Id_du_projet;Nom_du_projet;Nom_Organisme;Nom_Portefeuille;Numero_assignation_de_projet;Description_du_projet;Date_de_debut_reelle;Date_de_fin_revisee;Date_de_fin_reelle;Date_d_annulation;Statut_du_projet;Nombre_de_jours_de_suspension;Date_autorisation;Budget_autorise;Date_de_fin_prevue_a_autorisation;Montant_reel_depense;Cout_estime_pour_completer_le_projet;Pourcentage_avancement;Indicateur_du_cout;Variation_cout;Indicateur_de_l_echeancier;Variation_echeancier;Explication_des_ecarts;Date_de_reference;Date_de_publication;Appreciation_de_organisme
1274;Planification stratégique des technologies de l'information (PSTI);Curateur public;Famille;PSTI;"Le programme de la planification stratégique des technologies de l’information vise à développer une solution d'affaires afin de moderniser les outils de travail du Curateur public.
Le Curateur public a obtenu 3 autorisations pour la réalisation du programme réparties ainsi : CT197786 (2002), 206375 (2008) et 208523 en 2009.

";2008-05-01;2014-12-31;;;Actif;0;2009-12-16;39619800;2014-03-31;39566800;53000;98;10;0;6,5;12,7;Au 30 septembre 2014, le Curateur public a réalisé avec succès l’implantation de la dernière livraison. Le programme est maintenant dans sa phase finale de rodage post-implantation jusqu’au 31 décembre 2014.;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Requiert la mise en place de certaines mesures
1334;Refonte des systèmes TAQ et EMS (module révision);Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;140048 - UCRE1075;Développement d’un outil de suivi centralisé de l’administration des recours, qui permettra une gestion rigoureuse des délais légaux de même que de l’ensemble des dossiers à traiter en révision et en représentation devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Cet outil permettra au Ministère de se conformer aux modifications apportées à la Loi sur la justice administrative, qui vise à la réduction des délais d’attente des citoyens.;2006-04-07;2014-08-29;2014-08-29;;Termine;0;2012-07-16;913700;2014-05-31;933500;0;100;9,3;2,2;9,1;3;;2014-09-30;2014-10-30 08:06;
1695;Système intégré de radiocommunications policières;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;SIRP;Le projet SIRP consiste à transférer les communications opérationnelles de la Sûreté sur le Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR). Ce transfert se fera en remplaçant l'ensemble des équipements de radiocommunications et en introduisant les ordinateurs véhiculaires ainsi que la radiotransmission de données. Il a également pour mandat la modernisation complète des centres de gestion des appels, notamment, en remplaçant le système actuel utilisé par les préposés aux télécommunications un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO).;2003-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2008-02-01;36900000;2011-12-31;34754600;13643000;75;2,8;31,2;0,2;48,5;L’infrastructure principale du système de répartition assisté par ordinateur a été mise en fonction. Le déploiement des nouveaux centres de gestion des appels est amorcé et se poursuivra au cours des prochains mois. Actuellement, l’infrastructure de télécommunication gouvernementale (RENIR) n’est toujours pas disponible sur l’ensemble du territoire Québécois, ce qui génère des retards additionnels dans le déploiement du SIRP, et par incidence, a des répercussions financières sur le projet. ;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Requiert la mise en place de certaines mesures
1892;Système d'écoute électronique;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707539;Projet visant à remplacer le système d'écoute électronique, lequel a atteint sa fin de vie utile.;2009-03-01;2015-03-31;;;Actif;0;2009-12-16;5091000;2011-03-31;1031100;4059900;85;10;0;0;191,7;Le retard est principalement attribuable au niveau du processus administratif. Il s’agit d’un dossier très complexe, et en conséquence, les étapes de rédaction du cahier des charges, la période de publication de l’appel d’offres, les questionnements et les délais additionnels demandés par les fournisseurs potentiels combiné aux problèmes de traduction (fournisseurs spécialisés inexistants au Québec) ont fait en sorte que l’échéancier s’est prolongé au-delà de notre planification. Le système est dans la phase d'implantation - rodage.;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
3213;Solution d'affaires en gestion intégré des ressources (SAGIR) Phase SGR2 - Gestion des ressources humaines;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #2. DGSAGIR (147930500, 147930501, 147930502,;La phase SGR2 - Gestion des ressources humaines de la solution SAGIR vise la modernisation de l'ensemble des pratiques et outils de gestion des ressources humaines, à l'exception de ceux concernant la dotation (phase SGR3) et du calcul de la paie (phase SGR7).;2013-05-21;2015-03-31;;;Actif;0;2013-05-21;112050000;2014-05-21;95319504;2724300;98;10;0;0;85,6;La première livraison du projet SGR2 a été complétée en novembre 2010 et la mise en production principale de la deuxième livraison s’est effectuée en mai 2014. Les besoins émis en cours de projet, mais qui n’ont pu être inclus dans cette livraison principale, seront livrés en mars 2015.   ;2014-09-30;2014-12-03 12:00;Progresse comme prévu.
