,5;946424,125;1969944,375;30;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:15;Vert
443;Gestion intégrée des documents (GID);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P114;"Ce projet consiste à mettre en place une solution de gestion électronique des documents administratifs afin de :
- rendre les documents administratifs accessibles et partageables,
- accéder rapidement aux documents en agissant dès le début du cycle de vie des documents (création, classement, diffusion, disposition),
- se positionner pour respecter les exigences légales relatives aux documents sous forme ""électronique"".";2005-04-01;2011-06-30;2005-04-01;2013-06-30;4209400;5447800;4423900;1023900;80;10.0;0.0;2.7;32.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:38;Vert
526;Communication véhiculaire - P4681;Transports;Transports;P4681;L'acquisition et le déploiement de technologies de communications véhiculaires de données pour ses activités de monitoring, de signalisation, de marquage et de viabilité hivernale pour un réseau routier.;2008-01-01;2012-03-31;2008-07-28;2012-04-30;2545000;3067072;3067072;0;100;10.0;0.0;9.43;1.9;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:52;Termine
931;Gestion des événements - P1771;Transports;Transports;P1771;Ce projet consiste à effectuer la fusion de deux applications dédiées à la gestion des événements sur le réseau routier.;2010-04-01;2014-03-31;2010-06-17;2012-12-31;900000;600000;126915;473085;60;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:04;Vert
547;ROH et viabilité hivernale - P2602;Transports;Transports;P2602;Projet d'optimisation du soutien à la gestion des ressources qui consiste à réviser le processus de gestion des inventaires et des consommations des matériaux d'entretien hivernal. ;2009-04-01;2011-09-30;2010-03-01;2013-10-31;655000;771400;512020;259380;80;10.0;0.0;0.0;83.5;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:08;Vert
930;Refonte du système M012 - P4712;Transports;Transports;P4712;Projet visant à réaliser des travaux d'évolution au système de gestion des ponceaux et autres éléments d'inventaire (dispositifs de retenue) afin d'effectuer la refonte de la version déconnectée et WEB de cette application dans le but d'améliorer les processus et règles d'affaire et également de bénéficier des nouvelles technologies disponibles sur le marché.;2011-05-01;2012-03-31;2011-06-01;;150000;110518;110518;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:08;Termine
838;DendroDIF - Évolution phase III;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;À venir;"DendroDIF est un système de collecte de données générique qui dessert actuellement 5 clientèles établies dans 4 directions. Bien que ce système soit en opération depuis 2005, les utilisateurs ont plusieurs besoins d'amélioration:
Augenter les capacités et la généricité de ce système de collecte; Faire en sorte que DendroDIF puisse s'exécuter sur d'autres platesformes que Windows XP; Résoudre les problématiques concernant les échanges de données entre les régions et le centre.";2011-04-01;2014-04-01;2011-04-01;2014-03-31;930600;949702,375;387551,375;562151;35;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:05;Vert
832;Programme ESI-NRF - PROJET 140 - Implantation des outils  Gérer le système de gestion environnementale et la certification;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340141;"De manière à respecter ses engagements, le Ministère souhaite faire évoluer son cadre de gestion environnementale en place depuis 2006 vers un système de gestion environnementale (SGE) et implanter, d’ici 2013, un outil de gestion permettant au Ministère de répondre aux exigences de la norme ISO-14001, d’une part, et à celles des normes d’ADF afin de maintenir les certificats d’ADF actuels dans les Directions générales en région (DGR) notamment les normes de certification CSA, FSC et SFI.
Pour faciliter la mise en place du SGE-ADF, le MRNF recherche une solution visant à soutenir les différents éléments de gestion (planification, suivi, contrôle et rétroaction) et de documentation du SGE-ADF envisagé par l’acquisition d’un progiciel de gestion de la conformité apte à soutenir le respect des exigences de gestion inhérentes aux normes environnementales et de certification forestière auxquelles souhaite se conformer le Ministère.";2011-01-01;2012-03-31;2011-04-01;2013-03-31;883400;299137,5625;208110;91027,57031;50;10.0;0.0;0.0;80.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 13:58;Vert
392;Programme ESI-NRF PROJET 160 - Produire les outils de mesurage et de gestion de la facturation;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340143;"Dans le cadre du programme Évolution des systèmes d'information - Nouveau régime forestier (ESI-NRF), le projet 
«Produire les outils de mesurage et de gestion de la facturation (ESI-160)» consiste à réaliser les travaux nécessaires afin de répondre au besoin du mesurage des bois (incluant les outils) et la facturation y référant, en lien avec la mise en place du nouveau régime forestier.";2011-04-30;2013-03-31;2011-04-30;2013-12-31;2307800;1840200;186414;1653786;10;10.0;0.0;1.59;39.4;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:15;Vert
393;Programme ESI-NRF - PROJET 185 - Produire la gestion de la mise en marché et le site WEB du BMMB;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340146;"Ce projet consiste à doter le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) de solutions informatiques utilisant les technologies Internet de façon à soutenir sa prestation de service par voie électronique. Essentiellement, ces solutions permettront :
• D’informer et de renseigner adéquatement la clientèle à l’égard du BMMB.
• De gérer la mise à l’enchère des bois de la forêt publique québécoise.
";2011-04-01;2015-03-31;2011-04-01;2015-03-31;2194100;2194100;237281;1956819;10;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 13:59;Vert
390;"Programme ESI-NRF - PROJET 40 - Sélection et implantation ""Outils complémentaires de production des PAFI""";Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;11230117;La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) modifie le régime forestier en profondeur. Dorénavant, le Ministère est responsable de l’aménagement durable et gestion des forêts du domaine de l’État. Il doit réaliser dès maintenant la planification forestière et à compter du 1er avril 2013 les interventions en forêt leur suivi et leur contrôle ainsi que le mesurage des bois. Les systèmes d'information utilisés ne répondent plus aux nouveaux besoins. Aussi, le besoin d’acquérir et adapter des outils qui permettent au MRNF d’assumer pleinement ses responsabilités est requis rapidement. Le MRNF veut acquérir et adapter des outils complémentaires de production des PAFI. Ces applications devront interagir avec l'outil principal et permettre d'optimiser la planification forestière. Le projet comprend la sélection et l'implantation dans toutes les directions générales du secteur des Opérations régionales. ;2010-10-01;2012-03-31;2010-10-01;2012-10-31;190400;511059,9375;428586;82473,9375;80;10.0;0.0;1.64;39.1;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:00;Vert
391;"Programme ESI-NRF - PROJET 50 - Sélection et implantation ""Outils de prescriptions sylvicoles""";Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340129;La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A18-1)  modifie en profondeur la gestion forestière en révisant le rôle de l’État, en offrant aux régions une plus grande mainmise sur le développement de leurs ressources et en aménageant les forêts de manière écosystémique et selon une gestion intégrée des ressources et du territoire. Le ministère deviendra, entre autres, responsable de la planification et des opérations forestières, ce qui implique à court terme des besoins en outils de collecte de données et de préparation des prescriptions Sylvicoles (alimenter la planification et préparer les opérations de l'année 2013) .;2011-01-01;2012-12-31;2011-01-01;2013-12-31;858200;778037,4375;434680,4063;343357,0313;50;10.0;0.0;0.0;50.3;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:14;Vert
389;"Programme ESI-NRF - PROJET 30 - Séléction et implantation ""Outil principal de production et gestion des PAFI""";Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;112340112;"La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) sanctionnée le 1er avril 2010 modifie le régime forestier en profondeur (Loi sur les forêts / L.R.Q., c. F-4.1). Dorénavant le Ministère est responsable de l’aménagement durable et gestion des forêts du domaine de l’État. Il doit donc réaliser dès maintenant la planification forestière et à compter du 1er avril 2013 les interventions en forêt, leur contrôle et leur suivi forestier. 
Les systèmes d'information utilisés actuellement ne répondent plus aux nouveaux besoins. Aussi, le besoin d’acquérir et adapter des outils qui permettent au MRNF d’assumer pleinement ses responsabilités est requis rapidement. Le MRNF a acquis et a adapté un progiciel visant à soutenir la confection des plans d’aménagement forestier intégrés: appel d'offres pour l'acquisition et l'implantation de licences (phase 1), adaptation et développement des fonctionnalités (phases 2 et 3), formation et entretien-soutien (phases 1-2-3).
";2010-06-30;2012-03-31;2010-06-30;2013-03-31;1496500;2569706,5;1618935;950771,5;50;10.0;0.0;0.0;56.8;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:19;Vert
887;Lettres Types;Curateur public;Famille et Aînés;9003;"Concevoir et réaliser les unités de tâche soutenant la gestion de la production des lettres types, des lettres en lot et l'émission des lettres manuellement. Préparer la conversion et convertir les lettres déjà émises dans le format requis.

Ayant débuté avant l'annonce de la directive sur la gestion des ressources informationnelles, aucune demande d'autorisation au Conseil du trésor pour le projet n'a été effectuer. 

";2010-03-01;2011-05-01;2010-07-02;2012-12-31;593734,0625;0;508266;85468;86;10.0;0.0;0.0;143.0;Ce projet DTI s’intègre aux travaux du programme de planification stratégique des technologies de l’information (PSTI). De ce fait, la gestion de ce projet, les registres de suivi, ainsi que la gouvernance sont intégrés dans la gestion d'un des projets du programme de la PSTI. ;2012-03-31;2012-06-12 15:40;Jaune
518;Entrepôt de données ministériel - P2433;Transports;Transports;P2433;Projet de développement de l'entrepôt d'entreprise du ministère des Transports.  A ce titre, il vise l'intégration et la diffusion de l'information d'entreprise en support à la mission de l'organisation et à la gestion interne.;2008-04-01;2014-03-31;2008-06-01;2012-03-31;7540000;8754824;8754824;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:55;Termine
99;Site Internet;Société d'habitation du Québec;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;SIW;Refonte du site Internet de la Société d'habitation du Québec. ;2010-10-01;2011-09-30;2010-10-01;2011-11-30;147500;323602;323602;0;100;10.0;0.0;5.62;16.9;Rien à signaler. ;2012-03-31;2012-06-21 15:18;Termine
97;Système pour le suivi administratif et financier des programmes de l'habitation communautaire;Société d'habitation du Québec;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;HCS;"Développement du système pour supporter le suivi administratif et financier des programmes de l'habitation communautaire.

Note: Ce projet a connu plusieurs difficultés, mais a été terminé avec succès le 2012-03-01. ";2001-09-01;2011-03-01;2001-09-01;2012-03-31;3110100;3824297;3824297;0;100;10.0;0.0;6.7;11.5;Rien à signaler. ;2012-03-31;2012-06-21 15:19;Termine
1097;Accessibilité financière aux études;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;A-1220;Ce projet vise à donner suite à certains ajustements annoncés au Budget 2011-2012 du gouvernement du Québec relatifs au Programme de prêts et bourses et au Programme de prêts pour études à temps partiel.;2011-04-01;2012-09-28;2011-04-01;;608000;0;497800;110200;75;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable.;2012-03-31;2012-06-15 09:56;Vert
1098;Évolution du formulaire CRF;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;A-1116;Ce projet vise l'évolution des formulaires actuels (PL-SQL) vers la technologie Java. Le premier formulaire à être optimisé concerne la confirmation des ressources financières (CRF) de l'étudiant.;2011-04-01;2012-12-31;2011-04-01;;250200;0;160800;89400;60;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable.;2012-03-31;2012-06-15 09:57;Vert
312;Gestion des serveurs;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;I-1075;Ce projet regroupe les budgets nécessaires à l'acquisition et à la mise à niveau des serveurs et autres composantes technologiques qui supportent le développement et l'exploitation des applications ministérielles.;2010-04-01;2013-03-29;2011-04-01;;1059800;0;109660;950140;10;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable.;2012-03-31;2012-06-15 09:58;Vert
318;Réseau de stockage;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;I-1074;Ce projet regroupe les budgets nécessaires à l'acquisition et à la mise à niveau des composantes d'infrastructures technologiques de stockage (SAN) nécessaires au soutien des opérations de l'ensemble des systèmes et applications du Ministère.;2010-04-01;2013-03-29;2010-04-01;;1377200;0;493556;883644;35;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable.;2012-03-31;2012-06-15 10:01;Vert
940;Maximiser l'utilisation de la Gestion Par Activité comme outil de gestion;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P905;Ce projet vise à développer des indicateurs et des outils d'analyses financières de type prix de revient qui permettront aux gestionnaires d'effectuer plus facilement l'évaluation financière des coûts et une meilleure allocation des ressources selon la performance et le volume d'activités réel de chaque unité administrative.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2012-12-31;334500;334700;237700;97000;73;10.0;0.0;4.0;25.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:39;Vert
445;Modernisation des infrastructures TI;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;p802;"Ce projet consiste à moderniser l’infrastructure de développement pour supporter les orientations de la stratégie TI et la transformation des processus d’affaires de la Régie.
Plus précisément, ces mesures visent à :
• Mettre en place des infrastructures, outils et méthodes nécessaires pour soutenir la migration des actifs TI de la plate-forme centrale (PFC) vers la plate-forme intermédiaire (PFI);
• Moderniser le Workflow
• Mettre en place des solutions d’intégration et d’orchestration des traitements en lot;
• Moderniser les solutions d'échanges électroniques avec les partenaires de la Régie(ex. Web Services);
• Mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’optimisation de l’environnement électronique de travail des employés à la Régie.     ";2008-04-01;2012-03-31;2008-04-01;2012-12-31;9825000;11408600;9867300;1541300;87;10.0;0.0;5.24;18.8;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:42;Vert
360;Cadastre 100pour100 numérique;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;P1011;Par ce projet, la version numérique avec signature électronique des documents cadastraux devient la version officielle légale. Les systèmes et l'organisation du travail ont été adaptés pour supporter en mode numérique la validation et l'approbation de ces documents ainsi que la période de cohabitation des modes numériques et papier avant la disparition du papier.;2007-09-01;2010-12-31;2008-02-01;2011-12-02;4945500;5023235;5023235;0;100;10.0;0.0;3.46;27.7;"Quant au dépassement de coûts, la phase de réalisation a permis de rencontrer le budget prévu; par ailleurs, l'étude préliminaire et les travaux préalables ayant nécessité plus d'efforts que prévu expliquent le léger dépassement de coûts global du projet.
En ce qui a trait au dépassement de calendrier, sans compter le délai de 6 mois supplémentaires aux 3 mois prévus pour l'autorisation du dossier d'affaires par les organismes centraux (en effet, le dossier, déposé en déc. 2008 ne fut approuvé qu'en sept. 2009), les efforts supplémentaires requis pour la phase de réalisation ainsi que la synchronisation avec d’autres systèmes qui avaient des dates d’implantation devant respecter les calendriers opérationnels de leurs secteurs respectifs expliquent le retard au calendrier. Ainsi, au regard du calcul du SCT dans le présent état de santé des projets, ce dernier présente un retard de 12 mois, dont 6 sont attribuables aux délais supplémentaires d'approbation.";2012-03-31;2012-06-15 14:12;Termine
55;BTML-GDT;Office québécois de la langue française;Culture, Communications et condition féminine;6;Système de production et de diffusion des données du grand dictionnaire terminologique;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;;192000;150000;150000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet a pris fin, comme prévu, le 31 mars 2012.;2012-03-31;2012-06-07 15:14;Termine
520;Évolution de SAGIR DGII ;Transports;Transports;C8562;Suite aux implantations des modules (SGR1 à SGR7) de SAGIR, maintien des bonnes pratiques de gestion et évolution des outils et processus en continu.;2007-04-01;2012-03-21;2009-02-01;2012-03-31;342000;776021;776021;0;100;10.0;0.0;9.82;0.6;S/O;2012-03-31;2012-06-15 10:56;Termine
364;Évolution technologique du GRC;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;P1043;La mise à niveau des composantes géomatiques du système GRC (Gestion de la rénovation cadastrale) vise à assurer la disponibilité des fonctions géomatiques liées à la gestion de la rénovation cadastrale.;2010-03-01;2014-03-31;2010-03-01;2012-10-31;2052092;1892311;501832,6875;1390478,375;56;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 13:54;Vert
366;Service en ligne de réquisitions d'inscriptions (SLRI);Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;P4019;Le projet de Service en ligne de réquisition d'inscription (SLRI) vise à revoir les façons de faire en matière d'inscription des droits au Registre foncier. Ce projet se caractérise notamment par la mise en place d'une interface WEB permettant à tous les professionnels du droit foncier d'y déposer une réquisition d'inscription en y présentant l'ensemble des informations requises par l'Officier de la publicité foncière afin qu'il puisse procéder à l'analyse de l'admissibilité des documents et à l'inscription des droits aux registres.;2009-12-01;2012-12-21;2009-12-16;2012-09-01;12978600;12264777;11196293;1068484;91;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 13:56;Vert
1099;Conversion des traitements WEB du systeme d'information du Registre foncier (SIRF) developpes en VB6;Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;P4021;"Visual Studio 6.0 (EP-VB6) est utilisé pour l’ensemble des programmes WEB du système informatique du Registre foncier (SIRF) et n'est plus supporté par Microsoft que par un programme de support personnalisé qui s'achève. Une fois ce programme échu, le Registre foncier s’exposera à plusieurs risques en lien avec le respect du niveau de service de plusieurs applications, de même qu'une incapacité possible de livrer en production certaines composantes de systèmes dans le cadre d'autres projet. De plus, le respect des bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information pourrait être compromis.
Une décision a été rendue à l’effet que les nouvelles unités de traitement WEB du dossier client en ligne seront développées en DotNet en accord avec les orientations de l'architecture d'entreprise sectorielle (AES).";2011-11-01;2012-09-14;2012-04-02;2012-09-14;515700;117422,2969;32122,30078;85300;80;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-18 14:48;Vert
942;Modernisation des outils de support à l'évaluation actuarielle;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P306;Ce projet vise à améliorer la qualité du processus d'évaluation actuarielle et la précision des prévisions en transformant le modèle déterministe par un modèle stochastique.;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;230200;353800;167100;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:43;Termine
362;Système de recherche géoréférencé (SRG);Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;P2032;La mise en place du service de recherche géoréférencé vise notamment  : 1- à obtenir une vision spatiale uniforme et intégrée de l'actif documentaire des systèmes de mission entreposé dans la solution de gestion électronique de documents (GED). Ce service sera utilisé par le nouveau système de refonte du système Gestion du greffe de l'arpenteur général du Québec (GGA) et ultérieurement par le système Gestion des données cadastrales (GDC). 2- À permettre l'utilisation de services communs d'interface de visualisation et d'amendement des documents de la GED.;2009-07-01;2011-03-31;2010-03-01;2012-11-30;821666;601539;328347,3438;273191,6563;55;10.0;0.0;0.0;95.6;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-15 14:13;Vert
1100;Refonte GGA (Gestion du Greffe de l'arpenteur général du Québec);Ressources naturelles et Faune;Ressources naturelles et Faune;P1008;"Le Greffe de l’arpenteur général du Québec (AGQ) est au cœur des processus d’affaires du Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ). Le nouveau système permettra au BAGQ de remplir sa mission plus efficacement en offrant de meilleurs services. À cette fin, ce dernier appuiera l’organisation dans l’ensemble des activités liées à la gestion du greffe en terme de conservation, d’indexation, de recherche et de consultation des documents du greffe.
La solution préconisée est intégrée au système Enregistrement des droits d'intervention et de la tenure (EDIT) et utilise les services communs de la GED (Gestion électronique de documents) pour conserver les documents et leur géométrie et pour gérer les processus de numérisation des documents.  
Le dossier d’affaires a été approuvé en date du 31 janvier 2012.";2008-02-28;2013-04-26;2012-04-02;2013-12-31;4098650;4098650;668531,875;3450123;19;9.85;0.49;6.36;13.2;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-19 07:24;Vert
524;Implantation signature numérique ingénieurs - P2262;Transports;Transports;P2262;Le projet Signature numérique des ingénieurs vise a optimiser les processus impliqués dans la préparation des appels d'offres pour les projets d'infratructures de transport par l'introduction de la signature numérique des ingénieurs.;2009-04-01;2012-03-31;2009-03-01;2014-03-31;700000;648000;339748;308252;60;10.0;0.0;0.0;66.5;S/O;2012-03-31;2012-06-15 11:06;Vert
317;Rehaussement des services des travaux différés;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;I-1164;Ce projet vise la consolidation de l'infrastructure technologique et logicielle nécessaire au fonctionnement des applications informatiques, grâce à une nette amélioration des outils de gestion des travaux différés: ordonnancement et suivi des travaux, gestion de priorité, indicateurs de gestion en ligne, etc. Ce projet s'inscrit dans l'arrêt du fournisseur actuel à faire évoluer son produit.;2011-04-01;2013-03-29;2011-04-01;2012-03-31;436000;0;320401;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable.;2012-03-31;2012-06-15 10:00;Termine
822;remplacement de la téléphonie;Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport;SIQ 10;Remplacement du système téléphonique de l'Institut. ;2011-07-11;2012-03-30;2011-07-11;2012-12-30;500000;0;44608,35156;437480;70;10.0;0.0;0.0;103.2;Projet en cours;2012-03-31;2012-06-08 09:18;Vert
1101;Outils de collaboration;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;A-1073;Ce projet permettra la mise en place d'outils visant à faciliter une collaboration efficace et sécuritaire entre le Ministère et ses partenaires (écoles, réseaux et autres) dans la réalisation de projets communs. Ces outils devraient mettre à leur disposition des services de dépôt de documents, de diffusion d'information, de visioconférence, etc.;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;;866000;0;603002;262998;70;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable;2012-03-31;2012-06-15 10:00;Vert
1102;Mise à niveau du système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur;Société des traversiers du Québec;Transports;TI2012-01;Mise à niveau et centralisation des systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur des navires exploités par la STQ. Ce projet permettra une gestion centralisée et informatisée des processus de maintenance et d'approvisionnement. ;2011-12-05;2013-12-20;2012-01-09;;899165;0;97516;801649;10;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-07 15:05;Vert
1103;Sychro P13 Phase 2 étape 2;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 10;L'objectif de la Phase 2 est de poursuivre la réduction des risques financiers associés au processus opérationnel visant le traitement des comptes des établissements de santé (CES) et plus précisément en ce qui concerne la validation et l'autorisation de ces comptes. La deuxième étape vise les comptes non jumelés à un dossier travailleur, c'est-à-dire les comptes pour lesquels la CSST ne peut établir un lien avec une lésion professionnelle déclarée et accepté par la Commission.;2011-01-01;2013-12-31;2012-01-01;;1096071;1096071;369489;726582;34;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:52;Vert
1104;PEA - Rehaussement technologique PES à Windows serveur 2008;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 16x;Dans le cadre du projet Reseau (Refonte du site Internet), de nouveaux serveurs Windows 2008 seront mis en ligne d'ici la fin 2011. Ces serveurs supporteront le site Internet de la CSST (volet informationnel) avec la technologie SharePoint 2012. Dans un contexte d'uniformité et de délestage des anciens serveurs (W2003), un rehaussement technologique à Windows Serveur 2008 doit être réalisé pour les services en ligne de PES grand public (volet transactionnel).;2012-01-01;2013-03-31;2012-01-01;;980952;980952;164843;816109;17;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:19;Vert
1106;Projet gestion des instances décisionnelles;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 35;"Le présent projet concerne donc la réalisation de la solution finale et ce autant pour le volet préparation et suivi des instances que pour les comités sans papier.  De façon plus spécifique, les travaux réalisés permettront de :
. Effectuer la planification annuelle et organiser la logistique des séances;
. Préparer la tenue des séances.
La solution proposée sera développée sur mesure à partir d'outils de collaboration et de gestion documentaire déjà disponible à la CSST.
Quant aux comités sans papier, les travaux serviront à mettre en place les améliorations de la solution basée sur l'utilisation du i-Pad telles:
. Ajouter l'authentification obligatoire pour tous;
. Utiliser un site sécurisé pour la gestion des documents;
. Améliorer les fonctions de navigation et d'annotation.";2012-03-01;2013-03-30;2012-03-01;;251760;251760;96783;154977;38;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:33;Vert
1107;PEA - Stockage;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20d;Réalisation des évolutions reliées au stockage - Infrastructure SAN et cassettes magnétiques;2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;845850;845850;16160;829690;2;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:20;Vert
1108;PEA - Logiciels d'exploitation - Plateforme centrale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20g;"Réalisations des évolutions reliées à la mise à niveau des logiciels d'esploitation de la plateforme centrale:
Z/OS, CISC TS, DB2 for z/OS, IMS / ESA, SAM PS (SecurPass Sync), Tivoli Workload Scheduler, CA Database management Solutions, Produits BMC pour DB2, OPTIM Test Data Management Solution";2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;2278478;2278478;82701;2195777;3;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:19;Vert
1114;Plateforme locale - consolidation de serveurs centraux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20p;"Remplacement de 24 serveurs désuets au siège social à l'aide de la technologie VMWare 4.0
Option de remplacement de 35 serveurs suplémentaires.
Efforts d'analyse pour la consolidation de services suplémentaires.
Mise en place de 2 serveurs d'application au siège social pour permettre la consolidation des applications qui sont présentement hébergées sur différents serveurs dont la vocation ne convient pas aux services applicatifs.";2012-01-01;2014-03-30;2012-01-01;;2048984;2048984;107844;1941140;5;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:23;Vert
1115;Réseau - Commutateurs et aiguilleurs de télécommunication;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20q;L'évolution des composants de l'infrastructure de télécommunication est dépendante de la durée de vie ainsi que des nouveaux besoins réseau.;2012-01-01;2013-03-30;2012-01-01;;914314;914314;143955;770359;23;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:37;Vert
1116;Stockage VTL-NAS et infrastructures archivage Notes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20r;L'augmentation des délais de conservation des courriels Lotus Notes de 60 jours à 3 ans nécessite la mise en place de nouveaux équipements (stockage) et logiciels (voûtes).;2012-01-01;2013-12-30;2012-01-01;;550709;550709;128118;422591;23;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:51;Vert
1117;Mettre en place des fonctionnalités informatiques de pilotage;Régie du bâtiment du Québec;Travail;6;"Lors de la mise en place de GIC, la RBQ a convenu pour livrer à temps que les fonctionnalités de pilotage originalement prévues à la solution informatique ne seraient pas toutes implantées.