3214;Solution d'affaires en gestion intégré des ressources (SAGIR) Phase SGR3 - Dotation en ligne;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #3. DGSAGIR (147931000, 147931001, 147310010 ;Développer et implanter SGR3 qui vise à pourvoir la communauté gouvernementale d'une solution de dotation en ligne en mode service. La portée initiale du projet couvrait l’ensemble des activités de dotation dont le recrutement, la promotion, l'affectation et la mutation.;2012-04-01;2015-11-30;;;Actif;0;2013-11-14;24000000;2015-06-30;11780000;13999000;64;7,8;7,4;6,4;12,9;"Des travaux visant à identifier des nouveaux scénarios d'implantation de la solution SGR3 ont été réalisés à l'été 2014. Le nouveau scénario retenu implique le report d'activités plus tard en 2015 et par conséquent, un suivi rigoureux de la portée et des coûts de projet a été mis en place afin d'assurer le respect du budget du projet.
La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.";2014-09-30;2014-12-09 17:41;Requiert la mise en place de certaines mesures
3643;Système d'émission de permis spéciaux;Transports;Transports;P2881;"Demande et émission des permis spéciaux de circulation aux transporteurs par des formulaires interactifs sur le web avec paiement en ligne.    
";2008-03-01;2014-09-30;;;Suspendu;0;2008-04-01;2147000;2015-03-31;436900;1710100;15;10;0;0;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
3747;Optimisation des activités d'inspection reliées au contrôle environnemental (DRI-26);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800029;Ce projet  permet au Ministère de faire face à la croissance de ses obligations en matière de contrôle environnemental ainsi qu'à la complexité accrue de ses activités d'inspection.  La solution d'affaires et technologique soutient les processus d'inspection ainsi que les nouvelles exigences environnementales et vise entre autres l'acquisition et l'utilisation de tablettes électroniques pour les inspecteurs.;2009-03-01;2015-06-30;;;Actif;285;2012-06-01;4616800;2014-06-30;921200;3056900;23;10;0;8,9;3,6;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
3815;Transformation de l'attribution de la rente de retraite;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P906;"Ce projet vise à implanter un nouveau processus d'attribution de la rente de retraite permettant d'accroître l'efficience de la Régie et de simplifier la démarche pour le client.
";2009-05-01;2015-12-31;;;Actif;0;2013-07-10;12962500;2015-12-31;10496400;2341500;82;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;Progresse comme prévu.
4017;Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707550;Implantation de la solution d'identification à deux facteurs afin de répondre à des impératifs de nos partenaires policiers.;2008-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-10-22;990800;2015-03-31;1438500;134000;91;0;58,7;10;0;Notre échéancier de réalisation a été repoussé à plusieurs reprises, notamment, en raison de retards attribuables au processus administratif qui a été particulièrement long pour ce dossier. En effet, le choix de la solution n'a été possible qu'au troisième appel d'offres. Le changement de la solution a eu un impact négatif sur les coûts de ce projet. La solution est présentement en phase de déploiement.;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
4021;Gestion du dossier numérique (GDN);Tribunal administratif du Québec;Justice;002-STI;Ce projet a pour but de mettre en place tous les éléments nécessaires pour amener le TAQ en un tribunal sans papier. Il s’agit donc de mettre en place la numérisation des documents, la voûte documentaire pour la conservation des documents et différents outils pour faciliter la gestion des dossiers et le travail des juges administratifs dans leurs activités juridictionnelles.;2011-11-01;2017-03-31;;;Actif;227;2014-03-02;711600;2017-03-31;304000;309600;51;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-29 17:25;Progresse comme prévu.
4043;Refonte du système GGA (gestion du Greffe de l'arpenteur);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;P1008;"Le projet de refonte du système GGA a pour objectif d'éliminer les risques de dysfonctionnement du système relié à la désuétude technologique et d'améliorer la prestation de services à la clientèle en fournissant les services en ligne.
Ce projet a été rendu nécessaire afin d'améliorer la prestation de services en termes de délais et d'accès aux documents du greffe, d'optimiser les tâches de gestion du greffe par des outils plus efficaces et de préserver l'intégrité des données du système.";2008-02-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-06-06;3607000;2014-12-31;3287300;319700;91;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 16:03;Progresse comme prévu.
4089;Refonte du système de mission AGI;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Sphinx;Refonte du système de mission AGI qui permet de gérer les dossiers d'autorisation, de déclaration et d'enquête de la Commission. Le système AGI n'est plus supporté depuis plusieurs années par la firme conceptrice qui n'existe plus. Le projet consiste en la création, en PHP, par des ressources internes, d'un système de mission entièrement Web.;2008-08-01;2015-12-31;;;Actif;0;2008-08-01;570000;2013-03-31;1126000;352000;85;0;159,3;0;58,9;"Dans la prochaine année, la Commission terminera le développement des derniers modules qui formeront le système Sphinx. Le module principal est déjà en production et permet le traitement des demandes d'autorisation. Par ce projet, la Commission a misé sur ses compétences internes. Ainsi, nous n'avons pas eu recours à une firme externe pour le développement. Nous avons également fait le choix des logiciels libres. Rappelons que Sphinx a remporté un Octas dans la catégorie ""Transformation des processus organisationnels"" tout en étant finaliste dans la catégorie ""Logiciels libres"".";2014-09-30;2014-10-29 16:08;Requiert la mise en place de certaines mesures
4319;MOSAIC - Gestion des programmes d'infrastructures (D-20);Affaires municipales et Occupation du territoire;Affaires municipales et Occupation du territoire;250001855;Nouvelle solution d'affaires qui vise à mettre en place les services permettant de gérer de façon uniformisée l'ensemble des programmes d'aide financière en infrastructures municipales.;2009-12-01;2015-08-31;;;Actif;0;2012-07-31;34160300;2015-04-30;20480300;8776300;53;10;0;8,1;6,2;"Les équipes du MAMOT et du CSPQ poursuivent les travaux et s'assurent de respecter la portée, les coûts et les échéanciers prévus pour l'ensemble du projet.
Lors des publications antérieures (en date du 31 décembre 2013 et du 31 mars 2014), le pourcentage d'avancement présenté était celui de la première phase du projet. Un ajustement a été fait dans le cadre de cet état de santé pour présenter l'avancement de l'ensemble du projet.";2014-09-02;2014-10-31 13:57;Requiert la mise en place de certaines mesures
5521; Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) (P-001);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800202;Une solution d'affaires et technologique qui permet au Ministère d'administrer efficacement le programme du RSVL et d'offrir aux citoyens des services électroniques pour consulter, produire, conserver et partager les informations, les connaissances ainsi que les activités qu'ils réalisent dans le cadre de leur participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs.;2009-11-18;2015-03-01;;;Actif;927;2012-06-12;943400;2012-09-15;516800;425200;55;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
5523;Portail des connaissances sur l'eau (DRI-28);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800027;Mise en oeuvre d'un portail collaboratif supportant les processus de gestion intégrée de l'eau.  Portail qui introduit des outils technologiques collaboratifs et de participation de tous les acteurs de l'eau (ex.: blogue, clavardage, wiki, forum, etc.).;2009-11-20;2015-10-31;;;Actif;668;2011-09-20;2496400;2012-12-31;875200;1621200;35;10;0;4,9;20,3;Le calendrier de réalisation a été modulé en fonction de la priorisation de l'organisation considérant la disponibilité budgétaire ainsi que la capacité organisationnelle du Ministère. Les cibles budgétaires ainsi que la portée du projet demeurent respectées;2014-09-15;2014-11-03 15:25;Progresse comme prévu.
5846;Implantation signature numérique ingénieurs ;Transports;Transports;P2262;"Le projet Signature numérique des ingénieurs vise a optimiser les processus impliqués dans la préparation des appels d'offres pour les projets d'infrastructures de transport par l'introduction de la signature numérique des ingénieurs.  
";2009-03-01;2014-06-30;2014-06-30;;Termine;0;2008-12-01;700000;2015-03-31;668600;0;100;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
5892;Évolution du SAN ;Transports;Transports;C7101;"Mise à niveau du SAN, acquisition et installation d'équipements d'emmagasinage de données par le ministère.  
";2009-04-01;2014-12-31;2014-09-18;;Termine;0;2011-09-22;7250000;2014-12-31;5587000;0;100;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
5924;Gestion de la relation clientèle (Bonification du dossier client (GDC) et intégration du système téléphonique);Justice;Justice;DRC Fiche 13;Le projet consiste à mettre en place un système de gestion de la relation clientèle pour les différents secteurs d'activités de la DRC. Ce système sera développé à partir d'une approche globale centrée sur le client. Il permettra de mieux connaître le comportement du client afin de le servir adéquatement. Ce projet comprend notamment une bonification du module de gestion des dossiers client et de son intégration  au système téléphonique de la DRC.;2012-11-01;2014-06-30;2014-07-25;;Termine;0;2012-11-01;824100;2015-03-31;809900;0;100;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:44;
5944;Conformité norme PCI-DSS;Justice;Justice;0102-320600008;"La norme PCI-DSS (Payment Card Industriy - Data Security Standard) est une obligation que les organismes, qui acceptent le paiement par carte de crédit, doivent respecter. Cette 
norme a été développée dans le but de renforcer la sécurité des données des titulaires de cartes de crédit et de faciliter l'adoption de mesures de sécurité uniformes à l'échelle 
mondiale.
Les fournisseurs de cartes de crédit, après avoir travaillé à élaborer chacun une norme de sécurité, se sont regroupés en formant une association (PCI) dont le seul but est de créer et gérer une norme de sécurité (DSS) à implanter du début à la fin de la chaîne de transaction. 
Le BIA, en tant que « commerçant » encaissant des transactions de cartes de crédit, est soumis à l'exigence de conformité à la norme de sécurité.
Également, le BIA doit respecter la directive de sécurité du MJQ.";2009-11-01;2013-01-01;;;Actif;184;2010-04-01;471300;2013-01-01;667500;241000;73;0;92,8;10;0;À partir du document de repositionnement produit par la DRI en octobre 2013, diverses pistes de solutions ont été retenues afin de se conformer à la norme PCI-DSS mais d'une manière plus souple, soit en modifiant les façons de faire. Ces nouvelles façons de faire permettront au BIA de se conformer et faciliteront le maintien de la conformité tout en assouplissant les exigences. Elles permettront aussi une diminution des coûts reliés aux audits de conformité. Par ailleurs, au cours de la dernière année, la forte sollicitation des ressources du BIA sur des projets d'ordre ministériel (NCPC, TOJ et PMET) ainsi que sur divers travaux avec des partenaires ou mandants (SAAQ, CTQ, etc.) a eu un impact sur l'avancement de ce projet.;2014-09-30;2014-10-30 16:23;Requiert la mise en place de certaines mesures
5952;Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2;Relations internationales et Francophonie;Relations internationales et Francophonie;SGR2;Modernisation à l'échelle gouvernementale des processus et des outils supportant la gestion des ressources humaines. Cette modernisation, combinée aux besoins non comblés par SAGIR en ce qui a trait à la gestion spécifique au MRIFCE du personnel affecté réseau et des employés recrutés localement, auront un impact sur les systèmes ministériels existants.;2009-06-01;2014-06-30;2014-05-20;;Termine;110;2011-04-01;329100;2014-06-30;208300;0;100;10;0;10;0;;2014-10-28;2014-11-03 14:40;
6338;Optimisation des communications administratives;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P902;Le projet consiste à mettre en œuvre une solution afin d'optimiser la gestion de l'évolution des communications écrites à la clientèle et d'améliorer l'ensemble du processus de production de ces mêmes communications.;2009-03-01;2014-05-31;2014-07-31;;Termine;0;2013-10-09;4178100;2014-05-31;4047500;0;100;10;0;9;3,2;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;
6408;Refonte du système Alcool (ACOLYTE);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-181;Refonte du système d'émission des permis d'alcool développé en 1984 avec les technologies DatacomDB et le langage de programmation Ideal dans le but d'assurer la survie et la continuité des opérations.;2009-04-01;2015-10-31;;;Actif;0;2013-08-01;3516500;2015-06-30;717600;2798900;20;10;0;8,4;5,4;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;Progresse comme prévu.