Description de la solution d’affaires
La Régie désire corriger cette situation et augmenter son autonomie de gestion de son application. Elle souhaite développer et mettre en place les fonctionnalités de pilotage suivantes : ""Gestion des tables de paramètres (codes, catégories, sous-catégories, numéro d’examen)""
";2011-11-28;2012-10-26;2011-11-28;;214422;0;206260;56961;76;4.45;22.76;10.0;0.0;Aucune;2012-03-31;2012-06-08 09:00;Vert
878;Modification à la loi RRQ 2010;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P911;Ce projet consiste à modifier les processus de travail et systèmes pour y intégrer les nouvelles dispositions législatives découlant de la modification à la Loi sur le régime de rentes du Québec.;2010-02-01;2012-06-30;2010-02-01;2013-06-30;5145500;5458400;2709500;2748900;49;10.0;0.0;1.3;41.3;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:44;Vert
935;Approche stratégique d'interventions en entreprises (ASIE);Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;08-2011;Ce projet vise à revoir le processus d'approche auprès des entreprises afin de mieux les conseiller en rapport aux grandes fonctions d'une entreprise. ;2011-04-01;2014-03-31;2011-04-01;2014-03-31;813700;0;411994;401706;51;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse plus vite que prévu;2012-03-31;2012-06-18 16:03;Vert
934;Attestations pour crédits d'impôt;Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;10-2011;Ce projet vise à uniformiser et automatiser les différents processus liés aux demandes d'accréditation pour le design de mode et le design industriel. ;2011-04-01;2014-03-31;2012-05-01;2014-03-31;381600;0;0;381600;1;10.0;0.0;10.0;0.0;L'échéancier prévoyait de mener en parallèle deux projets, soit celui d'attestation des crédits d'impôt et celui de la prestation électronique de services(PES). Après discussion avec les utilisateurs, on a préféré prioriser la PES, ce qui explique le présent retard.;2012-03-31;2012-06-18 16:04;Jaune
300;Prestation électronique de services;Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;04-2010;Développer des services transactionnels en ligne pour la clientèle du Ministère (entreprises). La première étape consiste à mettre en place l'infrastructure technologique et à développer les services communs. Par la suite, divers services en ligne seront déployés, notamment : l'inscription à la formation, les demandes d'aide financière, le système chercheurs et experts étrangers ainsi que le dossier-client.;2010-09-01;2015-03-31;2011-04-01;;2661800;0;406942;2254858;15;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu;2012-03-31;2012-06-18 15:55;Vert
937;Rehaussement des espaces magnétiques;Développement économique, Innovation et Exportation;Développement économique, Innovation et Exportation;03-2011;Améliorer les espaces magnétiques de sauvegarde et de relève ainsi que les outils d'exploitation associés, de manière à répondre aux besoins du Ministère.;2011-04-01;2013-03-29;2011-04-01;2013-03-29;465000;0;225340;239660;48;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu;2012-03-31;2012-06-18 15:54;Vert
987;Réparation et prévention de la chronicité (Synchro P12);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 94;Ce projet a pour but de rendre opérationnel les modèles prédictifs en se basant sur la réutilisation des algorithmes SAS développés par la DCGI en consignant périodiquement, pour chaque dossier-événement, le niveau de risque ( % ) associé à chacun des deux (2) modèles prédictifs, en permettant de rendre disponible à OSI-Détectôt, la liste des dossiers présentant un risque de chronicité ( 1000 jours et + ) selon l’un ou l’autre des deux (2) modèles prédictifs.;2010-03-21;2011-12-20;2010-03-21;2012-12-31;264550;264550;121302;152058;46;9.0;3.33;0.0;59.1;Arrêt des travaux afin de stabiliser la portée.;2012-03-31;2012-06-13 16:36;Suspendu
1040;Délestage;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;9;Migration des travaux informatiques de la plateforme centrale vers la plateforme départementale.;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;282000;212000;177984;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:48;Termine
449;Rehaussement de l'environnement de travail électronique;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P901;Ce projet consiste à doter les employés de la Régie d'une gamme d'outils collaboratifs et de partage des connaissances qui supporteront les processus administratifs.;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2013-12-31;3306000;0;1676400;1629600;56;10.0;0.0;0.0;58.4;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:46;Vert
976;Mise en place de communautés de pratique;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 84;"Ce projet vise à mettre en place un ensemble d'outils de collaboration afin de supporter des ""communautés de pratique"" qui sont en émergence dans les différents secteurs de la Commission en tant qu'approche de développement des compétences, de partage des connaissances et de gestion de changement.";2010-01-01;2012-06-30;2010-01-01;2011-12-31;425000;615430;615430;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 15:53;Termine
65;Améliorations du système Gestion des contacts du Québec à l'étranger;Relations internationales;Relations internationales;CliQue2;Ajout de nouvelles fonctions au système CliQue existant utilisé par la très grande majorité des représentations du Québec à l'étranger : suivi intégré des interventions effectuées auprès des contacts, accès au système à distance pour le personnel en déplacement, disponibilité d'une version Web sur les appareils mobiles et gestion des invitations en ligne à des événements organisés par les représentations.                                                                             ;2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;;225700;0;165400;50300;75;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucune mesure particulière à prendre;2012-03-31;2012-06-14 10:03;Vert
446;SAGIR 2;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P810;Ce projet vise à implanter à la Régie, la phase 2 de la solution gouvernementale de gestion des ressources humaines  SAGIR, implantée par le Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ) dans l’ensemble des ministères et organismes.;2008-06-01;2010-03-31;2008-11-01;2012-06-30;1055800;974500;240400;734100;22;10.0;0.0;0.0;123.0;Ce projet est en attente des orientations de la DGSAGIR.;2012-03-31;2012-06-15 15:50;Suspendu
448;Sommaire du dossier citoyen en ligne;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P803;Ce projet consiste à mettre à la disposition du client une porte d’entrée personnalisée donnant accès à l’information et aux services pertinents à sa situation. Ce service Web lui permettra d’accéder en ligne et de manière autonome à certaines informations que la Régie détient sur lui.;2008-01-01;2011-09-30;2008-05-01;2012-06-30;4929800;6016200;5007700;1008500;84;10.0;0.0;5.0;20.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:51;Vert
447;Transformation de l'attribution de la rente de retraite;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P906;"Ce projet vise à implanter un nouveau processus d'attribution de la rente de retraite permettant d'accroître l'efficience de la Régie et de simplifier la démarche pour le client en :

- implantant une demande simplifiée de rente de retraite,
- améliorant la performance du traitement des demandes de retraite 
- offrant la demande de retraite par téléphone.";2009-04-01;2014-03-31;2009-05-01;;11200000;0;5232400;5967600;52;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-15 15:52;Vert
1012;Visioconférence;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 25;Suite à la loi 100, afin de permettre aux régions de communiquer entre elles et les sites centraux. Réduction des coûts de déplacements inter régions. ;2010-12-01;2011-12-31;2010-12-01;2011-12-31;614501;310378;310378;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:53;Termine
1010;Sécurisation des infrastructures pour EXPRESSO;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 22;Travaux visant à sécuriser l'infrastructure logicielle desservant le projet Expresso. Les composants à sécuriser, en publiant les bonnes pratiques de sécurité et en vérifiant leur application, sont : l'infrastructure logicielle de base, les progiciels, les environnements et outils de développement ainsi que les éléments communs déjà en place à la VPTI.;2010-05-01;2011-12-31;2010-05-01;2011-12-31;637274;637274;637274;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:50;Termine
64;Refonte du système de gestion des CT-déplacements ;Relations internationales;Relations internationales;SGD;Refonte du système afin de moderniser la production du document CT-Déplacements, le suivi des approbations requises par les autorités du MRI de tous les CT des MO et l'émission des rapports de gestion sur les coûts. ;2010-04-01;2011-03-31;2010-04-01;2012-03-31;57800;166100;166100;0;100;10.0;0.0;0.0;100.4;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-14 10:08;Termine
1007;Plate forme locale Consolidation des serveurs centraux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20p;Consolidation des serveurs en utilisant le concept de VIRTUALISATION (P2V = Physique à Virtuel). ;2011-01-01;2013-12-31;2011-01-01;2011-12-31;3510094;146837;146837;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:23;Termine
1008;Réseau commutateur - aiguilleurs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20q;Installation des équipements du centre de données à Bourdages, rehaussement des équipements de distribution pour l'édifice Bourdages, rehaussement des équipement de l'introduction des technologies  et rehaussement des équipements d'accès de dix régions. ;2011-01-01;2012-12-31;2011-01-01;2011-12-31;2425822;873555;873555;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:49;Termine
996;Rehaussement de Right on Queue IVAC;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 16n;Ce projet vise à remplacer le logiciel de gestion des lignes téléphoniques qui n'est plus supporté par le fournisseur pour la Direction de l'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC).;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2012-12-31;322574;113024;50985;62039;45;10.0;0.0;0.0;100.4;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:34;Vert
62;Gestion intégrée des documents;Relations internationales;Relations internationales;GID;Instaurer des mécanismes de gestion intégrée des documents au sein d'une plate-forme électronique : solutions simples basées sur l'utilisation de répertoires de documents spécifiques, d'outils de numérisation des documents en format PDF/A et d'outils de recherche. ;2008-09-01;2010-03-31;2009-02-01;2012-03-31;111200;306400;265265;0;100;10.0;0.0;0.0;126.6;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-14 10:04;Termine
1118;Evolution et déploiement du Workdesk à la Direction des prestations (DP);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P309;Ce projet vise à déployer le nouvel interface utilisateur de l'outil de gestion de flux de travail à la Direction des prestations. ;2011-10-01;2013-12-31;2011-10-01;;2574400;0;624800;1949600;22;10.0;0.0;10.0;0.0;Ssns objet;2012-03-31;2012-06-15 15:37;Vert
821;Infrastruture informatique;Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport;1104;"Remplacement des 560 postes de travail par des ordinateurs plus récents.
Réhaussement de l'infrastructure réseau: remplacement du commutateur de coeur, des commutateurs d'accès et du routeur.";2010-06-07;2013-06-30;2011-06-07;;614000;0;391378,375;200000;87;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est prévu sur 3 ans. Fin en 2013;2012-03-31;2012-06-08 09:17;Vert
970;Révision des processus pour réduire les délais DRA (Synchro P18);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 12;Ce projet vise à réduire les délais d’appel en ce qui concerne les demandes de révision par la réduction du délai de traitement des demandes de révision liées au Bureau d’évaluation médicale (BEM) de 25 jours, par la réduction du délai de traitement de l’ensemble des demandes de révision de 25 jours, par l’augmentation de  5 % du taux de finalisation des dossiers d’appel et par l’adaptation des programmes de formation en fonction des profils de compétences et des besoins en main d’œuvre. ;2011-08-01;2012-06-30;2011-08-01;2012-12-01;221650;221650;66682;154968;30;10.0;0.0;0.62;45.9;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:50;Vert
971;Soutien à la gestion de l'imprimerie;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 72;Ce projet vise à mettre en place un logiciel afin de mieux supporter les activités de gestion de l'atelier d'imprimerie à la Direction des ressources matérielles de la Commission et en disposant d'une information de gestion adéquate et facilement exploitable.;2009-01-01;2012-12-31;2009-01-01;2012-12-31;117913;117913;98265;19648;83;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-14 08:51;Vert
975;Rehaussement technologique des services partenaires et employeurs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 82;"Les services électroniques des partenaires et employeurs (Reconduction) n'ont pas fait l'objet d'évolution technologique depuis la migration à la plate-forme Windows. Ces services utilisant une technologie désuète et non supportée ont été identifiés à risque au Bilan de santé (exemple: Windows 2000 qui ne sera plus supporté à partir de l'été 2010). 

Pour pallier à cette déficience, une refonte de ces services doit être réalisée. Vu l'ampleur des travaux à réaliser, la réalisation de ce projet a été autorisée sur un horizon de quatre ans.


";2010-01-05;2014-12-31;2010-01-05;2014-12-31;5196500;5196500;2116905;3079595;41;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:35;Vert
999;PEA  Logiciels DSA  VB6 à net;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 18;Visual Studio n’est plus soutenu depuis mars 2008 et plusieurs applications de mission de la CSST ont été développées avec ce produit. Un rehaussement est essentiel et implique une conversion de l'ensemble des applications développées avec ce produit. ;2010-01-01;2013-12-31;2010-01-01;2013-12-31;3165116;3165116;2120482;1044634;67;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-13 16:18;Vert
840;Refonte du site web;Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport;1107-1226;Refonte du site web de l'Institut;2009-07-01;2011-10-31;2009-07-01;2012-06-30;250000;300000;299538;0;100;10.0;0.0;3.26;28.7;Fin du projet;2012-03-31;2012-06-08 09:20;Termine
872;Certification PCI pour les cartes de crédit;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74004;Adaptation des systèmes informatiques pour rediriger les données bancaires vers un fournisseur externe certifié aux normes PCI (Payment Card Industry) lors de l'utilisation de cartes de crédit dans les transactions de paiement.;2010-07-12;2011-06-03;2010-07-12;2011-12-11;134700;0;126305;0;100;10.0;0.0;0.0;57.9;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:54;Termine
863;Loi 42 Table québécoise de la sécurité routière;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71433;Mise en place des mesures retenues par le gouvernement suite aux recommandations de la Table québécoise sur la sécurité routière pour l'amélioration du bilan routier.;2008-01-01;2010-12-31;2008-01-01;2011-12-31;8638000;10670000;10490000;0;100;10.0;0.0;2.5;33.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:15;Termine
869;Conversion VB6 des outils technologiques;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73206;Conversion des outils supportant les activités d'exploitation de la Vice-présidence aux technologies de l'information développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-04-01;2011-12-31;2009-04-01;2012-12-31;850000;799400;530700;268700;70;10.0;0.0;2.06;36.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:56;Vert
505;Conversion VB6 des systèmes administratifs et de soutien;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73001;Conversion des systèmes administratifs et de soutien développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-05-01;2012-12-31;2009-05-01;2013-12-31;3574000;2619000;1407200;1211800;55;10.0;0.0;3.52;27.4;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:58;Vert
506;Conversion VB6 des systèmes du Contrôle routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73301;Conversion des systèmes du Contrôle routier développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-02-01;2012-12-31;2009-02-01;2013-06-30;7341300;0;4446600;2894700;78;10.0;0.0;6.46;12.7;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 15:59;Vert
868;Conversion VB6 des sytèmes du Fonds d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73104;Conversion des systèmes du Fonds d'assurance développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .Net de Microsoft.;2009-01-01;2011-12-31;2009-01-01;2012-12-31;4739500;4642000;4448400;193600;96;10.0;0.0;2.49;33.4;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:00;Vert
1042;Environnement de développement cible;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;1;Phase 1 de l'environnement de développement cible;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;324000;0;162219;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé à la date prévue;2012-03-31;2012-06-15 14:23;Termine
860;Facturation des services dispensés aux municipalités et autres organismes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;70007;Mise en place d'un progiciel financier pour remplacer le système actuel de facturation des services dispensés aux municipalités, aux organismes publics et au secteur privé.;2006-08-14;2009-12-31;2006-08-14;2012-05-31;1385200;2606800;1978600;628200;81;10.0;0.0;0.0;71.4;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:09;Vert
859;Modernisation de la radiocommunication pour la voix et les données RENIR;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;69307;Modernisation du système de radiocommunication des contrôleurs routiers en lien avec la mise en place du Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR) et du rehaussement du réseau de transmission de données de 2e génération (RTD-2G).;2006-01-01;2009-12-31;2006-01-01;2012-12-31;1675700;4248300;3319200;929100;95;10.0;0.0;0.0;75.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:16;Vert
511;Modernisation système de billetterie et réservations;Société des traversiers du Québec;Transports;TI2010-02;Remplacer les systèmes de gestion de la billetterie et de réservations pour les traverses tarifées de la STQ par une nouvelle solution intégrée. Le système devra s'adapter aux réalités différentes des traverses en terme de produits, tarifications, processus de vente et de perception, horaires, logistique, etc.;2010-01-18;2011-01-31;2010-01-18;2012-12-28;545000;1162944;792455;370489;60;10.0;0.0;0.0;184.5;"La STQ a ramené la portée du projet le plus près possible de ce qui était prévu initialement, sans mettre en péril les développements en cours. 

Sommairement, les éléments restants sont l’implantation du nouveau logiciel à bord du N.M. Camille-Marcoux et à la traverse de Québec.

Les autres opportunités d’améliorations et d’optimisation seront reportées à des projets ultérieurs.

Une reddition de compte de l’évolution de ce projet sera faite régulièrement au conseil d’administration de la STQ afin de s’assurer qu’il soit complété dans le respect des dates et du coût révisé. 
";2012-03-31;2012-06-07 17:07;Jaune
483;Ajustements SPNE - Mode de transmission;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5010;"Répondre à l'exigence de l'Agence du Revenu du Canada portant sur le transfert des données de façon électronique dans le cadre des ajustements pour le ""Supplément à la Prestation nationale pour enfant (SPNE)""";2009-01-30;2010-03-01;2009-01-30;2012-03-14;50300;330000;304294;0;90;10.0;0.0;0.0;189.0;Le projet est abandonné car le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et l'Agence de Revenu Canada (ARC) ne sont pas parvenus, pour des raisons juridiques, à conclure une entente sur l'utilisation de l'infrastructure à clé publique (ICP)appartenant à l'ARC. Toutes les activités restantes en lien avec l'implantation ont été arrêtées. Une solution temporaire a été mise en place pour assurer le transfert de données avec l'ARC. Par ailleurs, des travaux sont en cours avec Revenu Québec pour avoir accès et utiliser leur plate-forme d'échange.;2012-03-31;2012-06-14 16:13;Suspendu
1039;Fonctionnalités essentielles;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;3;Ajout de nouvelles fonctionnalités d'affaire à la solution RISE: les problématiques d'impression, la qualification, le RRPE, les extractions des fichiers actuariels.;2011-01-03;2011-11-30;2011-01-03;;1725000;1507160;511800;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:29;Termine
1041;Migration à Vista 2011;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;5;Migration de 933 postes de travail à Vista 2011.;2011-01-05;2011-06-30;2011-06-30;;240145;167170;167170;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:35;Termine
71;Évolution de la place d'affaire du CLDC;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRH;Le CLDC travaille actuellement à faire évoluer sa place d'affaires électronique de façon à introduire l'apprentissage virtuel dans son offre de service et en faire une infrastructure technologique partageable avec les MO. Le volet partageable du projet est toujours en cours d'autorisation au Conseil du trésor (500 k$).;2010-10-01;2014-06-30;2010-10-01;2014-06-30;1423800;1423800;614348;809452;45;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:36;Vert
949;Gestion de la désuétude des serveurs applicatifs et de bases de données de l'environnement informationnel EI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Gestion de la désuétude des serveurs de l'environnement informationnel servant aux MO à générer de l'information de gestion.;2011-04-01;2012-06-01;2011-04-01;2012-06-01;1407400;946548;946548;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:36;Termine
1122;Loi 129 Modification au règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75401;Application des modifications réglementaires visant principalement à harmoniser les règles québécoises à la norme canadienne en matière de vérification sommaire du véhicule.;2011-03-01;2013-12-31;2011-04-15;;1340100;0;132300;1207800;17;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:13;Vert
922;Intégration de la Sûreté du Québec dans la phase SGR2 de la solution SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase SGR2-Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR, ce projet vise à développer des adaptations pour répondre aux besoins spécifiques de la Sûreté du Québec en vertu de la Loi sur la police.;2007-09-01;2010-06-30;2008-09-01;2014-05-01;8450000;8450000;7004800;1445200;83;10.0;0.0;0.0;135.8;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:39;Vert
1126;Remplacement des équipements d'encartage pour le permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75002;Remplacement des équipements d'encartage liés à la production des permis de conduire en raison de leur désuétude.;2011-02-14;2012-12-31;2011-02-14;;700000;0;394400;305600;30;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-15 16:26;Vert
915;Mise à niveau DB2 v8 à v10 et outils;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA3087 01 02;"PGIT 2010-2011 : le projet vise le passage de DB2 V8 vers DB2 V9.  À la demande de la RRQ, le projet a été décalé au début de 2011. À l'automne 2010, IBM a annoncé un chemin de migration direct de la version 8 vers la version 10. La RRQ a indiqué qu’elle désirait cette migration vers la version 10 de DB2. Ce rehaussement devrait s’étendre sur 12 mois.
TRAVAUX : Analyse d'impacts sommaire, installation de DB2 V10, rehaussement des outils: DBA-Xpert,InfoRefiner, The monitor, Strobe DB2, MXG.