6438;Refonte des systèmes d'échanges avec la Commission des transports du Québec (CTQ);Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72501;Modifications aux systèmes du contrôle routier afin de maintenir les échanges de données entre la Commission des transports du Québec et la SAAQ dans un contexte de modernisation des systèmes de la CTQ.;2009-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;1270900;2014-12-31;1062400;208500;86;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
6478;Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707503;Procéder à la refonte de l'application actuelle (B14) visant les dossiers en lien avec les renseignements de sécurité.;2012-06-18;2015-03-31;;;Actif;0;2012-06-12;3744300;2014-12-31;57200;3687100;40;10;0;7,1;9,7;Des imprévus au niveau du processus administratif ont causé un retard au niveau de l'échéancier de réalisation de ce projet. Le projet est en phase de développement, les premières itérations sont en cours de réalisation.;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
6624;Mise à jour salle des serveurs (anciennement Mise à niveau de l'infrastructure réseau);Tribunal administratif du Québec;Justice;001-STI;Ce projet consiste principalement à la mise à niveau du réseau informatique du Tribunal Le renouvellement de plusieurs composantes étaient requis compte tenu de l'âge et du fait que certaines technologies ne sont plus supportées par les fournisseurs. Le Tribunal doit augmenter la robustesse de son infrastructure de services pour le soutenir dans sa transformation vers un tribunal sans papier.;2009-09-01;2016-07-26;;;Actif;333;2014-09-30;899200;2016-12-31;649600;249600;57;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-29 17:25;Progresse comme prévu.
9352;Évolution du système d'exploitation et de la suite bureautique;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;143;Mise à niveau à Windows 8.1 et à la suite Office 2010.;2010-10-01;2014-09-30;;;Actif;0;2010-09-01;1274400;2014-09-30;1224600;20000;98;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:36;Progresse comme prévu.
9394;Supplément à la prime au travail - Besoins complémentaires/ Phase II;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;140046 - SRAF5098;"Ce projet vise à soutenir et à alléger la tâche de l’agent à l’égard de la gestion du programme du Supplément à la Prime au Travail (SPT) afin de minimiser la contribution de l'agent à la prestation de service pour l'administration du SPT compte tenu que la gérance est sous la responsabilité de Revenu Québec;  rendre les dossiers SPT conformes aux informations présentes dans les systèmes opérationnels des programmes de l’Aide financière de dernier recours et d’Alternative jeunesse.";2010-03-01;2014-06-20;2014-06-20;;Termine;0;2012-07-16;500000;2014-03-31;287200;0;100;10;0;8,4;5,4;;2014-09-30;2014-10-30 08:06;
9526;Évolution des systèmes de téléphonie;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;153;Remplacer graduellement les systèmes téléphoniques désuets des directions régionales par des téléphones utilisant les technologies IP.;2012-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2012-04-01;700000;2016-03-31;348100;351900;80;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:36;Progresse comme prévu.
9556;Évolution du poste de travail;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-09;Mettre en place une infrastructure évolutive, souple et agile pour répondre à l’évolution des besoins, notamment en positionnant le poste de travail de l’utilisateur dans un environnement dynamique (autonomie du personnel, travail collaboratif, sécurité, etc.). Cette infrastructure facilitera l’évolution du portefeuille des applications de mission de la RAMQ et contribuera au développement de l’organisation ainsi que de ses ressources.;2010-05-01;2014-12-31;;;Actif;62;2013-09-11;5850900;2014-12-31;5780900;77900;98;10;0,1;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 10:58;Progresse comme prévu.
9576;Procès verbal électronique (PVÉ);Tribunal administratif du Québec;Justice;003-STI;Ce projet vise à permettre aux juges administratifs de saisir facilement les informations des procès-verbaux (PV) avec des sélections de réponse et une validation du contenu pour ainsi accroître la qualité des PV rédigés.;2011-11-01;2018-04-03;;;Suspendu;211;2013-06-30;441000;2015-05-21;68900;380900;32;9,4;2;0;0;;2014-09-30;2014-10-29 17:25;
9594;Mise à niveau des postes de travail;Culture et Communications;Culture et Communications;0000-07-1;Mise à niveau des licences du système d'exploitation et de la suite bureautique des postes de travail vers Windows 8 et Office 2013;2013-10-15;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-04;1658500;2014-12-19;654400;1004100;40;10;0;4,3;23,6;Disponibilité des ressources;2014-09-30;2014-10-31 10:31;Progresse comme prévu.
9604;Prestation électronique de services (PES);Économie, Innovation et Exportations;Économie, Innovation et Exportations;#04-2010;Développer des services transactionnels en ligne pour la clientèle du Ministère (entreprises).;2011-04-01;2015-09-01;;;Actif;0;2011-03-27;2734000;2015-09-01;1340800;1393200;44;10;0;10;0;Depuis l’annonce de la création du MEIE en avril 2014 à partir d’éléments du MFEQ, MESRST et MRIFCE, la situation a considérablement changé, tant en terme de portefeuille de produits et services livrés par le MEIE qu’en matière de systèmes et infrastructures informatiques. Les choix technologiques doivent donc être revus pour tenir compte de cette nouvelle réalité administrative et des objectifs poursuivis par le gouvernement, notamment en matière d’allègement réglementaire.;2014-09-30;2014-10-31 17:12;Requiert la mise en place de certaines mesures
9606;Modernisation du système d'information du Fonds de financement et de Financement Québec (MSIFQ);Financement-Québec;Finances ;MFQ-003;Modernisation du système d'information qui réalise les opérations du Fonds de financement et de Financement Québec.;2011-11-01;2015-02-05;;;Actif;0;2011-11-01;2707600;2015-02-01;2183300;524300;81;10;0;9,9;0,3;;2014-09-30;2014-10-30 15:14;Progresse comme prévu.
9648;SAGIR SGR-2;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-157;L'implantation de SAGIR au gouvernement du Québec relève du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).  La livraison deux (SGR2) permettra de mettre en place un système de gestion des ressources humaines.;2009-06-01;2014-10-24;;;Actif;0;2009-01-01;1546700;2014-05-01;1041900;504800;95;10;0;7,1;9,8;Anomalies rencontrées suite à l'implantation du système.;2014-09-30;2014-10-31 11:40;Requiert la mise en place de certaines mesures
9656;Évolution des applications de l'intranet CGER;Transports;Transports;CGER02;Mise en place de nouvelles applications SQL pour répondre aux  besoins non comblés par les systèmes de l'environnement IntraCGER.;2009-04-01;2015-03-01;;;Actif;0;2009-04-01;900000;2015-03-01;350000;418000;98;10;0;10;0;;2014-10-24;2014-10-24 10:57;Progresse comme prévu.
9670;Salles informatiques;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2010;Les installations de la salle informatique sur la rue Holt sont vétustes et la croissance du nombre de serveurs et surtout de stockage des collections numériques dépassent largement les capacités de la salle à la Grande Bibliothèque.;2013-03-01;2017-03-01;;2013-12-31;Suspendu;0;2011-03-01;605000;2013-03-01;35000;570000;10;10;0;0;0;;2014-10-27;2014-10-27 08:38;
9722;Refonte de l'intranet;Commission des relations du travail;Travail;1;Intégrer dans un même environnement l'ensemble des outils internes à la Commission.;2013-12-11;2014-12-15;;;Actif;0;2013-12-11;924600;2014-12-15;686100;238500;95;10;0;10;0;;2014-10-22;2014-10-29 14:11;Progresse comme prévu.
9750;Mettre en place des outils d'analyse et de contrôle de la création de doublons;Régie du bâtiment du Québec;Travail;2;Exploitation des banques opérationnelles pour connaître la qualité et identifier les doublons. Épuration des banques opérationnelles et informationnelles. Développer un outil de recherche plus conviviale afin de trouver plus facilement un intervenant et/ou interlocuteur, sites, appareils, adresses.;2012-04-01;2015-05-01;;;Actif;0;2013-06-18;653000;2015-05-01;298200;354800;70;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Progresse comme prévu.
9774;Optimiser le système de données de références territoriales (LOC);Régie du bâtiment du Québec;Travail;7;La RBQ procède actuellement au remplacement du système Localisation (LOC) qui sert à alimenter les adresses utilisées par les différents systèmes. En effet, ce système est désuet et est alimenté par des intégrations manuelles des données de Postes Canada qui ne sont pas suffisamment à jour. Ce projet permettra d'augmenter la qualité et la disponibilité des adresses dans nos systèmes et augmentera notre capacité d'échanger de l'information avec d'autres ministères et organismes par la mise en place d'un meilleur référentiel de partage d'information.;2012-09-01;2015-05-01;;;Actif;0;2014-05-06;572300;2015-05-01;159400;412900;25;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Progresse comme prévu.
9804;Développement d'une PES pour la livraison numérique des documents remis à la clientèle du RDPRM (extrants électroniques);Justice;Justice;DRC fiche 106;La DRC poursuit son effort d’amélioration de l’efficacité de ses processus d’affaires et, pour ce faire, elle veut réduire ses coûts annuels d’impression de ses extrants tout en offrant un meilleur service à sa clientèle. Le progrès technologique permet d’envisager une solution numérique sécurisée notamment pour la diffusion des documents certifiés à la clientèle du RDPRM.;2013-05-31;2015-03-31;;;Actif;0;2013-07-02;962700;2015-03-31;856400;72400;87;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:44;Progresse comme prévu.