Note:  Compte tenu qu'un logiciel de la PFI de la Régie des rentes du Québec ne supporte pas DB2 V10, ce projet vise maintenant la version V9.";2011-04-19;2011-12-12;2011-04-19;2013-03-31;421000;421000;179444;228012;45;10.0;0.0;0.0;200.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:40;Vert
946;Mise à niveau des serveurs de Service Center;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Mise à niveau des infrastructures technologiques de l'outil servant à la circulation et à la gestion des demandes de service des MO et des réponses de la DGSAGIR.;2011-05-01;2012-07-01;2011-05-01;2012-07-01;325250;305154;262454;42700;86;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:40;Vert
883;Amendements règlementaires - Subrogation PAL;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5127;Amendements règlementaires - Subrogation des pensions alimentaires. Support informatique permettant de supporter l'augmentation du montant d'exclusion de pension alimentaire.;2010-11-09;2011-03-31;2010-11-09;2011-11-25;350000;285000;239929,4063;0;100;10.0;0.0;0.0;167.1;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 08:44;Termine
920;Mise en place de l'environnement VSTFS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA4150;Le projet vise à pallier la désuétude du logiciel VSS pour assurer la gestion du code source (éléments de programmation) des applications développées à la VPSI. Il vise également à optimiser le processus de développement en l'alignant sur les bonnes pratiques dans le domaine. Le projet touche toutes les équipes de développement du CSPQ et apportera une standardisation et une normalisation des façons de faire qui favorisera une plus grande agilité dans le développement de sytèmes d'information et par le fait même, une économie pour les clients du CSPQ.;2011-04-01;2012-07-31;2011-04-01;2013-03-31;581000;866744;470144;396600;40;10.0;0.0;0.0;50.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:52;Vert
462;Crédit d'impôt pour la solidarité;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5107;Crédit d'impôt pour la solidarité : mise en place des échanges mensuels avec Revenu Québec et arrêt des versements anticipés de la TVQ;2010-06-07;2011-11-30;2010-06-07;2012-03-31;1600000;0;1454949,75;0;100;10.0;0.0;4.46;22.7;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 08:59;Termine
1046;Système intégré d'information de justice étape 1 - Criminel et pénal;Justice;Justice;SIIJ;"Le projet SIIJ a été initié en 1999 dans le but d’accroître la sécurité du public en assurant une meilleure circulation des informations entre les intervenants. Ce système permettra, en tout temps, la production et l’échange électronique d’informations fiables entre les acteurs de l’administration de la justice en matière criminelle et pénale, civile et jeunesse, de façon à ce que les systèmes puissent communiquer entre eux, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il remplacera plusieurs systèmes existants de la Justice et de la Sécurité publique quasi désuets.
Suite à l’analyse préliminaire du projet ainsi qu’à une étude d’opportunité,la solution retenue en juin 2004 consistait à récupérer deux systèmes de la Colombie-Britannique et les adapter. Ces systèmes sont: le système JuLien pour le MJQ et le DPCP; le système Sentinelle (CORNET) pour le MSP. 
Il avait également été convenu de commencer par le volet criminel et pénal (adulte et jeunesse.";2006-04-01;2013-04-30;2007-04-02;2012-03-01;0;77000000;0;0;10;10.0;0.0;10.0;0.0;Voir D. PORTÉE DU PROJET;2012-03-31;2012-06-12 07:44;Suspendu
921;Mise en place de l'outil de gestion de projet EPM à la VPTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-IAGP2473;Mise en place d'un environnement de gestion de projet intégré basé sur la solution MS Enterprise Project Management (EPM 2007) et ce, à la grandeur de la VPSI. La portée concerne les processus de planification, d'exécution, de surveillance et de maîtrise ainsi que la fermeture des projets.;2010-03-23;2012-02-29;2010-03-23;2012-06-30;1993764;2368764;2081737;300000;90;9.84;0.55;5.54;17.3;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:53;Vert
465;Dossier Citoyen - Livraison 2011-2012;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;RQAP5119;Le service d'authentification clicSÉQUR - Citoyens permet actuellement au citoyen qui le désire d'obtenir un identifiant pour accéder aux services en ligne de huit M/O, dont le RQAP. Le dossier citoyen permet au citoyen de naviguer facilement d'un service à l'autre (mais le citoyen doit s'authentifier pour chacun des services utilisés).;2010-11-24;2012-03-31;2010-11-24;;210000;100000;93725,35938;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 09:00;Termine
458;Gestion documentaire des dossiers du recouvrement;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;CROP5093;Ce système a pour but de mettre en place un site SharePoint dédié à la gestion des documents numérisés opérationnels du Centre de recouvrement du MESS. ;2010-01-10;2010-12-01;2010-01-10;2012-05-31;190400;204000;131449;5000;95;10.0;0.0;0.0;168.2;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 09:01;Vert
491;PAAS - Nouveau programme;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5100;PAAS - Nouveau programme Mise en place du nouveau PAAS-Action. ;2010-03-01;2012-01-31;2010-03-01;2012-02-21;200100;600144;362198,1875;0;100;10.0;0.0;9.04;3.2;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 09:01;Termine
76;Plan d'évolution CTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZC2981;Projet visant des travaux majeurs dans les centres de traitement du CSPQ (une vingtaine de sous-projets). En 2011-2012, le projet couvre la mise en place d'un lien fibre optique entre le 1500 Cyrille-Duquet et le 425 St-Amable, l'accroissement de l'entrée électrique du 1500 Cyrille Duquet, le délestage de la salle du 14e au 800 D'Youville et au centre de traitement de Cyrille-Duquet ainsi qu'un projet pilote de secteur à haute densité de serveurs.;2010-10-01;2014-03-01;2010-10-01;2014-03-01;9239500;9239500;1564594;7635406;35;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:02;Vert
951;Redondance de la zone de gestion;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Gestion de la désuétude et augmentation de la disponibilité des principales composantes de la zone de gestion hébergeant les composantes technologiques requises au soutien de SAGIR. Projet en démarrage, processus d'acquisition en élaboration.;2011-10-01;2012-12-01;2011-10-01;2012-12-01;485000;244411;76111;168300;31;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:04;Vert
952;REL 4 Phase A;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRH;Projet visant la première étape du projet d’intégration du système de gestion de concours au système de recrutement en ligne;2011-05-01;2012-03-31;2011-05-01;2012-08-04;600000;600000;450000;0;100;10.0;0.0;1.88;37.5;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:05;Termine
947;Remplacement des unités de stockage;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;Gestion de la désuétude et augmentation de la capacité des unités de stockage de données.;2011-05-01;2016-12-01;2011-05-01;2016-12-01;10792000;3564154;1690393;1873761;47;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:06;Vert
880;Refonte des systèmes TAQ et EMS;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;UCRE1075;Les modifications apportées par la Loi sur la justice administrative et autres dispositions législatives visent à simplifier le processus actuel de révision administrative afin que les délais d'attente des citoyens soient considérablement réduits. ;2006-04-07;2012-11-15;2006-04-07;2014-05-31;2426100;913766;527788;385978;41;10.0;0.0;4.34;23.3;Une rencontre avec le DSI et le directeur de projet permettra d'identifier les mesures à mettre en place.;2012-03-31;2012-06-15 09:17;Jaune
885;Relevés fiscaux 2011 - Aide financière de dernier recours - PAAS;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF5036;Projet annuel de production de relevés fiscaux pour l'aide financière de dernier recours et PAAS.;2011-02-01;2012-01-01;2011-02-01;;200000;625000;579008;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 09:07;Termine
891;Relevés fiscaux 2011 - Emploi;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5027;Production des relevés fiscaux (feuillets T4 A au Fédéral et relevés 1 au Provincial)relatifs aux programmes d'emploi pour l'année fiscale 2011.;2010-08-01;2012-01-13;2010-08-01;;200000;385000;282642,2188;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 09:07;Termine
918;Services de relais et boîtes de courriel à la VPTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA3188;Réaliser le rapatriement à la VPSI du CSPQ du service de relais et des boîtes de courriels offert par la DGRT aux MO ne possédant pas leurs propres serveurs de courriels.;2011-03-01;2011-06-01;2011-03-01;2012-03-01;351500;478132;400532;77600;85;10.0;0.0;0.0;294.3;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:11;Vert
882;Relevés fiscaux 2011 - Programme Alternative jeunesse;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5025;Projet annuel de production des relevés fiscaux 2011 pour le programme Alternative jeunesse.;2010-08-01;2012-01-13;2010-08-01;;200000;265000;278540,7188;0;100;8.47;5.11;10.0;0.0;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 09:08;Termine
77;Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources SAGIR Phase SGR2 - Gestion des ressources humaines;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR ;"La phase SGR2 - Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR - vise la modernisation de l'ensemble des pratiques et outils de gestion des ressources humaines, à l'exception de ceux concernant la dotation (phase SGR3) et du calcul de la paie (phase SGR7). Ce projet est un développement de type traditionnel/progiciels et services web transactionnel et informationnel.

(Numéro d'assignation : 147930500, 147930501, 147930502, 147930504, 147305010, 147305011, 147305012 et 147305014)";2007-09-01;2010-06-30;2008-09-01;2014-05-01;103800000;103800000;74642600;29157400;57;10.0;0.0;0.0;135.8;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:12;Vert
884;Relevés fiscaux 2011 - Supplément à la prime au travail;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;EQSI5029;Relevés fiscaux 2011 pour le Supplément à la prime au travail.;2011-02-01;2012-01-31;2011-02-01;;200000;0;141553,125;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 09:08;Termine
313;Infrastructures technologiques - Évolution;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;I-996;Ce projet regroupe les budgets nécessaires à la mise à niveau et à l'évolution des composantes technologiques des infrastructures ministérielles, concernant notamment le déploiement de logiciels (ZenWorks), le rafraîchissement des serveurs de production, la virtualisation des serveurs (SVC), une capacité de réseautage sans fil et des contrôleurs de communication (CISCO).;2009-04-01;2012-03-30;2009-04-01;;2106900;0;965104;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable.;2012-03-31;2012-06-15 09:59;Termine
316;Mise à niveau réseautique;Éducation, Loisir et Sport;Éducation, Loisir et Sport;I-1076;Ce projet vise le remplacement des équipements et infrastructures qui supportent le réseau informatique ministériel. Les équipements actuels arrivent à la fin de la période de support offert par le fabricant. Les solutions de remplacement doivent être évaluées en fonction des obligations de performance, de sécurité et de haute disponibilité de ces infrastructures nécessaires au fonctionnement des opérations et des applications ministérielles.;2010-04-01;2012-03-30;2010-04-01;;763500;0;658440;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable.;2012-03-31;2012-06-15 09:59;Termine
1128;Amélioration des mécanismes de support à la réalisation des réclamations et des notes de crédits;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;SRAF1296;Le projet a pour but de développer de nouvelles fonctionnalités au système d'aide financière de dernier recours (AFDR) afin de rendre disponibles aux agents de nouveaux mécanismes qui leur permettront d'établir plus facilement une réclamation et une note de crédit.;2011-11-07;2013-01-25;2011-11-07;;1186000;0;292110;398361;42;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet.;2012-03-31;2012-06-15 08:52;Vert
325;Plan annuel géomatique (DRI-12);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800204;Développement d'outils pour faciliter l'échange interministériel d'informations géographiques.;2009-04-01;2010-03-31;2009-04-01;2012-03-30;916062;0;945194;0;100;9.05;3.18;0.0;200.4;.;2012-03-31;2012-06-14 16:43;Termine
320;SENV - Suivi environnemental (DRI-09);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800120;"Le système SENV vise à effectuer la gestion et l'exploitation des données liées au suivi environnemental des industries et autres clientèles assujetties à des obligations réglementaires.
Il rend disponible un service en ligne permettant à ces dernières de gérer et de transmettre les données relatives aux suivis environnementaux qu’elles effectuent en vertu de réglementations provinciales et fédérales.
Les données ainsi recueillies sont utilisées pour vérifier la conformité des entreprises dont les activités peuvent avoir un impact sur l’eau, l’air ou le sol, ainsi que pour produire les bilans de conformité annuels par secteur d’activité.";2008-04-01;2011-03-31;2008-04-01;2012-03-30;3483344;3468322;3638985;0;100;8.52;4.92;2.48;33.5;.;2012-03-31;2012-06-14 16:21;Termine
321;CESPA - Intégration du progiciel DR-DAS (DRI-14);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800192;"Intégration du progiciel ""Données Acquisition Système"" (Dr-DAS) au système de contrôle et de suivi des polluants atmosphériques (CESPA), afin de suivre l'état des échantillonneurs, contrôler et valider leurs données, analyser et mettre en relation les données sur les conditions d'opération et de fonctionnement.";2008-04-01;2012-03-30;2008-04-01;;563327;585525;585300;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-14 16:23;Termine
339;Interface ACCPAC - Système d'information (DRI-58);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800077;Développement d'une interface avec le progiciel ACCPAC;2011-04-01;2013-03-29;2011-04-01;2012-03-31;169464;183600;175778;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-14 16:28;Termine
957;Journalisation et élimination des accès aux données de production (DRI-32c);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800000;Le projet consiste à accroître la journalisation des transactions d'accès aux données de production des systèmes.;2011-04-01;2013-03-29;2011-04-01;2012-03-30;411089;0;410076;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-14 16:29;Termine
342;Poursuite du développement des nouveaux services communs de la DRIM (DRI-32e);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800000;Le projet consiste au développement des nouveaux services web(.NET)communs pour l’ensemble des systèmes informatiques du Ministère.;2011-04-01;2012-03-30;2011-04-01;;117488;0;117106;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-14 16:44;Termine
330;Rehaussement des infrastructures de stockage (DRI-31);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800052;Ce projet vise la mise à jour des infrastructures stratégiques de stockage du siège social qui supportent une large part de l'ensemble des espaces magnétiques requis au Ministère pour le stockage des données, courriels, documents, programmes, etc.;2010-04-01;2015-03-31;2010-04-01;;967550;0;489729;199003;71;10.0;0.0;10.0;0.0;Compromet les projets et activités requérant de l'espace magnétique de stockage des données, courriels, documents, programmes.;2012-03-31;2012-06-15 08:32;Vert
329;Remplacement de la connexité des réseaux locaux (DRI-30);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800060;Ce projet vise le remplacement rendu nécessaire de l'ensemble de la connexité des réseaux locaux du MDDEP.;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;;1400000;0;238486;1161514;17;10.0;0.0;10.0;0.0;Déséquilibre entre les capacités de communication des postes de travail et serveurs, versus la capacité de transport des réseaux.  Risques de pannes ou de bris de service occasionnés par la désuétude des équipements.;2012-03-31;2012-06-15 08:33;Vert
1129; GMDR - Gestion des matières dangereuses et résiduelles - Suivi environnemental - (DRI-04);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800090;En vertu du Règlement sur les matières dangereuses, les entreprises concernées sont tenues de transmettre au Ministère, selon leur statut, un rapport ou un bilan annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles. Le système GMDR permet aux entreprises de saisir les informations requises par le Règlement. Ensuite le Service des lieux contaminés et des matières dangereuses (SLCMD) traite les données transmises par les entreprises participantes. ;2012-01-01;2012-07-31;2012-01-01;;255296;0;165683;89613;61;10.0;0.0;10.0;0.0;La technologie qui supporte le système informatique actuel est désuète : Access 97. Les ajustements au système sont complexes et sa fiabilité risque d'être compromise.;2012-03-31;2012-06-15 08:29;Vert
1131;Modification au règlement d'exploitation agricole - (DRI-61);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800201;Le MDDEP doit effectuer une vérification complète des bilans de phosphore. Tous les exploitants doivent être vérifiés annuellement et les cas non conformes sont référés au MAPAQ et à la FADQ à l’intérieur d’une courte période qui suit la date limite de réception des bilans.;2012-01-01;2012-09-27;2012-01-01;;180000;0;89581;90419;46;10.0;0.0;10.0;0.0;Les conséquences d'un arrêt du service de la prestation électronique de services sont particulièrement critiques durant la période avoisinant l'échéance prescrite par le Règlement sur les exploitations agricoles.;2012-03-31;2012-06-15 08:31;Vert
295;Notes aux états financiers;Finances;Finances;CF003;Vise à implanter une solution pour obtenir des entités du périmètre comptable les renseignements complémentaires aux états financiers afin de produire les notes publiées dans les comptes publics du gouvernement du Québec.;2010-04-01;2011-09-01;2010-04-01;2011-11-09;600000;669000;663868;0;100;10.0;0.0;6.3;13.5;aucune mesure n'est requise;2012-03-31;2012-06-20 13:35;Termine
877;Mesure d'écoconditionnalité - Bilan phosphore;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-092;Projet conjoint MDDEP - MAPAQ - FADQ, pour appliquer la règlementation gouvernementale de conformité de la gestion du bilan phosphore.;2011-04-11;2012-03-31;2011-04-11;2012-02-29;119200;240480;230205;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;x;2012-03-31;2012-06-15 10:28;Termine
218;Programme Agri-Québec;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-098;Le projet consiste à mettre en place le système qui supportera l'administration du nouveau programme Agri-Québec.;2010-04-01;2011-12-31;2010-06-01;2012-02-29;468900;975370;985352;0;100;9.69;1.02;7.18;9.4;x;2012-03-31;2012-06-15 10:29;Termine
857;Traitement des données d'assurabilité en provenance d'ATQ;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-104;Le projet vise à déterminer la période de possession des animaux à partir des données de traçabilité recueuillies par ATQ.;2011-04-01;2012-03-31;2011-06-01;2013-03-31;874700;890000;504616;385384;57;10.0;0.0;0.0;99.6;x;2012-03-31;2012-06-27 14:16;Vert
1132;Ajustements requis aux systèmes ATQ;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-105;"Des ajustements doivent être apportés aux systèmes ATQ, par ATQ, pour faciliter le jumelage des clientèles et l'identification de la propriété des animaux en fonction des contrats d'assurance ASRA de la FADQ afin que la FADQ puisse utiliser les données de traçabilité d'ATQ pour déterminer le volume assurable dans les produits ""Veaux d'embouche"" et ""Agneaux"" du programme ASARA. Le projet inclut également le développement d'un mécanisme d'échange de données entre ATQ et la FADQ.";2011-02-01;2011-12-31;2011-06-01;2012-10-31;435000;0;352937;82063;81;10.0;0.0;0.0;91.2;x;2012-03-31;2012-06-15 10:26;Vert
1133;Rationalisation des infrastructures communes de prestation électronique de service (IC-PES) Phase 2;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;ITZA4348 et ITZA4243;"La phase 2 du plan de rationalisation de l'IC-PES vise à diminuer le déficit résiduel suite à la phase 1. Un bilan des services de l'inforoute et un bilan des applications de l'IC-PES ont permis d'identifier les pistes d'amélioration suivantes:

  1. Automatisation des tâches d'exploitation ;
  2. Consolidation des infrastructures communes ;
  3. Rationalisation applicative ;
  4. Repositionnement face aux services de l'inforoute.";2012-03-31;2015-12-31;2012-03-31;2015-12-31;5450000;5450000;429684;5020316;5;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:03;Vert
291;Transmission électronique des états financiers des réseaux (TRANSMI);Finances;Finances;CF-008;Le projet de Transmission électronique système à système des états financiers des réseaux a pour objectif de mettre en place les processus et les outils permettant la gestion des transmissions électroniques des données des états financiers des réseaux des agences, des établissements et des commissions scolaires. Les processus couvrent autant la gestion des versions, la concordance des données entre les réseaux et le Contrôleur des finances et l'analyse des données transmises. Réalisation de la phase 1 laquelle correspond à la transmission des données des commissions scolaires.;2011-03-01;2012-04-01;2011-03-01;2012-05-31;880000;460000;414872;45128;90;10.0;0.0;5.9;15.5;aucune mesure n'est requise;2012-03-31;2012-06-20 13:35;Vert
1134;Gestion des incidents des problèmes des demandes et des incidents Helpdesk (GIPR);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;ITZA3207;Ce projet vise le remplacement des outils de gestion des TI actuels (devenus désuets)par un outil unique et intégré en s'appuyant sur une révision des processus actuels et leur intégration pour en faire des processus cohérents et conformes aux bonnes pratiques (ITIL v3).;2011-04-30;2015-03-31;2011-04-30;2015-03-31;5410000;5410000;1068946;4341054;15;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:38;Vert
1135;Consolidation de l'exploitation;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-juin;Consolidation de l'exploitation des systèmes de la CARRA qui fait suite au rapatriement de la solution RISE. ;2012-01-04;2015-06-30;2012-01-04;;3292650;0;381625;2911025;11;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:47;Vert
165;Intégrer à GIC des documents numériques         dossier photos;Régie du bâtiment du Québec;Travail;8;Permettre aux utilisateurs autorisés de joindre des documents numériques (images et fichiers de différents types) au système GIC et de les consulter.;2010-07-01;2011-12-12;2010-07-01;;179065;0;139056;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucune;2012-03-31;2012-06-08 08:55;Termine
180;Intégrer dans GIC le processus de suivi des mesures de l'opération resserrement auprès des entrepreneurs;Régie du bâtiment du Québec;Travail;21;Ajout d'une fonctionnalité au système GIC afin de répondre aux changements règlementaires sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction. Permettra de vérifier les antécédents judiciaires des entrepreneurs en construction...;2010-05-01;2012-05-31;2010-05-01;;489200;0;485600;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucune;2012-03-31;2012-06-08 08:57;Termine
1136;Outils d'exploitation de réseaux (phase 1);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI_ITZA2503;Mise en place d'une console de surveillance de disponibilité et de performance unique pour toutes les composantes des réseaux du CSPQ et de nos clients. Cet outil facilitera le diagnostic des pannes, la gestion de la capacité et la planification des projets réseau en offrant à nos analystes des données fiables et à jour sur l'état de notre réseau.;2012-01-31;2012-12-31;2012-01-31;2012-12-31;423323;423323;102179;321144;20;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:01;Vert
1137;Rehaussement des infrastructures de virtualisation;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-août;Le projet vise à virtualiser la majorité des serveurs actuels de la CARRA. Ceci pour tenir compte d'une nouvelle approche qui consiste à livrer aux utilisateurs des services technologiques plutôt que des infrastructures ou des applications.;2012-01-04;2015-06-30;2012-01-04;;4308532;0;219838;4088694;5;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:39;Vert
879;Jeux et manèges;Régie du bâtiment du Québec;Travail;99;Suite aux obligations législatives d'encadrer les jeux et manèges, des développements informatiques sont nécessaires.;2011-09-08;2012-05-31;2011-09-08;;239515;0;192006;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucune;2012-03-31;2012-06-08 08:58;Termine
1138;Rehaussement des infrastructures réseau des représentations du Québec à l'étranger;Relations internationales;Relations internationales;Rehaussement des infrastructures à l'étranger;Mise à niveau de Windows 2003 server à la version 2008 R2 des infrastructures des différentes représentations du Québec à l'étranger;2012-02-01;2014-03-31;2012-02-01;;170550;0;13400;157150;15;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucune mesure particulière à prendre;2012-03-31;2012-06-14 10:09;Vert
1139;Évolution et rehaussement des infrastructures technologiques;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-mai;Le projet s'échelonne sur plusieurs phases de réalisation et permettra de mettre en place une stratégie de réalisation pour toutes les phases. Cette stratégie devra s'arrimer aux calendriers de livraisons des systèmes de mission et de soutien à la mission.;2012-01-04;2016-06-30;2012-01-04;;8217020;0;111224;8105796;2;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet a débuté en janvier et devrait se terminer en juin 2016.;2012-03-31;2012-06-15 14:28;Vert
1140;Révision des modes de paiements;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-058;Le projet consiste à offrir à la clientèle la possibilité d'effectuer des paiements à la FADQ par Internet, téléphone et au Guichet automatique.;2009-05-01;2011-12-31;2010-07-01;2012-09-30;160500;320000;153407;165000;48;10.0;0.0;3.4;28.0;x;2012-03-31;2012-06-15 10:30;Vert
1141;Mise en place d'un réseau sans fil au siège et à l'étranger;Relations internationales;Relations internationales;Réseau sans fil;Installation d'un réseau sans fil au siège et dans les représentations du Québec à l'étranger.;2012-04-01;2013-03-31;2012-04-01;;257680;0;28425;229255;10;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucune mesure particulière à prendre;2012-03-31;2012-06-14 10:07;Vert
216;Refonte des communications écrites avec le client (SCEC);La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-063;Le projet vise à revoir les communications écrites avec le client afin de créer un entrepôt de documents.;2008-10-01;2011-12-31;2009-10-01;2013-03-31;380600;496448;439427;57021;88;10.0;0.0;1.75;38.3;x;2012-03-31;2012-06-15 10:29;Vert
224;Migration des serveurs Novell vers Microsoft;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;TI-07;Le projet consiste à effectuer la migration des serveurs du siège social et du réseau des centres de services pour passer de la technologie Netware à Microsoft.;2010-05-01;2011-05-01;2010-05-01;2011-12-31;300400;353700;357248;0;100;9.7;1.0;0.0;67.3;x;2012-03-31;2012-06-15 10:29;Termine
1034;États financiers et paie;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2;Optimisation de la production de la paie. Production des états financiers de 2010 et de 2011;2011-06-01;2012-01-31;2011-06-01;2012-02-15;315500;449900;391680;58220;100;10.0;0.0;7.93;6.9;Projet terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:25;Termine
1036;Travaux annuels;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;8;Plan de consolidation des productions annuelles et des extrants;2011-02-18;2012-01-31;2011-02-18;2012-01-31;2734411;0;1616177;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-15 14:46;Termine
228;Mise en oeuvre de la détermination du volume assurable;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-087;Le système vise à supporter la mise en oeuvre de la détermination du volume assurable dans les produits veaux d'embouche et agneaux pour les animaux adultes et leurs descendants.;2008-12-01;2011-04-30;2009-03-01;2012-12-31;582700;476000;423935;52063;93;10.0;0.0;0.0;69.2;x;2012-03-31;2012-06-15 10:29;Vert
890;Entretien et développement des systèmes informatiques de la Régie;Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;AOP-2010-S-100;Constituer un bassin de ressources pour conseiller et supporter la Régie en vue d'assurer l'entretien et le développement de ses systèmes informatiques et de produire une documentation appropriée. ;2010-10-01;2013-09-30;2010-10-01;2013-09-30;321192;0;182189,0938;132002,9063;57;10.0;0.0;10.0;0.0;Non applicable;2012-03-31;2012-06-07 11:24;Vert
1142;Mise en place de la nouvelle infrastructure de bastion de l'ICPES;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;ITZA4199;L'infrastructure de sécurité de la salle d'hébergement du CSPQ et de nos clients en place depuis 15 ans est désuète, à un coût récurrent élevé et ne permet pas de répondre à notre croissance. Le projet a pour objectif de doter le CSPQ d'une infrastructure de sécurité récente et moins dispendieuse à opérer.;2011-07-31;2012-06-30;2011-07-31;2012-10-31;888013;888013;597827;290186;68;10.0;0.0;2.0;36.7;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 09:59;Vert
1143;Solution tactique de prise de copies de sécurité;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;ITZA4275;Rehaussement de la solution de prise de copies de sécurité pour le site du 425 St-Amable afin d'assurer le recouvrement des données en cas de bris d’équipements ou de corruption des données et d'assurer le recouvrement des serveurs et des données en cas de désastre ou de perte du centre de traitement.;2011-07-31;2012-09-30;2011-07-31;2012-09-30;804485;804485;236639;567846;25;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:14;Vert
279;Implanter un nouveau système de gestion;Commission d'accès à l'information;Conseil exécutif;406-06-07;Implanter un nouveau système de gestion des dossiers mieux adapté aux besoins de la Commission d'accès à l'information et apte à offrir aux citoyens des services mieux adaptés et plus efficaces. ;2009-12-01;2013-03-31;2009-12-01;2012-12-31;1705000;1705000;1128400;576600;58;10.0;0.0;10.0;0.0;N/A;2012-03-31;2012-06-08 13:46;Vert
1144;Solution partagée d'accès à distance VPN (VPSI);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;ITZA3056;Mise en place d’une nouvelle solution d'accès distant de mode VPN/IPSEC afin de trouver un équilibre entre les besoins de sécurité et la convivialité pour les clientèles utilisatrices des solutions d’accès distant.;2012-01-31;2013-03-31;2012-01-31;2013-03-31;601878;601878;167601;434277;13;10.0;0.0;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-14 10:13;Vert
196;Automatisation du déploiement des logiciels sur les postes de travail - Troussage;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;163;"Inventaire des logiciels installés au MAPAQ.
Produire une liste des logiciels supportés au ministère.
Produire une trousse de déploiement pour chacun des logiciels supportés.
Pour deux sites pilotes (Blainville et Gatineau): Réduire le nombre de logiciels différents installés sur les postes de travail et uniformiser les versions des logiciels installés.
";2011-01-01;2011-12-31;2011-04-01;2011-11-30;332200;328400;328400;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 13:53;Termine
184;Banque d'information sur les pêches maritimes;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;61;Développer un comptoir de données comportant l'ensemble des informations sur les pêches maritimes au Québec pour en faciliter l'information de gestion et l'aide à la prise de décision;2010-04-01;2011-09-30;2010-04-01;2012-01-31;530100;1011100;958100;0;100;10.0;0.0;4.5;22.5;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 13:57;Termine
193;Gestion et partage des connaissances tacites;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;97c;Vise à soutenir et à faciliter le partage de l'expertise et des connaissances au sein du MAPAQ avec les partenaires de l'industrie bioalimentaire et ce, dans un contexte d'attrition du personnel.;2008-09-01;2013-03-01;2008-09-01;2012-03-31;385000;107800;107800;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Les développements ultérieurs seront financés par les budgets de fonctionnement. Les outils technologiques sont en place et opérationnel.;2012-03-31;2012-06-19 14:01;Termine
183;Gestion intégrée des documents (réalisation);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;97b;"Gestion intégrée des documents papier et électronique ayant comme objectifs le partage et le décloisonnement de l'information. Il vise une gestion efficace du patrimoine de connaissances.
Il s'agit d'un des dossiers structurants du MAPAQ.";2007-09-01;2010-06-30;2010-01-05;2012-06-29;963000;1237500;1216100;21400;99;10.0;0.0;0.0;70.9;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 14:04;Vert
210;Modernisation de la téléphonie;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;19;Mise en place de la téléphonie IP ainsi que de la visioconférence IP. Mettre en place les 20 sites prévus en téléphonie IP. Installer un pont de visioconférence IP pour desservir les 19 terminaux en région.;2006-09-01;2012-03-31;2006-09-01;2012-03-31;4200000;2418600;2418600;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 14:08;Termine
1146;Support au développement;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;12-nov;Le projet consiste à actualiser l'offre et la prestation de services de la Division du support au développement dans une perspective d'optimisation globale des activités entourant l'évolution et le développement des systèmes de la CARRA.;2012-03-15;2014-12-30;2012-03-15;;876000;0;14656;861344;1;10.0;0.0;10.0;0.0;Appel d'offres en publication pour obtenir les services d'un fournisseur.;2012-03-31;2012-06-15 14:44;Vert
185;Projet d'évolution de l'application supportant le Programme de crédit de taxes foncières et agricoles (PCTFA);Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;140;Optimiser la solution mise en application en 2007, par la révision des éléments qui sont incomplets ou absents, suite à la livraison de la 1ère phase du programme (projet Flora-Taxes), et qui présentent des risques quant à la fiabilité des résultats;2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2012-05-31;2864300;2465500;2465500;0;100;10.0;0.0;8.32;5.6;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 14:13;Termine
205;Projet de la migration d'Exchange;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;77;Installer Exchange 2007 (version serveur seulement) pour améliorer la sécurité, la confidentialité, la conformité, la performance et la continuité de services.;2010-10-01;2012-03-31;2010-10-01;2012-03-31;600000;345700;345700;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 14:16;Termine
198;Refonte du système informatique du laboratoire de diagnostic en phytoprotection;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;133;Refonte du système informatique du laboratoire de diagnostic en phytoprotection;2010-04-01;2012-03-31;2011-11-07;2012-05-31;400000;270900;270900;0;100;10.0;0.0;7.48;8.4;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 14:18;Termine
954;Rehaussement de la version actuelle d'ArcGIS à la version ArcGIS 10;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;167;"Le projet vise à : - Rehausser la version actuelle sur laquelle repose SIGMA vers ArcGIS 10 (tous les postes) ; - Mettre à niveau le serveur ArcSDE qui couvre la partie gestion de données relationnelles avec ORACLE ; - Révision de la gestion et de l’utilisation des différents niveaux de licences ; - Former adéquatement les pilotes, les développeurs et les utilisateurs sur cette nouvelle version";2011-05-01;2012-03-31;2011-09-15;2012-05-31;150000;113500;113500;0;100;10.0;0.0;5.34;18.3;Aucunes;2012-03-31;2012-06-19 14:23;Termine
358;Modernisation de l'infrastructure d'accès (IA);Justice;Justice;DRC Fiche 2;"Ce projet comprend notamment :
. La refonte du dossier client
·La refonte de certaines transactions de revenus
· La réécriture en .Net de l’application de l’IA compte tenu de la fin du support du langage Visual Basic version 6 (VB6) par la firme Microsoft

Ce projet, en plus de remplacer les technologies qui sont désuètes assurera :

·La conformité à la norme PCI (carte de paiement bancaire)
·L’intégration de la solution de paiement électronique du MFQ à l’application du RDPRM
·La mise en place du transfert de fonds électronique
·La mise en place d’un environnement d’intelligence d’affaires (BI)
·La mise en place de plusieurs fonctions communes ainsi que les processus opérationnels reliées à ces dernières, à savoir :
   o Gestion des dossiers clients
   o Gestion des privilèges utilisateurs
   o Gestion de la conservation
   o Gestion de la télémessagerie
   o Gestion des transactions de revenus
   o Gestion de la surveillance applicative.";2009-01-06;2011-06-30;2009-01-06;2011-11-28;3993600;4152100;4504800;0;100;7.45;8.49;5.66;16.7;Le projet est complété.;2012-03-31;2012-06-12 07:35;Termine
305;Système GDBS (système de gestion des demandes de bourses et de subventions);Fonds de recherche du Québec - Santé;Développement économique, Innovation et Exportation;GDBS;"Un système (GDBS) qui permet de gérer électroniquement la réception des demandes, l'admissibilité, l'évaluation, l'attribution des octrois et le suivi financier est utilisé depuis quelques années. Le présent projet permettra d'améliorer et de bonifier ce système par l'ajout de nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités: Gestion des partenaires, Support multi-équipes, Simulateur de budgets, Rapports subventions, Gestion après octroi, Formulaires de bourses, 
Répertoire de la recherche financée du FRQS.";2010-12-06;2013-03-29;2010-12-06;;489000;0;322686;166316;66;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu.;2012-03-31;2012-06-28 08:16;Vert
111;Mise en place d'un serveur lame (infrastructure réseautique);Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 910;Plusieurs serveurs de la salle de serveurs du Ministère située au 360, rue McGill, Montréal sont ou seront à remplacer au cours des prochaines années. Le projet consiste à acquérir un serveur lame pouvant contenir jusqu'à 16 lames et y transférer en mode virtualisation tous les services desservis actuellement par une quarantaine de serveurs, sur 3 ans.;2009-01-01;2011-12-01;2009-01-01;2012-03-01;504300;0;468515,2188;0;100;10.0;0.0;7.39;8.7;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-12 11:55;Termine
107;Modernisation des environnements et processus de développement en TI ;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 900;Ce projet vise à moderniser les processus de travail, les outils, les guides ainsi que les environnements de développement des systèmes d'information du Ministère. Il prend ses assises sur les principes d'architecture d'affaires et les principes directeurs du Plan directeur des systèmes d'information (PDSI) du Ministère et vise à assurer l'application des meilleures pratiques de l'industrie dans le domaine, à garantir la pérennité des investissements faits dans le cadre du PDSI et à soutenir la modernisation des systèmes.;2010-09-01;2012-06-01;2010-09-01;2012-06-01;480400;0;344605;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-12 11:56;Termine
112;Implantation de la visioconférence;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 811;"Mise en place d'une infrastructure technologique et matérielle capable de supporter la tenue d'entrevues de sélection, entrevues d'évaluation, activités de formation, réunions de travail par visioconférence tant entre les places d'affaires au Québec qu'avec les bureaux d'immigration du Québec à l'étranger. Ce projet comprend toutes les étapes d'analyse depuis l'énoncé de projet jusqu'au déploiement de la solution ou des solutions qui seront retenues 
et ou priorisées.";2009-04-01;2010-12-01;2009-04-01;2011-11-30;979400;0;848139,1875;0;100;10.0;0.0;0.0;59.9;"La date de fin du projet a été révisée en cours de projet, pour une prolongation de 8 mois supplémentaires, 
faisant l’objet d'une demande de modification (DDM 4).  Raisons de la DDM4 : Le CSPQ a annoncé un retard concernant le passage du RETEM vers le RITM, préalable à l’implantation globale de la visioconférence. L’implantation sans ce préalable engendrait un risque important sur le plan de la qualité des échanges et de la capacité du réseau. Par ailleurs, l’équipe projet a proposé une nouvelle approche d’identification d’un processus cible pour les entrevues de sélection par visioconférence, ce qui a engendré de nouveaux délais pour l’implantation du livrable 15.Impact sur le projet: Augmentation des efforts et par le fait même des coûts, dû au maintien de l’équipe projet. La hausse des coûts a eu pour effet de réviser à la baisse les bénéfices escomptés. L’extension du projet pour une période de 8 mois a engendré des activités de suivi non planifiées au début du projet.
";2012-03-31;2012-06-12 11:53;Termine
103;Mise en ligne de la DCS travailleurs qualifiés;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 802;"Ce projet a été mis en oeuvre dans le but d'implanter la demande de certificat de sélection du Québec (DCS) en ligne pour les travailleurs qualifiés et d'y inclure les besoins d'informatisation du Programme d'expérience québécoise.
";2010-02-01;2011-02-01;2010-02-02;2012-05-17;413700;1043900;438329;605571;28;10.0;0.0;0.0;129.0;Le coût initial indiqué représentait le coût soumissionné par la LGS à l'automne 2010. Or, ce contrat a été résilié sur la base de la clause 15.1 qui tient la firme responsable des pertes encourues par la ministre du fait de la résiliation. Ainsi le Ministère a décidé, avec l'accord du Secrétariat du Conseil du trésor, de redémarrer les projets sur la base définie avant l'octroi du contrat.;2012-03-31;2012-06-12 11:55;Suspendu
867;Base de données sur les équivalences de diplômes;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV107;Nettoyage, mise à jour et réorganisation de la base de données sur les diplômes acquis hors du Québec et leur comparaison par rapport au système scolaire Québécois.;2011-04-01;2012-09-01;2011-04-01;2013-01-01;913321;913321;231865;681455;45;10.0;0.0;4.3;23.5;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-12 11:50;Vert
110;Transfert de la plateforme FEL (CSPQ ou autre hébergeur);Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 915;Le Ministère offre présentement des cours de français en ligne pour les immigrants du Québec et les candidats à l'étranger détenteurs d'un CSQ, en attente du visa fédéral. Le ministère a signé un contrat de location de la plateforme de formation SIGAL, d'hébergement et d'information avec Bell Canada le 26 février 2009, pour une durée d'un an renouvelable une deuxième année. Le mandat consiste à effectuer le transfert de la plate-forme (hébergement et exploitation) au CSPQ ou au besoin d'aller en appel d'offres. Un appel d'offres a été fait à l'automne 2010. Bell/Technomédia Formation Inc. ont signé un contrat de 3 ans en janvier 2011.;2009-07-01;2011-02-01;2009-07-01;2014-01-01;317400;431500;304949,2813;58232,01953;75;10.0;0.0;0.0;183.6;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-12 11:57;Vert
109;FEL (phase II) -  Nouveaux modules de formation;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 812;Il s'agit de développement des modules en ligne (e-learning) de stade avancé (en français oral et écrit) et pour certains domaines professionnels (santé, génie et administration). Ces actions sont entreprises afin de faciliter l'accès à un ordre professionnel et au marché du travail aux personnes formées a l'étranger en améliorant la connaissance du français en général et aussi en fonction de leur contexte professionnel.;2008-09-01;2013-11-01;2008-09-01;2013-03-31;2674600;0;964169;1660626,625;74;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-12 11:51;Vert
105;Inscription en ligne aux rendez-vous et sessions d'information;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV 914;Concevoir et réaliser une application web permettant au client de s'inscrire en ligne à des sessions d'information, de consulter, de modifier et d'annuler ses inscriptions. L'application permet aussi aux partenaires concernés d'inscrire les présences aux sessions, d'octroyer des rendez-vous et de produire des listes d'inscription.;2009-10-01;2011-03-01;2009-09-01;2012-10-01;674100;999900;247673;662222;34;10.0;0.0;0.0;112.4;Le coût initial indiqué représentait le coût soumissionné par la LGS à l'automne 2010. Or, ce contrat a été résilié sur la base de la clause 15.1 qui tient la firme responsable des pertes encourues par la ministre du fait de la résiliation. Ainsi le Ministère a décidé, avec l'accord du Secrétariat du Conseil du trésor, de redémarrer les projets sur la base définie avant l'octroi du contrat.;2012-03-31;2012-06-12 11:54;Vert
1149;Refonte du plan de classification et du calendrier de conservation;Immigration et Communautés culturelles;Immigration et Communautés culturelles;DEV010;"La refonte du plan de classification et du calendrier de conservation consiste en :
• La mise à jour du  plan de classification pour répondre aux besoins de l’organisation, par l’intégration des processus d’affaires et des nouvelles activités du ministère. Ainsi, le nouveau plan sera basé sur les processus d’affaires relié aux dossiers clients définis selon l’architecture d’affaires du Ministère;
• La refonte complète du calendrier de conservation pour y intégrer les durées associées au dossier client selon les principes d’architecture d’affaires du Ministère;
• L’intégration du plan de classification et du calendrier de conservation dans le progiciel de gestion électronique des documents administratifs (SyGED).
";2011-01-20;2013-03-31;2011-04-04;2013-10-01;467401;467401;92317,57813;375083,4063;35;10.0;0.0;4.38;23.1;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-12 11:57;Vert
141;Environnement informationnel ministériel - EIM;Famille et Aînés;Famille et Aînés;1;Mise en oeuvre d'un entrepôt de données pour alimenter et soutenir les services mission du ministère. Les travaux ont été suspendus le 30 juin 2010 et redémarrés le 17 février 2011. Par conséquent, les informations présentées ont été établies lors de ce redémarrage.;2009-04-01;2011-03-31;2011-02-17;2012-03-31;3697577;0;3060505;0;100;10.0;0.0;0.0;50.2;Les explications se retrouvent dans le dossier justificatif pour la continuité d'un projet daté du 22 octobre 2010 qui a été présenté au SCT.;2012-03-31;2012-06-08 16:04;Termine
1048;Extraction de donnée;Société québécoise d'information juridique;Justice;EXTDON;Système d'automatisation de repérage de terme juridique dans les documents publiés.;2011-03-31;2012-02-25;2011-03-31;2012-09-14;250000;245323;229451;15872;98;10.0;0.0;0.0;61.2;"Les ressources internes ne sont pas disponible pour terminer l'intégration de la solution dans nos systèmes. Il n'y a pas d'impacte majeur sur l'organisme, puisque le système n'est pas en production actuellement.
Lors de la saisie initiale du projet, le champ 'Coût réel dépensé' était erroné, cette verion corrige ce résultat.  ";2012-03-31;2012-06-15 20:42;Suspendu
1150;Conversion de tables de données;Régie du logement;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;2012-P1;Conversion de tables de données exploitées dans des programmes montés en Cobol et RPG en vue d'une exploitation dans un environnement Oracle.;2012-01-18;2012-12-21;2012-01-18;;172895;175100;64613;110487;37;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-08 13:58;Vert
1038;Relevé du participant;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;7;Mettre en place le nouveau relevé annuel aux participants selon le format établi et s'assurer de l'intégrité de l'information le composant. Assurer sa production dans le cycle annuel des envois massifs de la CARRA.;2011-03-30;2012-03-31;2011-03-30;2012-06-15;400173;0;290115;0;100;10.0;0.0;4.82;20.9;Le projet est terminé.;2012-03-31;2012-06-15 14:40;Termine
6;Solution d'affaires - Loi sur le patrimoine;Culture, Communications et condition féminine;Culture, Communications et condition féminine;010-0028;Réviser les processus et les outils informatiques concernant la gestion du patrimoine culturel, la gestion des sites archéologiques et l'émission des permis archéologiques afin de répondre aux exigences du projet de Loi sur le patrimoine culturel.;2011-04-01;2014-03-31;2011-09-12;;3843407;0;854406;2989001;10;10.0;0.0;10.0;0.0;N/A;2012-03-31;2012-06-08 16:25;Vert
969;Rajeunissement de l'infrastructure technologique;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DEC-2011-01;Mise à niveau de différents composants de l'infrastructure technologique du Directeur de l'état civil (filtre courriel, filtre Internet, infrastructure télécommunications, serveurs, backups).;2011-04-01;2012-12-31;2011-04-01;;393440;0;232780,3438;160659,6563;70;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-08 17:09;Vert
5;Refonte de fonctionnalités de diapason et PIMIQ;Culture, Communications et condition féminine;Culture, Communications et condition féminine;010-0081;"Refonte du tableau de bord, allègement des conventions
Refonte du module ""Travaux"", refonte du programme d'aide aux immobilisations";2010-08-01;2011-08-01;2011-12-01;2012-12-31;313000;0;0;0;1;10.0;0.0;0.0;142.2;Le projet a été cancellé suite à de nouvelles priorités nécessitant la réaffectation des ressources.;2012-03-31;2012-06-12 16:37;Suspendu
1035;Mesures législatives;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;4;"Réaliser et mettre en oeuvre des changements systémiques opérationnels et organisationnels afin de permettre l'opérationnalisation des nouvelles mesures législatives découlant des négociations collectives 2010 (indexation salariale et taux de cotisations)ainsi que l'intégration des centres de recherche de santé et services sociaux dans certains régimes de retraite.

Seulement deux des trois mesures prévues initialement ont été mises en oeuvre, la troisième (indexation) fera l'objet d'un projet ultérieur. Ceci explique un budget révisé à la baisse.";2010-01-01;2013-03-31;2010-01-01;2012-12-31;7248628;2909251;2759251;150000;90;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est toujours en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:32;Vert
968;Extranet pour les thanatologues;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DEC-2010-05;L'extranet permettra aux thanatologues de remplir électroniquement la déclaration de décès et de transmettre les informations au Directeur de l'état civil. Il permettra aussi de faire des demandes de certificats et de copies d'actes de décès en ligne pour le compte de leurs clients.;2011-02-01;2011-10-01;2011-05-01;2012-08-31;150300;166325;122500;43825;85;10.0;0.0;0.0;138.0;Le projet se déroule comme prévu quant à sa portée et au contrôle de ses coûts. La date de fin du projet a dû cependant être révisée compte tenu de l’application des nouvelles règles d’approbation des projets prévues par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, entrée en vigueur le 13 juin 2011. ;2012-03-31;2012-06-21 15:46;Vert
1151;Guide électronique et parcours Déménager ;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;300060;Création du parcours Déménager et bonification du guide Comment changer d'adresse sur le Portail gouvernemental de services et dans Mon dossier citoyen.;2012-01-31;2012-11-18;2012-01-31;;254750;0;61620,5;193129,5;30;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-21 15:46;Vert
1152;Réviser les processus d'inscription du Directeur de l'état civil - Actes étrangers;Services Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;707000;Révision des processus et du système informatique supportant l'insertion d'un acte étranger au registre de l'état civil du Québec.;2012-02-01;2012-06-30;2012-02-01;;103875;0;35625;68250;35;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-21 15:47;Vert
1044;Rehaussement des commutateurs réseaux;Institut de la statistique du Québec;Finances;HDI-02;"On utilise à l'Institut près d'une trentaine de commutateurs, autant à Québec qu'à Montréal. Aux vues de leur désuétude, il est recommandé de rehausser ce parc pour répondre aux besoins suivants:
- Compatibilité avec les équipements de nouvelle génération
- Compatibilité avec les technologies ""POE"" - téléphonie IP
- Réduire, voire annuler, le nombre de pannes réseau des commutateurs usagers
- Meilleure robustesse au niveau du cœur du réseau 
- Offrir un environnement optimal aux utilisateurs en ayant des équipements identiques et 100% compatibles
- Améliorer la performance 
- Procéder à la révision et l'optimisation de la configuration des commutateurs 
- Documentation de l'architecture, de l'implantation et de l'exploitation des appareils";2011-11-15;2012-09-28;2011-11-15;2012-09-28;150000;0;51160;98840;25;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu.;2012-03-31;2012-06-15 16:11;Vert
1043;Rehaussement du collecticiel et des infrastructures Oracle;Institut de la statistique du Québec;Finances;HDI-01;"Le collecticiel actuellement utilisé à l'Institut est arrivé en fin de vie. Les infrastructures sous-jacentes seront elles aussi désuètes quelques temps après.
Les objectifs visés par ce projet sont: révision de l'architecture de la solution; rehaussement et modernisation des infrastructures; amélioration de la performance en général; implantation de meilleurs outils de gestion.";2011-11-23;2012-07-31;2011-11-23;2012-10-31;135000;0;55120;79880;70;10.0;0.0;1.92;37.2;La date de fin des travaux a été révisée considérant la période estivale et le fort taux d'absentéisme durant cette période. Le projet se déroule comme prévu.;2012-03-31;2012-06-15 16:14;Vert
102;Cadre normatif;Société d'habitation du Québec;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;NOR;Ce projet vise à faire la mise à niveau du cadre normatif de développement.;2010-04-01;2012-03-01;2010-04-01;;450000;0;350402;99598;78;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler. ;2012-03-31;2012-06-21 15:17;Vert
1153;Mesures législatives - RRPE;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-20;"Ce projet comprend deux volets qui doivent être traités en même temps compte tenu de leur interrelation:
1. Faire l'analyse des besoins d'affaires associés à la gestion de l'adhésion et de la qualification RRPE dans RISE;
2. Faire l'analyse de la solution transitoire déployée à l'automne 2011 qui permet d'effectuer la saisie et le suivi des dossiers des demandes d'adhésion au RRPE afin de récupérer ces dossiers pour les intégrer dans la nouvelle solution.";2012-01-04;2013-12-31;2012-01-04;;2581062;0;246186;2334876;10;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en cours.;2012-03-31;2012-06-15 14:33;Vert
94;Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales PGAMR - volet transactionnel;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250001444;Refonte du Bureau municipal par l'implantation d'unee nouvelle technologie de portail et de nouveaux services pour mettre en ligne et supporter les PÉS de l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement qui font affaires avec les réseaux municipal et régional, et ce, afin d'assurer sa pérénité et son évolution pour ainsi devenir la porte d'entrée unique de nos clients. ;2010-01-01;2011-06-30;2010-05-03;2012-06-30;5971000;5971000;4725730;1245270;98;10.0;0.0;0.0;67.2;Délai dû aux modifications à ClicSéqur ;2012-03-31;2012-06-15 16:34;Vert
251;Bureau de projets;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707568;Support et  évolution du cadre méthodologique de gestion de projet à la SQ.;2010-04-01;2011-03-31;2010-04-01;2012-03-31;172000;174526;174526;0;100;10.0;0.0;0.0;100.4;Ce projet est terminé.;2012-03-31;2012-06-20 13:29;Termine
271;ECR (Livraison 4);Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707574;Réalisation de demandes de changement pour l'application opérationnelle ECR pour la gestion des dossiers d'enquêtes.;2009-04-01;2011-03-31;2009-07-01;2011-12-31;400000;544025;544025;0;100;10.0;0.0;1.84;37.7;Ce projet est terminé.;2012-03-31;2012-06-20 13:41;Termine
269;GFST - Sécurité routière - Interface entre le système de reconnaissance de plaques et l'application CRPQ;Sûreté du Québec;Sécurité publique;GFST - Sécurité routière;Développement d'une interface informatique entre ces 2 applications afin d'éviter des opérations manuelles de l'utilisateur.;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;;122500;0;0;0;1;10.0;0.0;10.0;0.0;"Projet non priorisé pour l'exercice budgétaire en cours ainsi que pour celui à venir. Projet clos pour le moment.