9844;Remplacement de la connexité des réseaux locaux (DRI-30);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800060;"Ce projet vise le remplacement de l'ensemble des équipements de la connexité des réseaux locaux du Ministère qui date de 2001 et qui est composé de pièces ou matériel qui ne sont plus supportés depuis plusieurs années.
";2010-04-01;2015-07-30;;;Actif;119;2011-11-01;1400000;2014-03-31;281500;1118500;33;10;0;4,4;23,2;Le processus d'appel d'offres s'est avéré plus long que prévu.  Le calendrier de réalisation a également été modulé en fonction de la priorisation de l'organisation considérant la disponibilité budgétaire ainsi que la capacité organisationnelle du Ministère. Les cibles budgétaires ainsi que la portée du projet demeurent respectées;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
9874;Déploiement du CCC, 3e panier de services;Justice;Justice;0004-320888001;Ce projet vise à compléter l'implantation du Centre de communications avec la clientèle (CCC) débuté en 2006. Ce dernier volet permettra l'intégration des demandes de renseignements au niveau criminel, pénal et jeunesse de l'ensemble des palais de justice de la province vers le CCC. À terme, le CCC sera la porte d'entrée unique pour l'ensemble des citoyens au niveau du service de renseignements téléphonique permettant la diffusion d'une information uniforme et suivi par un programme d'assurance-qualité.  Le projet permettra également de modifier la base de connaissance du CCC afin d'y inclure ces sujets de manière à fournir l'information nécessaire aux préposés. Cette base de connaissance est également accessible par le personnel des greffes et par les Centres de justice de proximité.  De plus, ce projet permettra de mettre à niveau les rapports de gestion du CCC afin de tenir compte de l'augmentation de la volumétrie et du nombre de services desservis par le CCC.;2012-02-25;2014-09-30;2014-09-30;;Termine;0;2013-11-30;503400;2014-03-27;121300;0;100;10;0;4,1;24,5;Le projet a été retardé de 3 mois compte tenu du gel d'embauche pour l'ajout de préposés au CCC nécessaire au déploiement du 3e panier de services.;2014-09-30;2014-10-30 16:23;
9978;SAGIR SGR2 Livraison 2;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 005;Implantation de SAGIR-SGR2 dans le cadre du projet gouvernemental de modernisation des ressources d'affaires administratives.;2013-06-04;2014-08-31;2014-08-31;;Termine;0;2013-08-13;672900;2014-08-31;233100;0;100;10;0;10;0;Le projet a été livré à la satisfaction des utilisateurs.  Le coût final est de 65,3% inférieur au budget initial, ce qui représente une économie de 439 777$.;2014-09-02;2014-11-03 16:18;
10052;Gestion du parc de véhicules;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707573;Acquisition et implantation d'un progiciel de gestion.;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-04-01;825000;2014-03-31;655300;169700;68;10;0;1,9;37,6;Le retard pour la livraison de ce projet a été occasionné par une actualisation de la formation destinée aux usagers. Le déploiement de la solution sera effectué prochainement.;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
10060;Documents Semi-Actifs;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707569;Développement ou Acquisition d'une solution logicielle pour le traitement des documents semi-actifs.;2010-04-01;2015-06-30;;;Actif;0;2011-12-01;550000;2014-09-30;234500;315500;20;10;0;5,7;16,6;Le retard pour la livraison de ce projet est attribuable au processus administratif (rédaction du devis et publication de l'appel d'offres).;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
10286;Sécurité aux aéroports (SGS) ;Transports;Transports;P2040;Application Web permettant de faciliter l'exploitation du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) des aéroports du Ministère en assurant la gestion des intrants du système de surveillance de la sécurité et leur cheminement dans le processus décisionnel ministériel jusqu'à la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures correctives visant l'amélioration de la sécurité des opérations en milieu aéroportuaire.;2012-02-01;2015-03-31;;;Actif;0;2010-02-16;690000;2015-03-31;452200;237800;55;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
11014;Migration des bases de données à la version 11G;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;11G;La Société d’habitation du Québec (SHQ) possède près d’une quarantaine de systèmes d’information qui utilisent une version désuète du serveur de bases de données nécessaire à l’entreposage de leurs données et des composantes « Forms/Report » pour la présentation des informations et la production de rapports. La situation est la même en ce qui concerne les systèmes financiers de la SHQ. La Direction des ressources informationnelles doit donc procéder rapidement à une mise à jour de ses bases de données et de ses applications Oracle pour passer à la version 11G.;2011-04-01;2014-09-30;;;Actif;0;2014-10-31;984600;2014-09-30;1066300;10100;99;7,2;9,3;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
11015;Bilan énergétique du parc immobilier;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;BEP;Ce projet consiste à développer des fonctionnalités pour produire les bilans de consommation d'énergie du parc d’habitations à loyer modique (HLM) de la Société d’habitation du Québec. L'objectif étant de suggérer des améliorations afin de réduire la consommation énergétique du parc HLM et de réaliser un bilan annuel global au Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques. Pour y parvenir, la technologie utilisée doit permettre d’obtenir les données de consommation des distributeurs d'énergie et les données météorologiques d'Environnement Canada afin d'établir des comparatifs de consommation selon les types de bâtiment et les régions.;2011-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-22;1114800;2015-03-31;832000;282800;75;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
11036;Rehaussement infrastructure;Commission de protection du territoire agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Infra;L'infrastructure technologique de la Commission est composée de divers équipements et logiciels dont la durée de vie utile a été ou sera bientôt atteinte. Le projet vise à la fois le renouvellement des ordinateurs et  le rehaussement de toute la partie serveur (infrastructure).;2011-07-01;2015-12-31;;;Actif;0;2011-05-18;480000;2014-03-01;362000;192000;60;5,9;15,4;0;68,6;Les travaux visant à renouveler l'infrastructure technologique de la Commission avancent rondement. La Commission a profité des achats regroupés du CSPQ afin de faire d'importantes économies.;2014-09-30;2014-10-29 16:08;Progresse comme prévu.