Nous avons inscrit 1 % dans les cases d'avancement et inscrit une date de début afin de pouvoir publier la fiche. Ces données ne doivent pas être prises en considération puisque le projet n'a jamais débuté.";2012-03-31;2012-06-28 11:10;Suspendu
245;DAÉ - Accès à l'information;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707567;Mise en place d'un système afin de permettre de répondre adéquatement aux exigences de la loi d'accès à l'information.;2009-03-31;2010-03-31;2012-04-01;2013-03-31;235000;228000;0;228000;1;10.0;0.0;0.0;298.9;Difficulté à trouver le progiciel adapté aux besoins de la Sûreté en terme de coûts et de fonctionnalités offertes. Ce projet n'a pas véritablement débuté, nous avons inscrit 1 % dans les cases % d'avancement afin de pouvoir publier la fiche.;2012-03-31;2012-06-20 13:31;Suspendu
956;SAGIR SGR-2;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707502;"Ce projet a comme objectif la modernisation des pratiques et des outils supportant la gestion des ressources humaines. La solution ""vanille"" ne permet pas de répondre adéquatement aux besoins de gestion de la Sûreté. Des adaptations sont requises afin de répondre adéquatement aux préoccupations de la Sûreté pour ses employés couverts par la Loi sur la police. Des discussions sont également en cours avec la DGSAGIR afin de mieux répondre aux besoins de la Sûreté.";2011-09-01;2014-08-31;2011-09-01;2012-03-31;383700;358991;358991;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet est terminé.;2012-03-31;2012-06-20 13:53;Termine
246;Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707550;Implantation de la solution d'identification à deux facteurs afin de répondre à des impératifs de nos partenaires policiers.;2008-04-01;2011-03-31;2008-04-01;2013-03-31;676800;990802;142402;848400;14;10.0;0.0;0.0;66.7;Ce projet est en mode réalisation.;2012-03-31;2012-06-20 14:00;Vert
243;Système d'écoute électronique;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707539;Acquisition d'équipements pour le remplacement du système d'écoute électronique.;2007-04-01;2011-03-31;2007-04-01;2013-09-30;5091000;5091000;2000;5089000;1;10.0;0.0;0.0;62.5;"Nous sommes en attente des résultats de l'appel d'offres. Le projet doit passer en mode réalisation par la suite. 

Nous avons inscrit 1 % dans les cases d'avancement afin de pouvoir publier la fiche.";2012-03-31;2012-06-20 14:07;Suspendu
242;SYSTÈME D'EMPREINTES DIGITALES;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707505;Remplacement du système actuel de traitement des empreintes digitales et des photographies signalétiques. Ce système a atteint sa fin de vie utile depuis 2007 (fin du support du fournisseur).;2005-04-01;2011-03-31;2005-04-01;2013-09-30;9954200;7415751;238151;7177600;2;10.0;0.0;1.25;41.7;Ce projet est en mode réalisation.;2012-03-31;2012-06-20 14:09;Vert
255;ECR (Livraison 5);Sûreté du Québec;Sécurité publique;ECR (Liv  5);Réalisation de 37 demandes de changement.;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;2012-06-30;224500;209383;163383;46000;86;10.0;0.0;4.02;24.9;Ce projet est en mode réalisation.;2012-03-31;2012-06-20 13:46;Vert
1154;Gestion des biens et garanties;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-0632;Ce projet consiste à développer les applications requises pour gérer les biens et garanties en soutien au prêt.;2010-04-01;2011-03-31;2010-04-01;2013-03-31;430500;430490;225718;204772;50;10.0;0.0;0.0;200.0;x;2012-03-31;2012-06-15 10:27;Vert
927;Bibliothèque et Archives virtuelles du Québec;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3032;Harmonisation et développement pour remplacer les 48 interfaces de valorisation. Phase 3 du projet.;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;2015-03-31;705000;0;60000;645000;9;10.0;0.0;3.98;25.1;.;2012-03-31;2012-06-14 15:32;Vert
45;CBPQ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3046;Poursuite du déploiement du catalogue des bibliothèques publiques du Québec. Permet de mettre en lien l'ensemble des catalogues des bibliothèques publiques et permet aux citoyens de faire une demande de prêt entre bibliothèques.;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;;500000;0;0;300000;40;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet a été regroupé dans la fiche 3045;2012-03-31;2012-06-14 15:32;Suspendu
27;EREZ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3008;Maintien du système d'images des archives EREZ en continue;2008-04-01;2014-03-31;2010-04-01;;250000;0;62000;188000;25;10.0;0.0;10.0;0.0;Le produit utilisé est en fin de vie et doit être remplacé. ;2012-03-31;2012-06-14 15:35;Suspendu
36;GALA;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3041;Finalisation de GALA (Gestion de l'Application de la Loi des Archives) employés et organismes. Saisie des calendriers de conservation des MO;2009-04-01;2013-03-31;2009-04-01;2013-03-31;260000;0;100000;210000;60;5.15;19.23;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:01;Vert
29;GID;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3010;Projet d'implantation de la GID. Finalisation phase 1 et phase 2 (déclassement);2009-04-01;2013-09-30;2009-04-01;2013-09-30;250000;0;25000;225000;10;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:02;Vert
13;Guichet unique;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3045;Développement du système permettant de soutenir le SQTD;2009-04-01;2014-03-31;2009-04-01;2014-03-31;3500000;2938300;1978900;959400;70;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:03;Vert
913;Interfaces mobiles;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3005;Adapter certains contenus du portail aux plateformes mobiles tel le IPad;2011-09-01;2013-09-30;2011-09-01;2013-09-30;395000;0;25000;370000;6;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:03;Vert
24;Intranet et Extranet;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3016;Divers développements de maintien et d'évolution pour l'intranet et l'extranet (En continue);2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-03-31;150000;0;5000;145000;3;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:04;Vert
15;Moteur de recherche;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3003;Travaux d'évolution et amélioration du moteur de recherche (RMS 5 sources) Travaux d'amélioration continue en lien avec nos collections numériques toujours croissantes et diversité: (livres électroniques, sources externes...);2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-03-31;200000;390000;50000;320000;18;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:06;Vert
31;Pistard WEB;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3012;Pistard WEB: réalisation des demandes de changement et améliorations de la base technique;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;2014-03-31;215000;0;25000;190000;12;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:07;Vert
30;Pivotal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3011;Demande de changement, évolution et changement de la version de Pivotal (système de gestion de tous les clients de la bibliothèque (abonnés, dépôt légal, guichet unique, portail, les extranets, plaintes, commentaires, références etc.);2010-09-01;2012-06-30;2010-09-01;2012-06-30;450000;479700;99700;380000;21;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:08;Vert
17;Portail divers;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3026;Divers travaux au niveau du portail (calendrier, formulaires, ...) et suivi des demandes de changement en continue;2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-03-31;270000;325000;60000;265000;25;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet a été regroupé dans la fiche 3001;2012-03-31;2012-06-15 08:09;Suspendu
260;Sauvegarde départementale;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300710024;Permettre la sauvegarde des données emmagasinées sur les espaces magnétiques de la SQ.;2010-04-01;2012-03-31;2010-04-01;2013-03-31;236600;243300;0;243300;1;10.0;0.0;0.03;49.8;Ce projet doit passer en mode réalisation sous peu. Nous avons inscrit 1 % dans les cases d'avancement afin de pouvoir publier la fiche.;2012-03-31;2012-06-20 13:59;Vert
253;Téléphonie - Système de gestion;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300710001;Implantation d'un système de gestion pour le portefeuille de la téléphonie à la SQ.;2010-04-01;2011-03-31;2010-04-01;2012-06-30;335000;135000;0;135000;55;10.0;0.0;0.0;125.3;Ce projet est en mode réalisation.;2012-03-31;2012-06-20 14:11;Vert
1155;Portail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3001;Refonte et décentralisation des contenus;2012-04-01;2015-03-31;2012-04-01;2015-03-31;310000;0;50000;260000;16;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:09;Vert
259;Vidéoconférence;Sûreté du Québec;Sécurité publique;Achats d'équipements;Étude à réaliser pour l'implantation de la vidéoconférence à la SQ et mise en oeuvre.;2010-04-01;2011-03-31;2010-04-01;2012-12-31;360500;215900;168000;47900;75;10.0;0.0;0.0;175.5;Ce projet est en mode réalisation.;2012-03-31;2012-06-20 14:14;Vert
1156;SGI - Acquisition d'un nouveau système intégré de gestion des ressources financières et matérielles;Régie des installations olympiques;Tourisme;65818-T01;Remplacement du système financier pour la gestion du grand-livre, budget et contrôle budgétaire, immobilisations, prix de revient, comptes fournisseurs, comptes clients, approvisionnements, inventaire. Remplacement requis dû à la fin de support du logiciel actuel.;2009-11-01;2012-12-31;2010-11-05;2013-12-31;900000;939000;322000;617000;30;10.0;0.0;2.75;31.7;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints;2012-03-31;2012-06-15 16:45;Vert
1157;Refonte de l'intranet ministériel et remplacement du serveur;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002940;Refonte de l'intranet afin de faciliter la diffusion de l'information au Ministère. En consolidant les infrastructures TI au Ministère le projet permettra de limiter la diversité des environnements technologiques et de diminuer les coûts d'entretien, en plus de permettre la normalisation et l'accessibilité du site, ainsi que d'optimiser l'utilisation des fonctions du Web 2.0;2012-01-16;2013-02-28;2012-01-16;;286000;0;128455;157545;45;10.0;0.0;10.0;0.0; ;2012-03-31;2012-06-15 16:42;Vert
1158;ECR ( Livraison 6);Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707580;Réalisation de demandes de changement pour l'application opérationnelle ECR pour la gestion des dossiers d'enquêtes.;2012-04-01;2013-03-31;2012-06-01;2013-03-31;200000;200000;22155;177845;30;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet est en mode réalisation.;2012-03-31;2012-06-20 14:02;Vert
156;Remplacement des postes de travail;Régie des installations olympiques;Tourisme;65805-P01;Remplacement de 150 postes de travail datant de 2003.;2010-04-01;2011-10-31;2010-10-01;2012-02-29;158000;178000;178000;0;100;10.0;0.0;4.74;21.3;Le projet est terminé.;2012-03-31;2012-06-15 16:40;Termine
900;Phase 2 - Projet Contrats;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404627;"La phase 2 du programme d'évolution des services d'affaires (PESA) comprend la réalisation des projets d'immobilisation ainsi que la planification triennale de ces projets avec le formulaire de ""Demande d'inscription et d'autorisation d'un projet à la programmation (DIAPP) .  Cet exercice obligatoire s'effectue annuellement. Également, cette phase comprend la réalisation des contrats de construction et de services professionnels, les paiements uniques et progressifs des contrats ainsi que la voûte documentaire.  On amorcera par le fait même le portail ""utilisateur"" et les notions d'assignation et d'approbation automatisées.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des contrats de construction et de services professionnels.";2010-09-20;2012-04-30;2010-09-20;2011-11-30;1041375;1041375;864692;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:39;Termine
907;Centre d'appels SIQ;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404631;Acquisition et implantation d'une solution interne pour la gestion du centre d'appels de la SIQ. Le projet consiste en l'acquisition et l'implantation d'un progiciel (C2 Enterprise) afin de remplacer le système externe actuel dont le contrat de service arrive à échéance.;2011-11-01;2012-05-31;2011-11-01;2012-04-30;349715;349715;39727;309988;13;10.0;0.0;10.0;0.0;Le fournisseur principal s'est désisté du projet. Nous sommes actuellement en processus d'appel d'offres pour le remplacer. Nous ne prévoyons pas de modification au budget. Au niveau Affaires, il n'y a pas d'impact puisqu'un système externe est déjà en utilisation.;2012-03-31;2012-06-15 14:01;Suspendu
903;Phase 2 - Projet Fonctions horizontales;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404628;"La phase 2 du programme d'évolution des services d'affaires (PESA) comprend la réalisation des projets d'immobilisation ainsi que la planification triennale de ces projets avec le formulaire de ""Demande d'inscription et d'autorisation d'un projet à la programmation (DIAPP) .  Cet exercice obligatoire s'effectue annuellement. Également, cette phase comprend la réalisation des contrats de construction et de services professionnels, les paiements uniques et progressifs des contrats ainsi que la voûte documentaire.  On amorcera par le fait même le portail ""utilisateur"" et les notions d'assignation et d'approbation automatisées.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation  de la voûte documentaire et du portail Utilisateur.";2010-09-20;2012-04-30;2010-09-20;2011-11-30;1291720;1291720;761607;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:39;Termine
904;Phase 2 - Projet Framework;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404611;"La phase 2 du programme d'évolution des services d'affaires (PESA) comprend la réalisation des projets d'immobilisation ainsi que la planification triennale de ces projets avec le formulaire de ""Demande d'inscription et d'autorisation d'un projet à la programmation (DIAPP) .  Cet exercice obligatoire s'effectue annuellement. Également, cette phase comprend la réalisation des contrats de construction et de services professionnels, les paiements uniques et progressifs des contrats ainsi que la voûte documentaire.  On amorcera par le fait même le portail ""utilisateur"" et les notions d'assignation et d'approbation automatisées.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des notions d'assignation et d'approbation automatisées.";2010-09-20;2012-04-30;2010-09-20;2011-11-30;842135;842135;723686;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:40;Termine
905;Phase 2 - Projet Informations de gestion;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404648;"La phase 2 du programme d'évolution des services d'affaires (PESA) comprend la réalisation des projets d'immobilisation ainsi que la planification triennale de ces projets avec le formulaire de ""Demande d'inscription et d'autorisation d'un projet à la programmation (DIAPP) .  Cet exercice obligatoire s'effectue annuellement. Également, cette phase comprend la réalisation des contrats de construction et de services professionnels, les paiements uniques et progressifs des contrats ainsi que la voûte documentaire.  On amorcera par le fait même le portail ""utilisateur"" et les notions d'assignation et d'approbation automatisées.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des rapports et/ou d'indicateurs de gestion reliés aux projets d'immobilisation mineurs.";2010-09-20;2012-04-30;2010-09-20;2011-11-30;361444;361444;255784;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:40;Termine
901;Phase 2 - Projet Projets;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404630;"La phase 2 du programme d'évolution des services d'affaires (PESA) comprend la réalisation des projets d'immobilisation ainsi que la planification triennale de ces projets avec le formulaire de ""Demande d'inscription et d'autorisation d'un projet à la programmation (DIAPP) .  Cet exercice obligatoire s'effectue annuellement. Également, cette phase comprend la réalisation des contrats de construction et de services professionnels, les paiements uniques et progressifs des contrats ainsi que la voûte documentaire.  On amorcera par le fait même le portail ""utilisateur"" et les notions d'assignation et d'approbation automatisées.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des projets d'immobilisation mineurs.";2010-09-20;2012-04-30;2010-09-20;2011-11-30;882873;882873;821382;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:41;Termine
906;Phase 2 - Projet Rehaussement progiciel GRF;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404649;"La phase 2 du programme d'évolution des services d'affaires (PESA) comprend la réalisation des projets d'immobilisation ainsi que la planification triennale de ces projets avec le formulaire de ""Demande d'inscription et d'autorisation d'un projet à la programmation (DIAPP) .  Cet exercice obligatoire s'effectue annuellement. Également, cette phase comprend la réalisation des contrats de construction et de services professionnels, les paiements uniques et progressifs des contrats ainsi que la voûte documentaire.  On amorcera par le fait même le portail ""utilisateur"" et les notions d'assignation et d'approbation automatisées.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des paiements uniques et progressifs des contrats.";2010-09-20;2012-04-30;2010-09-20;2011-11-30;404046;404046;318566;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:41;Termine
1160;Phase 3 - Projet Contrats;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404663;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Également, cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des changements de programmes, des ordres de changements des contrats de construction et de services professionnels impliquant des paiement progressifs.";2012-01-16;2013-06-30;2012-01-16;2013-04-30;875440;875440;155060;644470;19;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:42;Vert
1161;Phase 3 - Projet GRF - Volet financier;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404664;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Également, cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des factures des contrats à paiements progressifs ainsi que les calculs des frais financiers, d'intérêt, etc. des projets.";2012-01-16;2013-06-30;2012-01-16;2013-04-30;578460;578460;141596;386693;27;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:42;Vert
1162;Phase 3 - Projet Immeuble;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404665;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Également, cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation de la configuration des immeubles.";2012-01-16;2013-06-30;2012-01-16;2013-04-30;799696;799696;117344;612991;16;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:43;Vert
1163;Phase 3 - Projet Attribution de l'espace;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404661;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Également, cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation de l'attribution, du mesurage et de l'historique des espaces et des occupations.";2012-01-16;2013-06-30;2012-01-16;2013-04-30;489830;489830;71895;375450;16;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:41;Vert
1165;Phase 3 - Projet Projets;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404667;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Également, cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des projets d'immobilisation standards.";2012-01-16;2013-06-30;2012-01-16;2013-04-30;906593;906593;157629;670331;19;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:45;Vert
1167;Phase 3 - Projet Cadre de référence;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404662;"La phase 3 du programme Évolution des services d'affaires comprend la réalisation des projets d'immobilisation standards pouvant regrouper des projets de catégories différentes et les contrats à paiements multiples avec différentes étapes de réception des travaux (construction et services professionnels).

Également, cette phase comprend la réalisation de la configuration des immeubles ainsi que l'attribution, le mesurage et l'historique des espaces et l'historique des occupations.

Ce projet consiste au développement des fonctionnalités reliées à la réalisation des ajustements à la couche corporative et des approbations automatisées, à l'adaptation du portail des ""utilisateurs"" et au développement de la délégation de signature.";2012-01-16;2013-06-30;2012-01-16;2013-04-30;556810;556810;102792;405724;20;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:42;Vert
1169;Adaptations suite aux modifications aux rôles d'évaluation et certificats;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002739;Adaptation de l'application Parc d'immeubles D22 pour refléter les modifications au rôle d'évaluation et aux certificats;2012-05-01;2013-02-28;2012-05-01;;229342;0;0;229342;10;10.0;0.0;10.0;0.0; ;2012-03-31;2012-06-15 16:40;Vert
888;Migration Window7 et Office 2010 et remplacement du parc informatique;Musée de la Civilisation;Culture, Communications et condition féminine;1000;"Remplacement de 110 PC, 19 MAC
Migration window 7 et Office 2010 sur 50 postes actuels, plus les 110 PC et 19 MAC";2011-07-04;2011-12-09;2011-07-04;2012-01-13;350000;310000;310000;0;100;10.0;0.0;4.48;22.6;le projet est terminé;2012-03-31;2012-06-13 17:19;Termine
1170;Évolution du CRM et amélioration de l'intégrité des données;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002738;Travaux d'amélioration permettant de répondre aux besoins d'affaires et d'améliorer l'intégrité des données suite à la conversion de données des années antérieures.;2012-05-01;2013-05-13;2012-05-01;;607930;0;0;607930;5;10.0;0.0;10.0;0.0; ;2012-03-31;2012-06-15 16:41;Vert
85;D21- Gestion des programmes de compensation;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250001915;Évaluer et positionner les scénarios d'évolution des systèmes de compensations tenant lieu de taxes. Développer une solution soutenant les activités administratives de calcul des compensations et de paiements.;2008-09-01;2012-11-30;2008-09-01;2012-11-30;5109000;0;3311518;1597612;65;10.0;0.0;10.0;0.0; ;2012-03-31;2012-06-15 16:41;Vert
87;Exploitation des données du rôle d'évaluation;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002736;Ajustements aux outils d'exploitation du rôle d'évaluation des immeubles.;2009-04-01;2012-01-31;2009-04-01;2012-07-30;818200;916538;843215;73323;95;10.0;0.0;5.48;17.6; ;2012-03-31;2012-06-15 16:41;Vert
86;Gestion du parc d'immeubles compensables;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002586;Ajustements à la base de données des rôles d'évaluation des immeubles;2009-04-01;2012-01-31;2009-04-01;2012-07-30;973000;986548;917490;69058;93;10.0;0.0;5.48;17.6; ;2012-03-31;2012-06-15 16:41;Vert
88;Suivi des modifications;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002737;Ajout de fonctionnalités au système de compensations permettant de suivre les modifications au rôle;2010-01-05;2012-01-31;2010-01-05;2012-07-30;924300;985625;906775;78850;92;10.0;0.0;4.2;24.0; ;2012-03-31;2012-06-15 16:43;Vert
158;Migration Guide;Régie des installations olympiques;Tourisme;65807-T01;Migration vers une nouvelle version du produit sous une nouvelle technologie (serveur et moteur de base de données) incluant le conversion des données ainsi que la personnalisation.;2005-06-01;2006-10-31;2006-05-01;2012-03-31;111520;0;98620;21400;85;7.71;7.62;0.0;382.2;L'équipe de projet doit être reformée dû au changement d'assignation de ressources.;2012-03-31;2012-06-15 16:37;Suspendu
1173;PISTARD DDC;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3036;Réalisation des demandes de changement en cours et refonte majeure au cours des prochaines années. Gestion des fonds d'archives publics et privés.;2012-04-01;2017-03-31;2012-04-01;2017-03-31;1325000;0;150000;1175000;11;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:07;Vert
1174;Service de référence québécois;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3040;Logiciel pour un service de référence québécois virtuel. Pour partager les demandes de référence entre plusieurs réseaux de bibliothèques francophones mondiales.;2012-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;115000;0;1000;115000;1;9.74;0.87;10.0;0.0;En attente de la Direction générale de la diffusion;2012-03-31;2012-06-15 08:12;Suspendu
1175;Actualisation du système de Tarification;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404635;Le projet réalise la refonte du système de tarification qui simplifiera le processus d'affaires et l'utilisation du système.;2012-03-02;2013-05-31;2012-03-02;2013-05-31;787769;787769;101206;686563;15;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:36;Vert
1176;Information de gestion Hors PESA;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404658;Le projet vise à réaliser le développement des rapports et/ou indicateurs de gestion en parallèle du développement PÉSA;2011-12-01;2012-03-31;2011-12-01;2012-03-31;173847;173847;51848;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-06-15 15:38;Termine
895;Fichier de vaccination - Rougeole;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;V09;"Dans le cadre de la vaccination de masse prévue pour l’automne 2011, il a été prévu de tenir un fichier des personnes vaccinées. Ce fichier permettrait aux autorités du MSSS de retracer des lots ou des personnes ayant été vaccinées par des lots problématiques. De plus, il permettra de retracer les personnes à vacciner, n'ayant pas eu de vaccins pour la rougeole.
En vertu de l'article 100 de la Loi sur la santé publique, et plus précisément son paragraphe 8, le directeur de santé publique peut exiger dans le cadre de l'enquête de santé publique d'ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignements en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, s'un document ou d'un renseignement confidentiel.
";2011-09-15;2012-07-01;2011-09-15;2012-07-01;350000;0;184335;165665;55;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:33;Vert
114;Registre des autochtones (L02);Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;MS-L02;Aux fins des bénéfices qui découlent de ces conventions, le MSSS a été chargé de la tenue du registre des bénéficiaires cries, inuits et naskapis, en vertu du Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et du Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-est québécois. Ce projet vise à remplacer l'ancien registre fonctionnant au central, devenu désuet avec le temps.;2006-11-01;2011-11-30;2006-11-01;2011-11-30;205000;0;201190;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé;2012-03-31;2012-06-15 13:34;Termine
894;Système de suivi de la procréation assistée;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;L08;Le système L08 permet de tenir un registre d'informations minimales permettant d'effectuer un suivi quant au nombre de cycles de procréation pratiqués auprès d'usagers admissibles au programme de subvention à la procréation assistée du Québec et d'évaluer le nombre d'essais utilisés et disponibles.;2010-06-01;2012-09-30;2010-06-01;2012-09-30;545000;0;175705;369295;40;10.0;0.0;10.0;0.0;s/o;2012-03-31;2012-06-15 13:36;Vert
1179;Développement de projet 2012-2013;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV-2012-2013;"Regroupe tous les projets de développement de petite envergure (moins de 500 j-p) pour l'année 2012-2013
";2012-04-01;2013-03-31;2011-04-01;2012-03-31;370000;0;60250;309750;30;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-15 13:31;Vert
35;Évolution RFN et RDAQ;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3039;"Évolution RFN et RDAQ
RFN: Site regroupant les collections de journaux provenant de plusieurs bibliothèques nationales francophones.
RDAQ: Réseau des archives du Québec";2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;2014-03-31;150000;0;30000;120000;20;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:00;Vert
83;Programme de taxe sur l'essence 2010;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250002164;Permettre aux municipalités de transmettre une programmation des travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence 2010-2013 afin d'obtenir l'aide financière à la réalisation des infrastructures.;2009-07-22;2011-06-30;2009-07-22;2011-11-30;525000;455000;301596;0;100;10.0;0.0;4.66;21.7; ;2012-03-31;2012-06-15 16:38;Termine
93;SAGIR-2;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250000040;Implantation du module RH de SAGIR;2009-04-01;2012-05-31;2009-04-01;2012-03-31;204000;203931;203931;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;     ;2012-03-31;2012-06-15 16:36;Termine
90;SOMAE G01;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;250003006;Vise à adapter l'application SOMAE pour permettre la validation des données relatives à l'assainissement des eaux par les municipalités ayant une population supérieure à 50 000 habitants.;2010-04-01;2011-04-01;2010-04-01;2011-12-30;236926;360000;410080;0;100;6.22;13.91;0.0;74.8; ;2012-03-31;2012-06-15 16:42;Termine
914;Accessibilité web;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3006;Adaptation partielle des injerfaces aux nouvelles normes gouvernementales d'accessibilité web;2011-01-10;2013-03-31;2011-01-10;2013-03-31;135000;0;10000;135000;7;7.78;7.41;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 07:56;Vert
19;Archivage WEB;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3029;Archivage WEB: création d'une interface usager sur le portail ainsi que le maintien et l'évolution de l'infrastructure Heritix permettant d'archiver et de préserver le contenu des sites des différents minist`res et organismes.;2010-04-01;2014-03-31;2012-04-01;2014-03-31;160000;0;5000;155000;3;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 07:57;Vert
28;DDC BiblioMondo;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3009;Demande de changement pour maintenir l'actuel système BiblioMondo (Modules professionnels, ZOneL, circulation, ...) En continue selon les besoins identifiés;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;2014-03-31;450000;0;5000;360000;1;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 07:58;Vert
11;Dépôt légal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3033;Refonte et développement du système de dépôt légal et de l'ISBN;2010-03-01;2013-03-31;2010-04-01;2013-03-31;1205000;0;450000;755000;35;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 07:58;Vert
33;Entrepôt de données;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3034;Évolution et maintien de l'entrepôt de données institutionnel;2011-04-01;2014-03-31;2011-04-01;2014-03-31;250000;0;40000;210000;16;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 07:59;Vert
12;Évolution du SIGD - Dspace;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3007;Dspace (système de gestion des collections numériques): Évolution et adaptation pour maintenir et ajouter des collections en continue;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;2014-03-31;1800000;0;75000;1725000;20;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 07:59;Vert
23;Intranet sectoriel;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture, Communications et condition féminine;3015;Mise en place de l'Intranet sectoriel et des WIKI;2010-09-01;2012-03-31;2012-04-01;2013-03-31;205000;0;5000;200000;2;10.0;0.0;0.0;63.0;.;2012-03-31;2012-06-15 08:05;Vert
328;Gestion des prélèvements d'eau (GPE) (DRI-05);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800025;"Phase I : Identification et transmission d'un formulaire d'inscription aux préleveurs d'eau (2008)
Phase II : Mise en place d'un système pour permettre aux préleveurs d'eau de s'inscrire et de déclarer les volumes d'eau prélevés. (2009-2010)
Phase III : Réalisation d'un système pour la gestion des préleveurs d'eau (2011-2012)
Phase IV : Finalisation de la révision des interfaces selon les dispositions de l'Entente et arrimage avec la solution ClicSEQUR-Citoyen
";2008-04-01;2010-03-31;2008-04-01;2012-05-09;1458984;1507789;1507789;0;100;10.0;0.0;0.0;105.6;.;2012-03-31;2012-06-15 09:15;Termine
326;Écoconditionnalité - Bilan phosphore à l'équilibre (DRI-23);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800201;Réalisation d'un système pour permettre la saisie des bilans de phosphore par les entreprises agricoles.;2009-04-01;2011-10-31;2009-04-01;2012-01-22;1084960;1071869;1120042;0;100;8.65;4.49;7.33;8.9;.;2012-03-31;2012-06-15 09:16;Termine
181;SISTA;Commission des lésions professionnelles;Travail;CLP-2007-001;Refonte des systèmes de mission de la CLP. Ces systèmes datent de 1991 et 1994.;2009-05-01;2013-03-31;2009-12-01;2012-10-31;6367200;5470070;4472070;998000;82;10.0;0.0;10.0;0.0;.;2012-03-31;2012-06-15 15:07;Vert
543;Offre de service Intranet Extranet - P1751;Transports;Transports;P1751;Mettre en place des infrastructures technologiques et logicielles pour rendre possible la création de sites WEB interactifs soutenant des activités sectorielles du MTQ.;2010-04-01;2012-03-31;2011-03-01;2013-03-31;250000;0;115889;134111;50;10.0;0.0;0.03;49.8;S/O;2012-03-31;2012-06-15 13:07;Vert
909;Affichage dynamique sur les quais et aux accès des gares de l'AMT;Agence métropolitaine de transport;Transports;TI-0015;Fourniture et installation d'afficheurs dynamiques sur les quais et les accès des gares pour afficher de l'information sur les horaires et les perturbations de service.;2009-08-01;2011-12-31;2009-08-01;2013-12-31;7700000;11800000;6462168;4160462;66;10.0;0.0;0.0;82.9;"Impact majeur sur l'information diffusée à la clientèle et sur la qualité du service offert.
Impact majeur sur la cohérence des informations données à la clientèle.
Impact majeur sur la sécurité de la clientèle.
Le projet est directement en lien avec la mission de l'agence.";2012-03-31;2012-06-15 14:27;Vert
899;Mise à jour du système téléphonique;Agence métropolitaine de transport;Transports;H48;Mise à jour du système téléphonique en HD (Haute Disponibilité) et refonte du système automatisé Allotram de diffusion par téléphone des horaires des trains et autobus;2011-09-15;2011-10-07;2011-09-15;2012-01-27;204010;120710;0;120710;100;10.0;0.0;0.0;476.7;N/A - Le projet est terminé, les modalités de paiement sont en révision à la baisse.;2012-03-31;2012-06-15 14:04;Termine
892;SAPhir;Agence métropolitaine de transport;Transports;TI-09;Mise en place d’une solution intégrée pour l’ensemble des processus d’affaire de l’AMT à l'aide du progiciel SAP.;2010-05-01;2012-07-30;2010-05-01;2012-06-30;18596000;18996000;18248000;748000;95;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints (SVP validez l'obligation d'inscrire une valeur dans ce champs lorsque non requis et son impact sur la cote DPI);2012-03-31;2012-06-15 14:08;Vert
157;Gestion d'horaire et du temps;Régie des installations olympiques;Tourisme;65808-T01;Progiciel couvrant les volets suivants: préparation des horaires, saisie du temps, application des règles de travail des conventions collectives, calcul des feuilles de temps et transfert des données à la paie. ;2008-08-01;2011-12-31;2008-08-01;;722780;0;653580;69200;65;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est en phase d'implantation. L'implantation est terminée pour la moitié des directions visées par le projet. Actuellement, il a été demandé d'arrêter le projet dû à la non disponibilité des ressources à affecter à ce projet. Les bénéfices escomptés pour ces directions ne seront pas réalisés aussi rapidement que prévu.;2012-03-31;2012-06-15 16:36;Suspendu
967;Système intégré en gestion des ressources humaines;Société québécoise d'information juridique;Justice;GTEMPS;"Mise en place d’un système de gestion de temps pour remplacer le processus manuel complexe et permettre ainsi 
la production de rapport précis essentiel à la gestion des projets, l'approbation du temps par le gestionnaires, la 
centralisation de toutes les opérations liées à la gestion de temps  (relevés de temps, paye, banques de temps,
prix de revient, etc.).
";2010-07-06;2012-06-01;2010-07-06;2012-12-03;411645;250585;238585;12000;90;10.0;0.0;3.7;26.5;Le projet est déployé, mais nous surveillons son bon fonctionnement et intervenons en cas de problème. Pour cette raison, il n'est pas fermé.;2012-03-31;2012-06-15 20:25;Vert
1047;Ouvrage thématique;Société québécoise d'information juridique;Justice;EGOCPC;Développement d'un processus de publication et facturation pour des ouvrage thématique juridique.;2011-06-06;2012-05-31;2011-06-06;2012-06-01;158032;169316;180613;0;100;8.0;6.67;9.76;0.8;La demande de changement a augmenté les couts, mais la date à été respectée. Le projet est terminé.;2012-03-31;2012-06-15 20:50;Termine
215;Refonte du système de mission AGI;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Sphinx;Refonte du système de mission AGI qui permet de gérer les dossiers d'autorisation, de déclaration et d'enquête de la Commission. Le système AGI n'est plus supporté depuis plusieurs années par la firme conceptrice qui n'existe plus.;2008-10-27;2012-03-31;2008-10-27;2013-03-29;570000;814750;670750;144000;75;10.0;0.0;3.18;29.1;Le dépassement d'échéancier est principalement dû au changement de la portée du projet et à la réalisation d'améliorations prévue initialement à la fin du projet. Ces changements et améliorations s'inscrivent dans un contexte d'amélioration constante des processus, lesquels visent à rencontrer nos engagements découlant de notre déclaration de service aux citoyens. Le projet étant réalisé entièrement à l'interne et en logiciel libre, il n'y aura pas d'autres impacts.;2012-03-31;2012-06-19 17:36;Vert
843;Rehaussement  infrastructure;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;infra;Renouvellement des ordinateurs et serveurs de l'organisation.;2011-07-04;2014-03-31;2011-07-04;;480000;0;114600;365400;30;10.0;0.0;10.0;0.0;rien à signaler;2012-03-31;2012-06-27 17:05;Vert
960;Mise à niveau de l'infrastructure technologique;Société du Palais des congrès de Montréal;Tourisme;1;"Mise à niveau de l'infrastructure réseau. Développement d'une plateforme Web. Remplacement du système d'affichage dynamique.
Achat d'une application mobile pour améliorer l'expérience client.";2011-07-01;2012-06-30;2011-09-22;2012-09-30;4872500;0;378822;4552622;50;9.64;1.21;4.02;24.9;Tel qu'indiqué précédemment, le projet a débuté en septembre 2011 avec trois mois de retard et sera terminé en spetembre 2012, sans impact sur les coûts, ni sur la portée du projet. Le coût prévu du projet est celui déposé et approuvé par le Conseil du trésor le 28 février 2012 (C.T. 211103). À ce jour, une partie importante du projet, concernant l'infrastructure réseau filaire et sans fil, est complétée à 75%. Aucune mesure de mitigation ou de redresement n'est requise.  ;2012-03-31;2012-06-20 07:53;Vert
294;MSIFQ- Modernisation des systèmes d'information du Fonds de financement et de Financement Québec;Financement-Québec;Finances;MFQ003;Modernisation du système d'information qui réalise les opérations du Fonds de financement et de Financement Québec.  La portée de ce projet est la migration et la modernisation du système afin de maintenir le niveau de service aux organismes et soutenir la croissance.;2010-04-01;2012-12-31;2011-11-01;2015-02-05;2707615;0;620350;2087265;22;10.0;0.0;0.0;76.5;aucune mesure n'est requise, le début de la réalisation du projet n'a été autorisé par le Conseil du trésor que le 1er novembre 2011, reportant ainsi la réalisation du projet.  ;2012-03-31;2012-06-20 13:37;Vert
1124;Autoroute 30 à péage;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75509;Dans le cadre du parachèvement de l'autoroute 30, mettre en place des services de transmission des renseignements nécessaires à la facturation des passages et à l'application des sanctions prévues pour les non-payeurs.;2011-09-01;2012-12-31;2011-09-01;;211500;0;49600;161900;29;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:02;Vert
870;Examen théorique du permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73509;Remplacement de l'application utilisée en centre de services pour les examens théoriques de permis de conduire par un progiciel spécialisé.;2009-03-01;2011-12-31;2009-03-01;2012-12-31;6366200;6266200;5656400;609800;92;10.0;0.0;2.21;35.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:13;Vert
866;Implantation de la ligne rouge;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73100;Mise en place des nouveaux processus d'indemnisation afin de traiter les réclamations d'assurance selon le risque.;2009-01-01;2012-12-31;2009-04-01;2013-04-30;4775000;0;3123400;1653900;65;9.99;0.05;7.51;8.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:15;Vert
861;Infrastructure d'intégration;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;70204;Mettre en place des solutions d'intégration pour uniformiser et simplifier les communications entre les applications de la SAAQ et celles des organismes externes et partenaires.;2006-01-01;2012-12-31;2006-01-01;;3967500;0;3670300;297200;93;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:20;Vert
871;Optimisation de l'expédition des documents à la clientèle;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74001;Optimisation de la préparation et de l'expédition des documents destinés à la clientèle pour soutenir une hausse continue du volume.;2010-03-15;2011-12-31;2010-04-12;;155400;0;140054;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:26;Termine
874;Optimisation du processus du traitement des plaintes;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74901;Optimisation des processus et des outils actuels de traitement des plaintes en vue d'améliorer le service et la satisfaction de la clientèle. ;2010-01-05;2012-03-31;2010-01-05;2012-05-31;1023900;975000;930400;43500;96;10.0;0.0;7.75;7.5;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:28;Vert
1123;Vidéoconférence pour la Vice-présidence à l'accès au réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75506;Mise en place d'équipement de vidéoconférence pour faciliter les communications entre les employés des différents bureaux de la SAAQ.;2011-03-01;2012-12-31;2011-03-01;;238500;0;73200;165300;21;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-20 14:37;Vert
1127;Préparation des essais de conversion des applications du Fonds d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76901;Assurer l'intégrité du système d'indemnisation converti par la mise à niveau des devis et des données d'essais du système actuel. ;2012-01-01;2014-12-31;2012-01-01;;4529700;0;189700;4340000;6;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:32;Vert
873;Information de gestion pour le suivi des usagers du réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74504;Mise en place d'une structure informationnelle des données permettant de produire des indicateurs de gestion.;2010-01-05;2011-06-01;2010-03-15;2012-06-30;652000;0;660200;15900;97;8.89;3.7;0.0;77.1;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:37;Vert
1125;Nouvelles contributions d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75006;Ajustement des contributions d'assurance en fonction du bilan routier.;2011-06-15;2012-12-31;2011-06-15;;1100200;0;553200;547000;51;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:39;Vert
864;Création d'une banque de données pour la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72101;Création d'une banque de données pour supporter la mise en place des nouveaux processus de gestion de la tarification d'assurance.;2006-06-26;2010-12-31;2006-06-26;2012-12-31;4234000;0;4161900;432500;92;7.45;8.51;0.87;44.2;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:54;Vert
865;Production annuelle de la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72102;Automatisation des traitements permettant d'établir la tarification d'assurance sur une base annuelle.;2008-09-01;2012-12-31;2010-01-01;2013-05-30;1670000;0;681800;988200;33;10.0;0.0;7.12;9.6;S.O.;2012-03-31;2012-06-21 13:55;Vert
1182;Gestion du dossier numérique (GDN);Tribunal administratif du Québec;Justice;4021;Ce projet a pour but de mettre en place tous les éléments nécessaires pour convertir le Tribunal en un tribunal sans papier. Il s’agit donc de mettre en place la numérisation des documents, la voûte documentaire pour la conservation des documents et différents outils pour faciliter la gestion des dossiers et le travail des juges administratifs dans leurs activités juridictionnelles. ;2011-11-01;2013-12-31;2011-11-01;2013-12-31;533760,375;533760,375;39760,96875;493999,4063;20;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet;2012-03-31;2012-06-27 13:33;Vert
1185;État de situation et suivi des dossiers;Tribunal administratif du Québec;Justice;9578;Ce projet cible l'uniformisation des informations destinées aux divers intervenants et la production de divers rapports de gestion pour soutenir les opérations du TAQ.;2009-07-01;2009-09-30;2009-10-01;2012-11-30;148900;196277,875;183068;13209,87988;46;10.0;0.0;0.0;1254.6;Sans objet;2012-03-31;2012-06-27 13:32;Vert
916;Optimisation de la PFC - Volet logiciel;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;ITZA2970;"Réaliser les travaux d'optimisation de la PFC :

1) Remplacer Mainview par TMON for z/OS ;
2) Évaluer ASG-Naviplex versus RMF PM et déterminer la pertinence de l'acquérir ;
3) Projet pilote pour remplacer CA-TPX et CA-Solve par IBM Session Manager et migration si concluant, sinon second pilote pour remplacer CA-TPX par CA-Solve ;
4) Projet pilote pour remplacer CL-Supersession au MESS par la solution retenue en 3)";2011-04-26;2013-12-31;2011-04-26;;758000;758000;120947;637653;20;9.98;0.08;10.0;0.0;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-26 12:00;Vert
897;Remplacement des unités de stockage HDS de la PFC;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2955 04 et 0004;Projet visant à remplacer l'unité de stockage HDS et la plateforme de traitement centralisée. Projet à haut potentiel de rentabilité.;2010-06-01;2011-12-01;2010-06-01;2012-06-01;1980188;1980188;928251;425668;98;10.0;0.0;2.46;33.6;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-26 12:08;Vert
345;Implantation de la gestion intégrée des documents;Office de la protection du consommateur;Justice;2009-004;Implantation d'un logiciel de gestion documentaire;2009-06-01;2010-09-30;2009-06-01;2012-10-31;367600;637600;356900;124100;75;10.0;0.0;0.0;156.2;Une fiche d'information sera élaborée afin d'expliquer le dépassement de l'échéancier. Toutefois, malgré ce dépassement au niveau de l'échéancier, le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints.;2012-03-31;2012-06-26 14:36;Jaune
290;Gestion des activités intégrées au processus d'affaires;Finances;Finances;CF-004;Vise à élaborer une solution pour améliorer la gestion du temps et des efforts des employés du Contrôleur des finances et de rendre disponible l'information stratégique sur les activités et les projets. En lien avec les processus d'affaires du CF.;2010-06-01;2012-04-01;2010-06-01;2012-06-01;160000;0;165396;0;100;8.99;3.37;7.18;9.4;aucune mesure n'est requise;2012-03-31;2012-06-27 10:07;Termine
143;Améliorations à la tarification octobre 2011;Curateur public;Famille et Aînés;2728;"Implantation d'un suivi des coûts par activité tarifable et de mise à jour du coût de revient des activités.

Le projet est terminé à la date du 1 juin 2012.";2010-06-01;2011-03-01;2010-06-01;2012-06-01;110000;285534;285600;0;100;9.99;0.02;0.0;167.8;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-27 10:46;Termine
148;Synchronisation et retrait des objets;Curateur public;Famille et Aînés;9004;"Retirer des environnements Oracle les unités de traitement et les structures de données qui ne sont plus utilisées par l'application courante et apporter les correctifs pour la synchronisation avec la nouvelle structure des données.

Le projet ayant débuté avant la promulgation de la directive sur la gestion des ressources informationnelles, aucune demande d'autorisation au Conseil du trésor pour votre projet n'a été effectuée.

";2010-03-01;2013-03-31;2010-06-01;2014-03-31;641619,25;0;304738;336881;48;10.0;0.0;2.64;32.4;Ce projet DTI s’intègre aux travaux du programme de planification stratégique des technologies de l’information (PSTI). De ce fait, la gestion de ce projet, les registres de suivi, ainsi que la gouvernance sont intégrés dans la gestion d'un des projets du programme de la PSTI. ;2012-03-31;2012-06-27 10:55;Jaune
151;Migration de l'entrepôt de la personne à Cognos 8;Curateur public;Famille et Aînés;4019;"La migration de l'entrepôt de la personne à Cognos 8 comprend une refonte de l'architecture de l'entrepôt vers une structure en étoile et son exploitation par
des outils de Cognos 8.

Le projet est terminé en date du 1er juin 2012. ";2010-02-01;2011-03-01;2011-02-01;2012-06-01;196600;473500;473500;0;100;10.0;0.0;0.0;116.7;Projet terminé;2012-03-31;2012-06-27 12:40;Termine
126;Analyse de la cohérence de la facturation;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGRP-40;Dans le cadre de son mandat, la Direction des affaires professionnels (DAP) contribue à la surveillance et au contrôle a posteriori de la facturation des professionnels de la santé. La DAP souhaite améliorer le processus lui permettant de dresser le portrait global des erreurs de facturation pour chacune des ententes. ;2010-09-01;2012-03-31;2010-09-01;2012-06-30;774170;0;537400;87910;86;10.0;0.0;5.86;15.7;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:36;Vert
204;Rehaussement de composantes à l'ITA;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;180;"Mettre en place un système de gestion pédagogique unique pour l'ITA permettant la gestion courante des affaires académiques dans chacun des deux campus de l'ITA.

Implanter un réseau d’interconnexion entre les deux campus de l’ITA et les CEGEP (RISQ) 

Adapter la téléphonie IP de l'ITA. - modifié, voir point D ""Portée du projet""";2010-09-01;2011-03-31;2011-05-01;2012-03-31;250000;205000;205000;0;100;10.0;0.0;0.0;172.4;Aucunes;2012-03-31;2012-06-27 13:17;Termine
139;Évolution des outils et pratiques en gestion de projets ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-11;Projet visant l'évolution graduelle des outils et pratiques de planification, de comptabilisation et d'imputation des efforts et des coûts de projets, de façon à mieux soutenir la gestion de projets, ainsi que la mise en oeuvre de ceux-ci.;2010-04-01;2013-03-31;2010-04-01;;510300;600700;509710;98350;83;9.63;1.23;10.0;0.0;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:37;Vert
1130;SEP - Refonte du suivi de l'eau potable - (DRI-10);Développement durable, Environnement et Parcs;Développement durable, Environnement et Parcs;180800199;Le Règlement sur l’eau potable (Q-2, r.4.1) avait été adopté en 1984.  Ce règlement édictait spécifiquement aux systèmes de distribution municipaux et non municipaux desservant de l’eau potable des normes et des contrôles de la qualité de l’eau très rigoureux pour l’époque. Afin de permettre et faciliter le contrôle de la mise en application de ce règlement, le système de Suivi de la qualité de l’eau potable (LCH) avait été développé.  À ce moment, les développements avaient lieu sur une plateforme de type « Ordinateur central ». La mise en œuvre de ces modifications nécessite des changements à apporter au système d’ici à son application un an plus tard, soit le 8 mars 2013.  ;2012-02-07;2013-12-31;2012-02-07;;1749129;0;456117;1293011;23;10.0;0.0;10.0;0.0;Modifications réglementaires.;2012-03-31;2012-06-27 13:19;Vert
137;Évolution du poste de travail;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-09;"Mettre en place une infrastructure évolutive, améliorant la souplesse et le temps de réaction face à l'évolution des besoins notamment : 
- Positionner le poste de travail dans l'organisation (autonomie du personnel, travail collaboratif, sécurité, etc.)
- Constituer un environnement technologique propice au soutien d'un cycle de vie du portefeuille applicatif
- Créer un environnement de poste de travail dynamique propice au développement de l'organisation et de ses ressources (intégration avec outils d'échange et de diffusion d'informations, déploiements adaptés aux besoins, etc.)