11038;Gestion des cas du coroner (GECCO);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-101;Informatisation des processus de gestion des cas de coroner.;2010-08-01;2014-11-11;2014-09-24;;Termine;0;2010-08-01;856000;2012-10-26;938300;0;100;7,1;9,6;0;85,2;"Imprécision des besoins d'affaires en début de projet 

";2014-09-30;2014-10-31 11:40;
11056;Évolution majeure di@pason;Culture et Communications;Culture et Communications;2012-06-01;Modernisation du système de mission di@pason requise pour assurer sa pérennité.  Suite à des rencontres d'optimisation menées à travers le ministère et de nombreux constats effectués au fil du temps, certains aspects du système doivent être révisés de façon majeure et d'autres fonctions doivent être ajoutées.;2013-09-30;2014-12-31;;;Suspendu;0;2013-11-06;429000;2014-12-31;157400;305000;26;7,7;7,8;0;0;Disponibilité des ressources;2014-09-30;2014-10-31 10:31;
11061;Développement de la prestation électronique de services du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ);Conseil des arts et des lettres du Québec;Culture et Communications;PES;Ce projet vise à soutenir les principaux échanges de données entre le CALQ et sa clientèle via une interface Web, incluant la réception des demandes d’aide financière, le suivi en ligne et la réception des données de reddition de comptes ainsi que l’adhésion à la banque de personnes-ressources et l’embauche des personnes-ressources pour participer au processus d’évaluation du CALQ.;2012-09-01;2015-12-31;;;Actif;0;2012-04-24;2354600;2015-12-31;538900;1815700;23;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-24 14:16;Progresse comme prévu.
11109;Remplacement de photocopieurs et d'imprimantes par des appareils multifonctions;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2003;"Acquisition et déploiement d'un nouveau parc d'impression pour l'espace public incluant un outil de gestion d'utilisation des équipements.
";2013-01-01;2015-03-31;2014-10-17;;Termine;0;2012-03-31;275000;2015-03-31;226300;0;100;10;0;10;0;;2014-10-27;2014-10-27 08:38;
11125;Amélioration du système de gestion des clientèles et ressources (CRM);Musée de la Civilisation;Culture et Communications;368;Implantation du CRM Pivotal pour gérer la relation client, les événements, et les ressources;2011-09-01;2014-04-30;2014-04-30;;Termine;0;2013-02-07;840000;2014-03-31;869000;0;100;9;3,5;9;3,2;"
La période de rodage s'est prolongée d'un mois.";2014-10-23;2014-10-29 13:26;
11128;Refonte du site mcq.org;Musée de la Civilisation;Culture et Communications;479;"Revoir le design du stie au niveau esthétique, structurel et fonctionnel afin de mieux exploiter l'espace écran et les possiblités fonctionnels maintenant en vigueur sur le Web.
 Tenir compte des stratégies élaborées par le Chantier de lère numérique";2012-04-01;2014-12-31;2014-10-22;;Termine;0;2013-06-20;600000;2014-12-31;477000;0;100;10;0;10;0;La banque d'heures d'extra que nous avions gardé n'a presque pas été utilisée.  Le projet a requis très peu de développement non prévu.;2014-10-23;2014-10-29 13:26;
11185;Phase 4 - Évolution des services d'affaires;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00030;La phase 4 du programme se concentre sur les projets et services facturables aux clients. Tout le volet des projets d'aménagement et autres services facturables ainsi que les contrats leur étant associés seront développés dans cette phase. Un transfert automatisé vers le progiciel financier est également prévu.;2013-02-28;2015-03-31;;;Actif;0;2012-12-05;6602100;2015-03-31;4129600;1263300;77;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-10-29 10:51;Progresse comme prévu.
11209;Levier Sélection des travailleurs qualifés ;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 108;Ce projet vise à améliorer la performance et l’intégrité de la sélection des travailleurs qualifiés effectué par le Ministère.  Le projet transforme le processus en définissant, développant et déployant un processus INTÈGRE, EFFICACE et EFFICIENT de façon incrémentale.;2010-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-12-21;5884300;2015-02-01;4309600;1764700;74;9;3,2;9;3,3;La demande de modification repoussant la fin du projet au 31 mars 2015 a été acceptée.;2014-09-02;2014-10-30 12:30;Requiert la mise en place de certaines mesures
11210;Base de données sur l'évaluation comparative des études;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 107;"Ce projet vise la standardisation, le nettoyage et l’ajout de champs à la base de données sur l’évaluation comparative des études dont la DAEPRA a la responsabilité. Ce projet est lié à la transformation du processus de sélection des travailleurs qualifiés afin de permettre au ministère de bénéficier d’une base de données standardisée de manière à soutenir l’automatisation de certains processus (DCS en ligne, évaluation du domaine de formation) de sélection des travailleurs qualifiés.