";2010-05-01;2014-03-31;2010-05-01;;5343290;0;2368440;2974850;51;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:37;Vert
129;Inscription générale de la clientèle à un médecin de famille;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGRP-43;Suite à une entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, survenue entre la FMOQ et le MSSS, des travaux d'optimisation de l'inscription générale de la clientèle à un médecin de famille sont nécessaires. ;2009-06-01;2011-12-31;2009-06-01;2012-03-31;3483740;0;2608530;0;100;10.0;0.0;7.12;9.6;Ce projet s'est terminé au 31 mars 2012.;2012-03-31;2012-06-27 14:37;Termine
853;Migration des applications de Oracle Forms 6i à 11g;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-12;"Projet visant la migration de deux applications de mission d'une technologie ""client / serveur Oracle Forms 6i"" à un environnement ""Oracle Application Server 11g Web"", avec une adaptation minimale tout en continuant à offrir les mêmes services aux utilisateurs.";2010-10-01;2012-03-31;2010-10-01;;2633000;0;1082010;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet s'est terminé comme prévu au 31 mars 2012.;2012-03-31;2012-06-27 14:38;Termine
500;Évolution du système d'exploitation des serveurs;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71205;Évolution du système d'exploitation des serveurs de la SAAQ.;2007-12-01;2013-09-30;2007-12-01;;9434300;0;5611600;3822700;57;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:39;Vert
498;Évolution de l'environnement informationnel;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71210;Ces travaux visent à rendre disponible des données d’intérêt corporatif dans l'environnement informationnel.;2007-01-05;2012-12-31;2007-01-05;2012-04-30;4506100;1792400;1749700;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:42;Termine
123;Mise à niveau du système d'information de gestion institutionnel;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGAI-05;Suite à la désuétude du système et afin de mieux répondre aux nouvelles exigences de reddition de compte, améliorer le système d'information de gestion institutionnel visant à mesurer la performance de l'organisation et à produire des tableaux de bord;2009-05-14;2012-03-31;2009-05-14;2012-06-18;933000;0;797990;134970;84;10.0;0.0;7.78;7.4;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:38;Vert
984;Remplacement du progiciel Fortune 1000;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 90;Abondon du logiciel Fortune 1000 et prise en charge de la gestion du compte employeur en proposition concordataire par la solution préconisée pour la gestion des comptes à recevoir (PERACQ);2010-01-01;2012-03-31;2010-01-01;2012-09-01;153083;153083;107414;45669;70;10.0;0.0;5.24;18.8;S/O;2012-03-31;2012-06-27 13:44;Vert
990;Taux d'association sectorielle paritaire (ASP) à trois décimales;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 98;Les associations sectorielles paritaires sont créées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) pour promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans leurs secteurs respectifs. L’utilisation d’un taux d’ASP à trois décimales permettra un financement plus précis des associations sectorielles paritaires.;2011-04-21;2012-03-31;2011-04-21;2011-12-31;336008;206538;206538;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 13:46;Termine
127;Modernisation - Mise en place de services en ligne en assurance médicaments;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-54;Mise en place des services en ligne (SEL) sécuritaires permettant d'offrir une prestation de services électroniques aux personnes assurées de 18 ans et plus en assurance médicaments tout en automatisant certains processus liés à la gestion de l'assurance médicaments.;2009-04-15;2013-03-31;2009-04-15;;1990110;0;936330;1053890;52;10.0;0.01;10.0;0.0;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:39;Vert
128;Modernisation de la CAM ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-56;La modernisation de la CAM avec l'ajout d'un code à barres et l’implantation d’un service en ligne (SEL), permettra de tirer avantage de l’univers électronique dans une perspective multi fonctionnelle notamment pour mieux répondre aux attentes exprimées par plusieurs professionnels de la santé. ;2009-02-02;2013-03-31;2009-02-02;;865000;0;407390;457610;46;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:39;Vert
876;Perception d'une taxe sur les véhicules pour la Ville de Montréal;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75508;Perception d'une taxe sur les véhicules pour la Ville de Montréal.;2011-02-01;2011-09-30;2011-02-07;2011-12-31;251600;0;161359;0;100;10.0;0.0;1.8;38.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:47;Termine
501;Prestation électronique de services aux entreprises;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71505;Développement d'une offre de services électroniques Web pour les entreprises possédant un ou plusieurs véhicules.;2008-01-01;2011-12-23;2008-01-01;2012-09-30;4733600;4294200;4317700;300600;98;7.74;7.55;5.14;19.3;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 13:49;Vert
998;PEA - Logiciels DSA  Cool Gen;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 17;Un rehaussement  de COOL:Gen est essentiel et implique une conversion de l'ensemble des applications développées avec ce produit. ;2010-01-01;2012-06-30;2010-01-01;2012-06-30;3118309;3276611;3122810;153801;95;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 13:49;Vert
133;Modernisation des processus au Service de la facturation et du recouvrement;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPAGI-01;Moderniser certains des processus relatifs à la gestion de la correspondance et à la gestion des dossiers par l'automatisation de l'émission de la correspondance, la création d'un dossier électronique et la numérisation des documents pour le service de la facturation et du recouvrement.;2009-04-01;2012-02-10;2009-04-01;;1151830;0;1481010;0;100;3.28;28.58;10.0;0.0;Ce projet s'est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-27 14:40;Termine
138;Projet pilote - règles d'affaires;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-02;Projet d'expérimentation et d'appropriation d'un logiciel de règle d'affaires. ;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;2012-05-31;637940;0;466250;171690;88;10.0;0.0;5.62;16.9;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:41;Vert
134;Projet SAGIR - solution d'affaires en gestion intégrée des ressources - phase 2;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPAGI-04;La phase SAGIR-2 porte sur la modernisation des processus de gestion des ressources humaines, vise l’établissement d’un dossier unique pour chaque employé de la fonction publique et d’un seul dépôt gouvernemental de données sur le personnel. Le CSPQ assure la coordination du chantier et appuie les sites d’implantation en leur fournissant les outils et le matériel de soutien. ;2009-05-28;2012-12-31;2009-05-28;2014-12-31;1316500;0;571620;455600;56;10.0;0.0;0.0;55.8;La RAMQ est en attente de la seconde livraison gouvernementale de SAGIR-2.;2012-03-31;2012-06-27 14:41;Suspendu
125;Projet Services en ligne des aides techniques et modernisation des processus;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-41;"Le projet de Services en ligne des aides techniques et modernisation des processus vise l’amélioration des façons de faire en maintenant les cadres législatif et réglementaire actuels de quatre programmes d’aides techniques. Un service de facturation en ligne sera offert pour les dispensateurs des programmes : appareils suppléant à une déficience physique, aides auditives, aides visuelles et prothèses oculaires.
";2008-01-01;2012-06-30;2008-01-01;2012-08-15;8976670;0;7775010;1201660;86;10.0;0.0;9.16;2.8;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:42;Vert
355;Cumulateur de temps;Justice;Justice;320888026;"La DGSJR utilise, depuis 1999, l'application Cumulateur de temps. Celle-ci permet aux employés d'inscrire les heures travaillées et de gérer le dossier des heures travaillées et des absences des employés. 

Cet outil est utilisé par environ 1700 utilisateurs principalement situés dans les palais, notamment par ceux de Montréal et Québec. 

Cette refonte vise à corriger des problèmes techniques, de désuétude technologique et d'uniformiser la saisie du temps des employés. De plus, elle permettra d'améliorer les fonctionnalités du système actuel.
";2010-04-01;2011-06-30;2010-09-30;2012-12-31;475000;475000;100000;375000;30;10.0;0.0;0.0;120.6;Le processus d'appel d'offres accuse du retard. Toutefois, le comité de sélection se tiendra en septembre 2012. Le projet devrait progresser normalement par la suite.;2012-03-31;2012-06-27 14:05;Vert
124;Refonte du site internet pour les professionnels de la santé;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGRP-20;"Les principaux objectifs du plan stratégique 2006-2008 visent l'amélioration des services aux professionnels par une optimisation des processus et contrôles ainsi que l'exploitation optimale des technologies de l'information. La refonte du site propose donc de regrouper les informations et services par profession sous la forme d'un dossier du professionnel personnalisé. Deux sondages faits auprès de 6 000 professionnels démontrent que le site a atteint ses limites et qu'une refonte est nécessaire. 
";2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;2013-03-31;459930;854740;468990;385750;52;10.0;0.0;2.52;33.2;La date de fin révisée sera réévaluée à la suite des travaux d'architecture.;2012-03-31;2012-06-27 14:42;Vert
135;Registre des consentements au don d'organes;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-01;"Le projet «Registre des consentements au don d'organes et de tissus» est issu de la loi facilitant les dons d'organes qui a été adoptée 2006. Cette loi sera remplacée par le projet de Loi facilitant les dons d'organes et de tissus. Les dispositions de cette loi font en sorte qu’à partir du moment de la demande d’inscription pour obtenir sa carte d’assurance maladie, une personne peut indiquer à la Régie sa volonté de consentir au don de ses organes et tissus après son décès. La loi prévoit que cette volonté soit enregistrée par la RAMQ et transmise aux organismes autorisés. 
Le projet a donc pour objectif de mettre en place les solutions pour répondre à ces dispositions.
";2009-05-15;2012-03-31;2009-05-15;2012-06-29;916980;0;857830;59150;96;10.0;0.0;7.39;8.7;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:43;Vert
353;Suivi de la programmation immobilière (SPI) - phase 3;Justice;Justice;320888005;"Cette phase permet la réalisation des 17 rapports supplémentaires ainsi que la réalisation de plusieurs améliorations souhaitées par la clientèle.

L'ajout de nouveaux rapports vise principalement à améliorer la gestion des projets immobiliers, à effectuer un meilleur suivi budgétaire et à produire des informations de gestion.";2010-05-03;2010-12-31;2010-05-03;2011-11-30;349600;335980;335980;0;100;10.0;0.0;0.0;136.5;Le projet est complété.;2012-03-31;2012-06-27 14:11;Termine
132;Remontée automatique de la fiche FIPA lors des appels téléphoniques entrants au CRC;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-04;Ce projet consiste à faire en sorte que le dossier de la personne assurée apparaisse automatiquement à l'écran de l'agent au moment de la prise de l'appel. Contribuer à personnaliser la relation avec la personne assurée et à diminuer la durée de l'appel. Ces mesures visent à augmenter le taux d'accessibilité et à répondre à plus de clients dans de meilleurs délais.;2010-05-01;2012-03-31;2010-05-01;2012-04-30;400000;657000;638730;18650;96;9.98;0.06;8.74;4.2;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:43;Vert
1119;Rémunération - Anatomopathologistes;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-03;En septembre 2011, la FMSQ et le MSSS ont convenu d'un nouveau mode de rémunération pour les anatomopathologistes.  Ce projet vise à mettre en place les dispositions nécessaires convenues dans l'entente.;2011-09-15;2013-03-31;2011-09-15;;970060;0;313770;656290;33;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:44;Vert
499;Évolution du système d'exploitation des postes de travail;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;71204;Évolution du système d'exploitation des postes de travail de la SAAQ.;2007-04-01;2013-03-31;2007-04-01;;12047200;0;7522300;4524900;70;10.0;0.0;10.0;0.0;S.O.;2012-03-31;2012-06-27 14:14;Vert
1145;Révision de l'environnement de prise de photo-signature à l'accueil;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;DGSPA-57;Le projet vise l'amélioration des composantes technologiques et du processus de travail des stations photos dans les bureaux d'accueil de Montréal et Québec afin d'assurer la pérennité du service à la clientèle. La modernisation de cet environnement de travail amènera le changement des appareils photos, des tablettes de signature, des modifications à l'interface informatique utilisée par les agents ainsi que l'amélioration du processus de travail.;2010-03-01;2011-06-30;2010-03-01;;588390;0;487610;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est maintenant terminé.;2012-03-31;2012-06-27 14:44;Termine
1121;Système de production des cartes d'assurance maladie;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-03;"L'équipement (embosseuse) supportant le système de production des cartes d'assurance-maladie est désuet. Ce projet est un projet d'évolution qui vise à moderniser le système en remplaçant l'équipement actuel par un nouvel équipement capable de supporter le système de production de cartes d'assurance-maladie pour les années à venir.   
";2010-04-15;2013-03-31;2010-04-15;;2217970;0;313920;838390;25;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:45;Vert
352;Développement du système de relève informatique;Justice;Justice;320777003;"Le ministère dispose d'environ 250 applications dont bon nombre constituent des applications de mission. La disponibilité de ces dernières est critique pour que le ministère puisse remplir sa mission. 

Ce projet vise à mettre à jour le processus ministériel de relève des systèmes en cas de sinistre majeur. Il vise également l'acquisition des nouvelles infrastructures requises.";2010-04-01;2012-03-30;2010-04-01;2012-12-31;737400;737400;209000;450400;40;10.0;0.0;1.84;37.7;Le projet se poursuit normalement. Les éléments cruciaux du projet ont été livrés. Par contre, le rythme des travaux a été ralenti pour permettre aux spécialistes en sécurité de se consacrer à d'autres projets. ;2012-03-31;2012-06-27 14:21;Vert
855;Améliorations des environnements de production et d'exploitation des bases de données Oracle et DB2;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;TI-03;Le projet consiste à identifier et à appliquer les mesures permettant d'accroître la sécurité des environnements de production des systèmes et d'exploitation des bases de données pour les environnements DB2 et Oracle.;2009-03-01;2010-06-01;2010-05-01;2012-12-31;186200;253000;156353;46746;77;10.0;0.0;0.0;206.4;x;2012-03-31;2012-06-27 14:21;Vert
349;Acquisition de micro-ordinateurs;Justice;Justice;320700059;"La DRI doit prévoir le remplacement des postes de travail désuets. 

À cet effet, en plus de procéder à l'acquisition des postes de travail, elle doit rédiger les spécifications techniques auxquelles ces postes doivent se conformer, planifier les essais en laboratoire afin de s'assurer que les équipements proposés répondent aux spécifications techniques et développer les pilotes, images et autres outils afin d'optimiser l'utilisation des postes de travail. 

Les développements d'images et d'outils doivent se coller à l'architecture technologique ministérielle.  
 ";2011-04-01;2014-03-31;2011-04-01;2012-03-31;2000000;2000000;100000;1900000;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet n'en était pas un à proprement parler (il s'agit plutôt d'une réserve budgétaire pour le renouvellement des postes de travail). Le MJQ a pris la décision de fermer cette fiche projet. ;2012-03-31;2012-06-27 14:25;Termine
351;Activités en lien avec le projet SIIJ;Justice;Justice;320700068;"Afin d'accueillir le SIIJ au printemps 2012, le MJQ aura à effectuer divers travaux dont :
- Mettre en place une table d'architecture afin d'éviter le dédoublement de ressources informationnelles et de permettre de centraliser l'information;
- Mettre en place des liens permanents afin de permettre l'échange de données entre plusieurs systèmes du MJQ et les systèmes JuLien et Sentinelle;
- Effectuer toutes les activités de délestage requises touchant plusieurs systèmes du MJQ qui seront remplacés par les systèmes JuLien et Sentinelle, incluant les transferts de données vers le SIIJ;
- Mettre à niveau l'infrastructure technologique du MJQ afin de permettre l'intégration des systèmes JuLien et Sentinelle.
";2010-09-01;2013-07-31;2010-09-01;2012-03-31;4696000;4696000;300000;0;4;10.0;0.0;10.0;0.0;À la suite de la décision gouvernementale de mettre fin au projet SIIJ en mnars 2012, le MJQ a mis fin au présent projet.;2012-03-31;2012-06-27 14:29;Vert
136;Évolution de l'atelier de développement et du système d'exploitation serveur;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-08;Mise en œuvre d'une stratégie d’évolution des infrastructures des services en ligne afin de maintenir les services d’affaires et de se positionner pour les années à venir en matière d’évolution, de sécurité, de niveau de services et de disponibilité. ;2010-04-01;2014-03-31;2010-04-01;;8147330;0;2934560;5212770;35;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse bien.;2012-03-31;2012-06-27 14:36;Vert
357;Implantation Sagir SGR-2;Justice;Justice;320500016;"La seconde étape (SGR2) du déploiement du système SAGIR concerne la gestion des ressources humaines et comporte trois livraisons.

La livraison 1 a été complétée à l’automne 2010.

La livraison 2, initialement prévue à l'automne 2011, a été reportée en mai 2014 par le CSPQ. Conséquemment, les travaux de cette phase ont été suspendus.
";2009-04-01;2012-03-30;2009-04-01;2014-05-30;1604444;1604444;900000;704444;60;10.0;0.0;0.0;72.3;Les travaux d'implantation de la livraison 2 de SAGIR SGR2 jusqu'à sa livraison par le CSPQ ont été suspendus. Cette livraison est prévue en mai 2014. ;2012-03-31;2012-06-27 14:37;Suspendu
140;Mise à niveau technologique d'applications;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-13;Délestage d’infrastructures technologiques désuètes et adaptation applicative afin d'assurer la pérénité et la sécurité des services de la RAMQ.;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;;400000;0;82610;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet s'est terminé au 31 mars 2012.;2012-03-31;2012-06-27 14:39;Termine
130;Projet d'amélioration de la sécurité de l'information 2009-2012;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;INF-22;"Le Projet d'amélioration de la sécurité de l'information (2009-2012) vise à améliorer les processus de gestion de la sécurité et les services de sécurité et ce, afin de mieux prévenir les risques d'atteinte à la sécurité de l'information. C'est un projet évolutif constitué d’un ensemble de dossiers d’envergure différente. La planification des dossiers est revue annuellement.
";2009-04-01;2012-03-31;2009-04-01;;3260800;0;2579450;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Ce projet s'est terminé comme prévu au 31 mars 2012.;2012-03-31;2012-06-27 14:40;Termine
350;Mise à niveau des infrastructures;Justice;Justice;320700060;"Ce projet permet de gérer la désuétude des équipements et logiciels de même que combler les nouveaux besoins exprimés par nos clientèles.  

Les volets couverts sont les suivants : 1) mise à niveau des infrastructures réseaux,  2) mise à niveau des serveurs, 3) mise à niveau des infrastructures de sécurité, 4) mise à niveau des infrastructures de stockage et  5) aménagement de la salle informatique au palais de justice de Montréal.
";2011-04-01;2012-03-30;2011-04-01;2012-03-30;1660000;1660000;1548380;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Les travaux prévus en 2011-2012 sont complétés.;2012-03-31;2012-06-27 14:41;Termine
347;Mitigation;Justice;Justice;320700051;"Ce projet vise à moderniser les applications désuètes afin d'en assurer la pérennité.

À la suite des analyses effectuées, il a été décidé que 16 applications seront  migrées technologiquement et que 4 autres seront refondues.";2010-04-01;2014-03-30;2010-04-01;2014-03-28;6500000;6014109;3795248;2218860;60;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet progresse normalement.;2012-03-31;2012-06-27 14:47;Vert
896;Harmonisation des réseaux actuels du CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2420 et ITCS2671  72  73  75  2962;Ce projet consiste à harmoniser les différents réseaux du portefeuille des services gouvernementaux de façon à en optimiser le fonctionnement et à en minimiser les coûts. ;2009-06-01;2012-03-01;2009-06-01;2012-06-01;21385000;21702272;16686483;5015790;98;10.0;0.0;7.21;9.3;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-27 14:54;Vert
348;Normalisation des postes de travail et migration du système d'exploitation;Justice;Justice;320700058;"Ce projet consiste à la mise à niveau du système d'exploitation et des applications des postes de travail du MJQ (environ 4500 postes). 

Les travaux consistent à développer les trousses d'installation pour les progiciels commerciaux et les applications et à procéder au déploiement sur les postes de travail. 

";2010-03-01;2013-09-30;2010-03-01;2014-09-30;5621500;5621500;177000;5371983;5;10.0;0.0;3.4;28.0;En attente des recommandations qui seront effectuées par le comité de travail interministériel mis sur pied par le dirigeant principal de l'information.;2012-03-31;2012-06-27 14:56;Suspendu
919;Mise en place d'une gestion intégrée de l'impression et de l'imagerie au CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPTI-ITZA2466;Passage du parc d'équipement d'impression, de numérisation et de télécopie en mode service intégré via un fournisseur unique de la solution.;2011-07-01;2012-03-01;2011-07-01;2013-02-01;633500;633500;596752;36748;60;10.0;0.0;0.0;138.3;Ne s'applique pas;2012-03-31;2012-06-27 14:57;Vert
346;Sécurisation du système d'enregistrement numérique;Justice;Justice;320700025;"Ce projet vise à renforcer les mesures de sécurité du système d'enregistrement numérique.

Ce projet comprend également la migration vers le système d'exploitation Windows/XP sp3 ainsi que le remplacement des ordinateurs (600 postes de travail).
";2008-01-01;2012-03-30;2008-01-01;2012-01-31;392600;259642;264630;0;100;9.42;1.92;10.0;0.0;Le projet est complété.;2012-03-31;2012-06-27 14:58;Termine
359;THÉMIS (Anciennement refonte du système SCAVAC);Justice;Justice;321100001;"Le projet consiste en une refonte d'un système existant, le SCAVAC. 

Ce système ne permettait plus un suivi adéquat des dossiers des victimes d'actes criminels en plus de ne pas fournir les données de gestion nécessaires au BAVAC pour assumer pleinement son rôle de coordination du réseau des CAVAC.
";2009-08-03;2012-03-30;2009-08-03;2012-12-31;750000;700000;630000;120000;80;7.86;7.14;3.32;28.4;"La définition des besoins d'affaires a dû être révisée, ce qui a causé le report du projet pilote prévu en décembre 2011. 

La situation est en cours de redressement.
";2012-03-31;2012-06-27 15:00;Vert
115;Développement de nouveau système- Après 2008-2009;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;MS-DEV0809;Regroupe tous les projets de développement de petite envergure (moins de 300 j-p).;2011-04-01;2012-03-31;2011-04-01;;140000;153000;153000;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Projet terminer;2012-03-31;2012-06-27 15:01;Termine
79;Réseau national intégré de radiocommunication - RENIR - voix et données;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGRT;Déployer un réseau moderne de radiocommunication mobile pour desservir les MO tels la Sûreté du Québec, le ministère des Transports, la Société de l'assurance automobile du Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le ministère de la Santé et des Services sociaux.;2002-08-01;2013-03-31;2002-08-01;2013-03-31;331500000;331500000;279700000;51800000;84;10.0;0.0;10.0;0.0;À déterminer;2012-03-31;2012-06-27 15:10;Jaune
1037;Optimisation de la phase 1;Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;6;Révision des mécanismes d'arrêt de la solution afin d'augmenter l'automatisation. Les mécanismes à réviser sont les cas spéciaux, la certification des calculs et la révision des extrants.;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;;1204808;0;873454;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Le projet est terminé à la date prévue.;2012-03-31;2012-06-27 15:35;Termine
149;Sécurité;Curateur public;Famille et Aînés;9000;"Implanter la gestion des accès au système opérationnel en utilisant les rôles d'Oracle et l'outil VPD. Le projet vise également à développer les services de sécurité requis, entre autres pour l'arrimage avec le système de gestion documentaire.
";2010-03-01;2011-05-01;2010-06-16;2012-12-31;977900;997900;953957;43943;96;10.0;0.0;0.0;143.0;"Remarque : 
Ce projet DTI s’intègre aux travaux du programme de planification stratégique des technologies de l’information (PSTI). De ce fait, la gestion de ce projet, les registres de suivi, ainsi que la gouvernance sont intégrés dans la gestion d'un des projets du programme de la PSTI. ";2012-03-31;2012-06-27 15:35;Jaune
147;Normalisation des adresses;Curateur public;Famille et Aînés;9001;"Développer les unités de tâches requises pour la saisie d'adresses normalisées en utilisant les services offerts par le CSPQ.

La date saisie dans la section ""coût du projet "" devrait se lire ""AAAA-MM-JJ "".
";2011-01-05;2011-10-11;2011-01-05;2013-12-15;418779;0;700;418079;1;10.0;0.0;0.0;284.6;En cours de re-planification. ;2012-03-31;2012-06-27 15:37;Suspendu
142;Planification stratégique des technologies de l'information (PSTI);Curateur public;Famille et Aînés;PSTI;"Mise en place d’une nouvelle solution d'affaires afin de répondre aux besoins du Curateur public. La solution couvre quatre systèmes : la gestion électronique des documents, le système opérationnel, l'information de référence et l'espace informationnel.

# CT197786 en 2002, # CT 206375 en 2008 et # CT 208523 en 2009. 

";2002-03-01;2005-03-31;2008-05-01;2014-03-01;39619864;0;31818220;7801645,5;46;10.0;0.0;0.0;289.1;"Les mesures prises pour le Programme PSTI : 

La mise en place d’une structure de travail organisé en mode projets; 
L’utilisation d’outils de suivi de gestion de projet intégré;
Une démarche de révision et d’arrimage des 93 processus est en cours;
Une planification détaillée de toutes les activités;
L’instauration d’un suivi rigoureux de l’avancement, des risques, des enjeux et des coûts.
";2012-03-31;2012-06-27 15:37;Jaune
991;Accès chirurgie  (Synchro P1);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 99;Ce projet a pour but d'agir à la fois sur la réduction du nombre de travailleurs en attente de chirurgie et sur les délais d'attente imposés aux travailleurs accidentés. Pour y arriver on désire mettre en place différents moyens tant à l’interne, par la révision de la gestion des listes d’attente et du suivi des dossiers, qu’à l’externe, par des ententes de partenariat avec le réseau de la santé.;2011-08-01;2012-06-30;2011-08-01;2012-12-31;150872;150872;22076;128796;15;10.0;0.0;0.0;54.6;Travaux ralentis par l'attente de la signature des ententes inter organismes.;2012-03-31;2012-06-27 16:45;Suspendu
983;Contrôles des comptes des établissements de santé - (Synchro P13) Phase 2 Étape1;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 89;"L’objectif de la Phase 2 est de poursuivre la réduction des risques financiers associés au processus opérationnel visant le traitement des comptes des établissements de santé (CES) et plus précisément en ce qui concerne la validation et l’autorisation de ces comptes. À cet effet, l’étape 1 permet la mise en place des actions informatiques suivantes : Mise en place d’un nouveau formulaire « Compte de l’établissement de santé » utilisé par les établissements de santé (ETS) publics; Création d’une nouvelle transaction/option informatique; Mise en place d’un ensemble de nouvelles validations qui font suite à la codification de tous les soins et services; Mise en place d’un processus automatisé de suivi « a posteriori » pour les comptes CES reçus sous format papier.


";2010-11-01;2011-12-22;2010-11-01;2011-12-22;794020;1112396;1112396;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:53;Termine
985;Détectôt  -  Amélioration Outils de soutien à l'intervention - OSI (Synchro P4);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 91;"Ce projet s’inscrit dans l’approche continue de détection du risque (ACDR) qui vise à détecter le risque de façon rigoureuse et en continu, et à prendre en charge le plus rapidement possible les dossiers qui présentent des risques de chronicité. Afin de répondre aux besoins de la réparation, de nouveaux outils doivent être développés pour : Assister les agents lors de l'accès au régime/répartition; Effectuer le suivi des dossiers (P1 à P3) afin de prévenir la chronicité; Détecter et valider les facteurs de risques via des filets de sécurité planifiés; Fournir des balises sur le moment opportun de soumettre le dossier à la table de réévaluation du risque; Présenter des dossiers à la table de réévaluation du risque; Documenter le dossier Travailleur par rapport au risque; Documenter le dossier Travailleur via des notes de suivi (CE et DSS)


";2010-08-23;2012-06-30;2010-08-23;2012-06-30;259070;481085;337420;143665;70;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:55;Vert
997;Échanges inter organismes;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 16v;La CSST échange une trentaine de cassettes par mois avec des organismes gouvernementaux et la Banque nationale. Le modèle de cassettes utilisées ne sera plus supporté et une nouvelle méthode d'échange doit être implantée.  ;2011-01-05;2012-12-31;2011-01-05;2012-12-31;148710;148710;61895;86815;42;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:56;Vert
1014;Évolution de l'atelier de développement;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 3;"Certaines composantes de l’atelier de développement devront évoluer au cours de l'année 2010 : ODW, Team Server, CFG essais, gestion des paramètres et des messages, révision documentation site SD, sécurité modules communs.

PORTION 2011";2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2011-12-31;443824;406754;406754;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 16:57;Termine
986;Gestion dédiée des demandes d'admissibilité (Synchro P17);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 93;"Par la restructuration de l’admissibilité en un centre dédié, ce projet vise : l’amélioration de l’efficience; la réduction du temps de prise de décision; l’augmentation de la cohérence et du respect de la Loi et des politiques. Pour ce faire : Permettre la saisie de la déclaration ADR ou RTR par téléphone; Permettre l’ouverture du dossier et l’admissibilité par l’intervenant; Permettre l’échange de renseignements entre agent et préposé; Accélérer la déclaration d’événement via nos Services en ligne sécurisés; Offrir à l’intervenant et au Préposé la consultation des formulaires ADR et RTR transmis.";2011-03-01;2011-09-30;2011-03-01;2012-03-30;662686;937422;628312;309110;67;10.0;0.0;0.0;85.1;En attente du résultat des analyses en cours relativement à la poursuite des travaux.;2012-03-31;2012-06-27 16:59;Suspendu
974;Intégration de l'application Identifiant de l'appelant (IDA);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 79;"Ce projet vise l'intégration complète de la solution d'affaires supportée par l'application IDA dans l'architecture des systèmes de la CSST afin de minimiser les irritants, soit :
- permettre la consultation de l'ensemble des droits d'accès au dossier de l'employeur en temps réel;
- permettre de consulter les droits d'accès lorsque l'interventant est dans le dossier sans changer d'outils par le navigateur et donc saisir à nouveau l'identifiant de l'employeur (ENL).";2010-08-30;2012-12-31;2010-08-30;2012-08-30;940569;940569;529075;411494;56;10.0;0.0;10.0;0.0;Priorisation accordée à d'autres projets.;2012-03-31;2012-06-27 17:01;Suspendu
1110;Logiciels d'exploitation PFL - MS-SQL Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20j;Système de gestion de base de données (SGBD) utilisé par plusieurs applications commerciales et corporatives de la plateforme distribuée: MS SQL Server;2012-01-01;2014-03-30;2012-01-01;;758419;758419;18383;740036;1;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:04;Vert
1112;Logiciels d'exploitation PFL - MS-Windows Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20l;Des travaux importants ont été entrepris en 2009 afin de rehausser le parc de serveurs de la version Windows 2000 vers la version Windows Server 2003 SP2. Au terme de ces travaux, un petit petit nombre de serveurs Windows 2000 a dû être conservé du fait de la non-évolution de certains composants logiciels depuis la Modernisation. Ce nombre de serveurs inclut les 10 de la « reconduction » de la PES. La fin de la période de support pour Windows Server 2003 est prévue en 2013 avec un support étendu.;2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;4906298;4906298;45507;4860791;1;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:05;Vert
1113;Migration des applications à la solution de reprise interne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20n;Dans le cadre d'EDEC-06, il a été statué de mettre en place une solution de reprise avec une infrastructure technologique appartenant à la CSST. Des travaux sont en cours afin de concevoir l'architecture de cette nouvelle solution de reprise.;2012-01-01;2013-03-30;2012-01-01;;570521;570521;248544;321977;44;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:06;Vert
1015;Migration téléphonie IP;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 30;Le présent projet «Migration de la téléphonie» de la Commission vise à mettre en place une nouvelle infrastructure basée sur la nouvelle technologie maintenant disponible dans le domaine de la téléphonie utilisant les protocoles IP ( Internet Protocol ).  Cette technologie est un incontournable dans le marché et s’inscrit dans une tendance mondiale d’évolution qui vise à éliminer la téléphonie traditionnelle (numérique, analogique) pour se concentrer autour des technologies plus homogènes faisant partie du réseau informatique des organisations.;2011-09-01;2013-12-30;2011-09-01;2013-12-30;6602680;6602680;66027;6536653;1;10.0;0.0;10.0;0.0;Arrimage avec la stratégie de transformation et d'optimisation des ressources informationnelles (STORI).;2012-03-31;2012-06-27 17:07;Suspendu
1109;PEA - Logiciel d'exploitation - Plateforme locale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20h;Réalisation des évolutions reliées aux logiciels d'exploitation de la plateforme locale: Lotus Domino Server - Lotus Notes Client, NetTracker, CA-Unicenter NSM, SAS, Blackberry Enterprise Server, System insight Manager, WSUS, Surveillance et automatisation - positionnement technologique-L, CA Automation Point, MS Management FrameWork, serveurs de fichiers.;2012-01-01;2015-03-30;2012-01-01;;3606318;3606318;110561;3495757;3;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:08;Vert
1002;Logiciel exploitation Plateforme locale de traitement;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20h;Constitué de petits projets sauf SPJ DELEC. Rehaussement de logiciels en situation de fin de support du fabricant. (Migration HIS, gestion des alertes, Inforefiner, CA automation point, Windows 2008 R2) ;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2011-12-31;452761;492755;492755;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-27 17:13;Termine
1005;Migration vers la nouvelle solution de reprise;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20n;"Déterminer la nouvelle solution de reprise tant pour la plate forme centrale que locale. Faire la mise en place du nouveau CTI et des infrastructures technologiques et réseaux. Créer des nouveaux environnements centraux et locaux. Migrer les applications actuellement relevées dans les nouveaux environnements. Relocaliser le site de reprise actuel vers le site de Anjou (Bourdages et Bleury).  Identifier et mettre en service d’un nouveau site d’impression externe en reprise. Faire les essais de reprise avec cassettes pour les applications centrales actuellement relevées et la mise en place et expérimentation de la nouvelle solution de réplication cible. Faire les essais de relève avec la nouvelle solution de reprise complète et les applications actuellement relevées. 


";2011-01-01;2012-12-31;2011-01-01;2011-12-31;1054213;476188;476188;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-28 08:44;Termine
1006;Centralisation des serveurs régionaux;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20o;Virtualiser les serveurs régionaux dans le contexte de serveurs désuets et des orientations associées à la centralisation des serveurs régionaux. ;2011-01-01;2011-12-31;2011-01-01;2011-12-31;1579339;121668;121668;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-28 08:46;Termine
972;Évolution de l'infrastructure technologique;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 73;Rendre disponible les différents environnements  technologiques pour le projet Expresso. Plusieurs sous projets en infrastructures technologiques (serveurs centraux - locaux, unitaires - fonctionnels - acceptation - préproduction - production) et en logiciels: Oracle, Windows 2008, SQL 2008, Biztalk 2009, Visual Studio 2008, UCM, Siebel, Optim, numérisation de documents - microfilmie, télécopie. ;2010-01-01;2011-12-31;2010-01-01;2012-10-31;14653909;10104028;5932812;4171216;67;10.0;0.0;1.23;41.8;S/O;2012-03-31;2012-07-05 10:33;Vert
1000;Infrastructure de stockage;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5 20d;"Révision de l'infrastructure de stockage et de sauvegarde afin de remplacer les équipements désuets et de permettre la croissance en besoins de stockage pour que les différents projets VPTI puissent atteindre leurs objectifs. Les composantes ciblées sont Sun, ""Library Management System"". Acquisition de SAN, NAS, VTL. ";2011-01-01;2012-12-31;2011-01-01;2011-12-31;1880816;1383782;1383782;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;S/O;2012-03-31;2012-06-28 08:50;Termine
244;Architecture techno  Virtualisation Vm Ware;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707544;"Virtualisation des environnements serveurs: réalisation d'une étude afin d'identifier les plus susceptibles d'apporter les bénéfices; mise en oeuvre.  ";2009-04-01;2010-03-31;2009-04-01;2012-03-31;727501;608827;608827;0;100;10.0;0.0;0.0;200.4;"Ce projet est terminé.

Il est à noter que ce projet a débuté avant la mise en application de la Directive sur la gestion des Ressources informationnelles.";2012-03-31;2012-06-28 11:10;Termine
250;Matériel et logiciels requis pour la migration du RETEM au RITM;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707571;Acquisition des différentes composantes requises pour la migration du RETEM au RITM. ;2010-04-01;2011-12-31;2010-04-01;2011-12-31;818900;448418;448418;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;"Ce projet est terminé.

Il est à noter que ce projet a débuté avant la mise en application de la Directive sur la gestion des Ressources informationnelles et  qu'il y a une obligation gouvernementale de passer au RITM.";2012-03-31;2012-06-28 11:10;Termine
241;Système intégré de radiocommunications policières (SIRP);Sûreté du Québec;Sécurité publique;SIRP;"Le SIRP modernise et réorganise les communications opérationnelles de la Sûreté du Québec en intégrant la radiotransmission de données (RTD) à la radiotransmission vocale existante, de manière à permettre aux policiers d'avoir accès aux banques de données du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) et à un système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Le SIRP est relié au projet gouvernemental RENIR.

";2008-02-19;2011-12-31;2008-02-19;2015-12-31;36900000;42700000;20200000;22500000;57;10.0;0.0;0.0;103.5;"Ce projet est en mode réalisation.

Le SIRP est directement relié au développement et à l'implantation du projet RENIR. Celui-ci accuse des retards considérables qui ne sont pas sous notre contrôle. Ce projet fait d'ailleurs l'objet d'un suivi rigoureux par un comité ministériel qui se rencontre deux fois par année afin de discuter de l'avancement des travaux et des coûts de ce projet. Relativement aux coûts, un état de situation a été transmis à mme Suzanne Létourneau du SCT afin de l'informer des coûts restant à encourir pour finaliser les travaux.";2012-03-31;2012-06-28 11:11;Jaune
1184;Architecture d'entreprise;Tribunal administratif du Québec;Justice;STI-022;Mise en place et conception d’une fonction d’architecture à haut niveau englobant l’ensemble de l’organisation et offrant la cohérence et l’alignement aux stratégies du TAQ. La fonction d’architecture d’entreprise, ultimement, sera intégrée dans les activités du TAQ et participera activement à sa gouvernance, arrimée avec sa planification stratégique.;2011-12-01;2013-05-30;2011-12-01;2013-05-30;446251,1875;440651,1875;58273,71094;382377,4688;21;10.0;0.0;10.0;0.0;Sans objet.Il faut enlever 5 600$ du montant initial car étati dans Préalable au projet. Correciton impossible après publication.;2012-03-31;2012-06-28 13:20;Vert
1181;Mise à jour salle des serveurs;Tribunal administratif du Québec;Justice;6624;Ce projet consiste principalement à la mise à niveau du réseau informatique du Tribunal. Le renouvellement de plusieurs composantes étaient requis compte tenu de l'âge et que certaines technologies n'étaient plus supportées par les fournisseurs.;2009-02-01;2011-10-30;2009-09-01;2013-11-30;899200;894295,25;580153,875;314146,375;21;10.0;0.0;0.0;76.2;Sans objet;2012-03-31;2012-06-28 13:21;Vert
1183;Procès-verbal électronique;Tribunal administratif du Québec;Justice;9576;"Ce projet vise à permettre aux juges la rédaction des procès-verbaux (PV) électroniques et afin d'éviter les saisies multiples . Une première étape consiste à la conception d'un prototype pour la Commision d'examen des troubles mentaux(CETM) et la conciliation. 
Informatiser les procès-verbaux de la CETM, de la conciliation, d'audience, de la conférence de gestion, de l'appel au rôle  et de la conférence préparatoire ainsi que l'insertion des informations du PV au système de mission. De plus, l'intégration et l'arrimage avec le projet «Gestion du dossier numérique» sont prévus.";2011-11-01;2014-09-30;2011-11-01;2014-09-30;471848,4063;417848,4063;30399,5;387448,9063;13;10.0;0.0;10.0;0.0;"Sans objet
Coût initial aurait du être 417 848,41$ au lieu de 471 848,41$. Correction après publication impossible.";2012-03-31;2012-06-28 13:22;Vert
1177;Intégration de la CHQ;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404660;Suite à l'intégration de la Corporation d'Hébergement du Québec à la SIQ, le projet prévoit la réalisation de diverses activités reliées à la mise en place d'une infrastructure réseau, de la téléphonie etc.;2011-07-01;2012-03-31;2011-07-01;2012-03-31;350000;350000;206606;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-07-03 11:46;Termine
1178;Mise à niveau de l'atelier de développement;Société immobilière du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;404659;Mise à niveau de nos outils de développement ainsi que la révision de nos façons de faire pour être en mesure d'optimiser et augmenter nos standards de développement.;2011-12-01;2012-03-31;2011-12-01;2012-03-31;437232;437232;316354;0;100;10.0;0.0;10.0;0.0;Rien à signaler.;2012-03-31;2012-07-03 11:48;Termine
285;Évolution clicSÉQUR - Entreprises - (CSE) - Environnement d'essais pour les MO;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Non disponible;"Mettre en place un nouvel environnement d’essais dédié aux M/O arrimés ou voulant s’arrimer à clicSÉQUR – Entreprises (CSE) ou à clicSÉQUR-Express (CSX).
Ce projet a été identifié en juin 2009 par le MSG dans l'exercice de priorisation relatif aux besoins d'évolutions de clicSÉQUR-Entreprises, il a été inclus au dossier d'affaire «projet d'évolution
visant l'ajout de fonctionnalités jugées prioritaires» de novembre 2009 pour clicSÉQUR-Entreprises et a été autorisé au CT de janvier 2010.";2010-01-01;2010-11-30;2011-02-01;2013-11-30;1720000;1284258;285339;998919;65;10.0;0.0;0.0;329.4;"Note concernant la date de fin révisée :
L'environnement d'essais de clicSÉQUR-Entreprises est implanté. Une analyse doit être complétée pour vérifier s'il est toujours opportun de développer un environnement d'essais pour clicSÉQUR-Express. C'est la raison pour laquelle la date de fin a été révisée.";2012-03-31;2012-07-03 16:28;Vert
989;Mise en priorité des dossiers CSST - CLP (Synchro P19);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4 96;Ce projet vise à permettre la priorisation des dossiers à risque de chronicité dès Juin 2011. Pour ce faire, permettre au Répartiteur d’indiquer au « Sommaire » de la demande de révision, les dossiers présentant un risque de chronicité, assurer la prise en charge des dossiers DRA présentant un risque de chronicité, permettre la priorisation des dossiers CLP présentant un risque de chronicité, suivre les dossiers à risque de chronicité contestés à la CLP et informer les services juridiques.;2011-04-01;2011-12-20;2011-04-01;2012-12-20;466830;518700;383700;135000;74;10.0;0.0;0.0;139.9;S/O;2012-03-31;2012-07-05 09:34;Jaune
247;Refonte du système SIR;Sûreté du Québec;Sécurité publique;300707503;Procéder à la refonte d'une application informatique de la Sûreté.;2009-04-01;2012-03-31;2010-04-01;2014-03-31;3744246;3744246;0;3744246;1;10.0;0.0;0.0;66.5;"Le 12 juin dernier, la Sûreté a reçu l'autorisation du Conseil du trésor pour débuter les travaux de ce projet. En conséquence, les travaux pour la réalisation du projet débuteront sous peu.

Nous avons inscrit 1 % dans les cases d'avancement afin de pouvoir publier la fiche.";2012-03-31;2012-07-24 13:52;Vert
965;Migration de VIGIPRO vers la plateforme collaborative Liferay;Centre de recherche industrielle du Québec;Développement économique, Innovation et Exportation;PE 41681  PI 42106;"La Direction d’Information Stratégique (DIS) a développé à l’interne une plateforme nommée ""VIGIPRO"" afin de supporter les entreprises à implanter la veille.

Depuis la création de ""VIGIPRO"", les pratiques en gestion des connaissances ont évolué. L’arrivée des nouveaux outils ajoute la possibilité d'obtenir nombreuses fonctionnalités.

Le CRIQ se doit d'améliorer la qualité du service à sa clientèle en optant pour la migration du progiciel Vigipro vers la plateforme collaborative Liferay.

Cette migration demeure un élément clé dans le déploiement d’une structure uniforme de gestion documentaire qui permettra de gérer le cycle de vie des connaissances, de leur création ou de leur réception jusqu’à leur destruction ou leur conservation permanente. Elle a pour but de faciliter la gestion documentaire, la gestion des connaissances et la gestion du savoir.

";2010-01-30;2013-02-18;2010-01-30;;350450;350338;150338;200000;43;10.0;0.0;10.0;0.0;Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures de redressement;2012-03-31;2012-07-24 17:27;Vert
73;RITM - Réseau intégré de télécommunication et multimédia;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGRT;Fournitures des infrastructures des réseaux en support aux applications informatiques de m/o en mode intranet, extranet et internet.;2009-05-01;2012-05-01;2009-05-01;2011-12-31;5714000;22410000;20724000;1686000;100;10.0;0.0;10.0;0.0;"Le projet RITM – Réseau intégré de télécommunication et multimédia – a prit fin le 31 décembre 2011. À cette date, 100% du projet était terminé.

La fiche d’information pour ce projet indique le 1er mai 2012 et une date de fin de projet révisée au 1er mai 2013. En réalité, ces informations correspondent aux dates de fin du contrat d’entretien que nous détenons avec notre fournisseur.

Le pourcentage d’avancement à ce jour est donc à 100%.
";2012-03-31;2012-08-31 14:28;Termine
344;Révision du processus des plaintes;Office de la protection du consommateur;Justice;2009-001;"Réviser le processus du traitement des plaintes, rédiger les procédures et concevoir les systèmes informatiques adaptés (système internet et PES) au nouveau processus afin de réaliser des gains d’efficience et d’améliorer la documentation pénale des plaintes reçues.

";2009-04-01;2011-10-31;2009-05-31;2013-03-31;136000;156944;67128;89816;75;10.0;0.0;0.0;54.9;Ce projet a été fusionné avec l'ensemble des PES à venir et est en attente d'approbation du conseil du trésor.  Nous croyons obtenir l'autorisation au début février. De plus lors de la reprise de ce projet, il sera fusionné avec le projet de refonte du site Internet à cause de son caractère prestation de services. Le calendrier des projets a été remanier en fonction de ce retard.  ;2012-03-31;2012-09-28 15:51;Vert
146;Destruction des dossiers;Curateur public;Famille et Aînés;8060;Développer de nouvelles fonctionnalités au système opérationnel pour épurer les données des dossiers et détruire les dossiers physiques selon le calendrier de conservation.;2009-05-01;2011-03-01;2009-05-01;2014-09-01;260000;462400;244600;217800;55;10.0;0.0;0.0;191.4;En attente d'une confirmation de la stratégie retenue par l'organisation pour la destruction des documents.;2012-03-31;2012-10-16 11:40;Vert
944;Refonte du site web;École nationale de police du Québec;Sécurité publique;I-80;L'École souhaite moderniser l'interface technologique de son site Internet et utiliser pleinement le potentiel des technologies Web afin de s'harmoniser au rythme de l'information instantanée et de joindre ses différentes clientèles internes et externes. Nous visons donc à faciliter l’accès au site et à l’information à l’aide d’un portail personnalisé par catégorie de clientèle et à intégrer nos différentes fonctionnalités existantes et en cours de développement (système de gestion des apprentissages,bibliothèque en ligne,outil de webconférence, infolettre, annuaire en ligne,messagerie, outils collaboratifs, extranet, …etc.) afin de créer un environnement intégré.Dans un contexte de formation où les RI s'intègrent de plus en plus, l'École souhaite également se doter d'une vitrine pour la diffusion de sa formation en ligne et pour ses outils technologiques d'apprentissage.Enfin, l'École souhaite répondre aux normes d'accessibilité SGQRI (gouvernementales) et partiellement aux normes W3C;2011-01-04;2011-12-10;2011-01-04;2012-09-30;100000;109076;15725;93351;80;10.0;0.0;0.0;86.1;"
Le site a été livré et les travaux de développement du fournisseur étaient terminés au 30 juin 2012. Les travaux actuels, effectués par l'ENPQ, visent à finaliser et valider les contenus et tester les fonctionnalités du site final (période de garantie). Un premier lancement interne aura lieu dans les semaines à venir afin de valider le produit final et de former les principales personnes en lien avec nos clientèles.

Ce léger dépassement de l'échéancier s'explique par les nombreuses rencontres de validation avec les différentes parties prenantes et les travaux correctifs nécessaires durant la période de garantie.

Nous estimons le projet complété à 96% et sommes très optimistes pour une mise en ligne au 1er décembre 2012";2012-03-31;2012-11-01 13:27;Vert