Dans le cadre des phases 1 et 2 déjà réalisées, le Ministère s'est doté d'une base de données sur l'évaluation comparative des études (BDECE) homogène et cohérente, accessible aux unités d'affaires qui ont à prendre des décisions concernant la formation acquises à l'extérieur du Québec";2011-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2011-07-01;913000;2013-02-22;669000;86500;89;10;0;0;97,4;La demande de modification repoussant la date de fin du projet au 31 décembre 2014 a été acceptée.  Il n'y aura pas de dépassement de coût.;2014-09-02;2014-10-30 12:30;Progresse comme prévu.
11219;Refonte des systèmes de rémunération à l'acte;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-01;La nature du projet est une refonte des processus d'affaires et des systèmes en soutien à la rémunération à l'acte des professionnels de la santé (médecins omnipraticiens et spécialistes, spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale, chirurgiens dentistes et optométristes) et des dispensateurs de services assurés (denturologistes) payés par la RAMQ. Les principales fonctions couvertes sont : la réception des demandes de paiement, l'évaluation des impacts d'appliquer les ententes (entre le MSSS et les fédérations médicales et les associations professionnelles) en y incluant la gestion des risques, l'évaluation massive et manuelle de même que la réévaluation des décisions. Cela inclut également l'alimentation en information des autres activités de la RAMQ et les clientèles institutionnelles.;2010-04-01;2017-08-31;;;Actif;0;2013-02-13;37393700;2017-08-31;11381900;26012000;30;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 10:58;Progresse comme prévu.
11223;Stratégie de migration de la clientèle ;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-09;"Ce projet vise à amener les personnes assurées à utiliser les modes de prestation de services les mieux adaptés à leur situation, tout en maintenant le libre choix et la qualité des services. Pour ce faire, trois (3) objectifs sont ciblés :

- répondre aux besoins de la clientèle en augmentant l’utilisation des libres services transactionnels pour les personnes assurées;
- optimiser l’utilisation des effectifs tout en maintenant la qualité des services offerts ainsi que les délais de traitement et d’attente auprès des   personnes assurées;
- optimiser l’utilisation des modes de prestation de services, téléphone et accueil.";2013-01-10;2015-06-30;;;Actif;0;2012-11-12;1118400;2015-06-30;933700;185000;83;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 10:58;Progresse comme prévu.
11254;Projet développement technologique;Société du Palais des congrès de Montréal;Tourisme;1;Les différentes composantes sont: 1) La mise à niveau de l'infrastructure réseau  2) Le déploiement d'une plateforme web (commerce électronique, extranet client, intranet)  3) Le déploiement d'un dispositif d'affichage dynamique  4) Le développement d'une application mobile;2011-09-01;2014-06-30;2014-09-30;;Termine;0;2012-02-01;4931400;2013-03-31;4674600;0;100;10;0;0;94,6;Le projet est complété, tel que planifié et ce dans le respect du budget.;2014-09-30;2014-11-07 11:51;
11259;Achat et implantation d'un logiciel de gestion des ressources humaines;Société du Palais des congrès de Montréal;Tourisme;6;Achat et implantation d'un nouveau logiciel pour la gestion des ressources humaines du PCM;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-04-17;423600;2014-12-31;376500;70700;80;8,3;5,6;10;0;Suite aux retards et à la qualité de la livraison des modules par le fournisseur, la Société devait laisser en place certaines ressources dédiées au projet pour en assurer la finalisation. 80% des fonctionnalités sont actuellement en production et la phase finale sera complétée en décembre prochain. ;2014-09-30;2014-11-07 14:41;Progresse comme prévu.
11289;Comptoir de données sur l'aide financière;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;225;Le Comptoir de données sur l'aide financière a pour objectif d'offrir aux différentes directions générales du MAPAQ un environnement uniforme et sécurisé afin d’assurer le suivi des différentes formes d'aide financière octroyées par le MAPAQ.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;995000;2015-03-31;781900;213100;87;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:36;Progresse comme prévu.
11295;Base de données agro-météorologiques permanente pour le foin;La Financière agricole du Québec;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;P-060;Mettre en place une base de données permanente pour cumuler et gérer les données agrométéorologiques utilisées pour indemniser les producteurs agricoles pour le produit foin.;2009-09-01;2014-09-30;2014-09-30;;Termine;0;2011-04-01;155000;2012-12-31;177400;0;100;6,1;14,5;0;52,3;La réalisation de ce projet a été suspendue à plusieurs reprises depuis son démarrage, car des projets prioritaires relatifs à la modification ou à la mise en œuvre de programmes de soutien à l'agriculture ont accaparé la capacité de réalisation de la FADQ en matière de RI. Il a cependant été priorisé en 2014-2015 afin d'être complété pour septembre 2014. Les changements subséquents (arrêt/départ) survenus à l'intérieur de l'équipe de réalisation ont engendré une augmentation des coûts de réalisation.;2014-09-30;2014-10-24 09:11;
11306;Amélioration de l'offre de service Internet ;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI-1209;Ce projet vise à améliorer l’offre de service en ligne afin de faciliter l’achat et le renouvellement d’un titre de transport de la Société des traversiers du Québec (STQ), tout en faisant bénéficier sa clientèle des nouvelles opportunités offertes par les technologies Internet en constante évolution.;2012-03-01;2014-07-12;2014-07-12;;Termine;0;2013-05-31;759400;2014-01-31;759300;0;100;10;0;4,4;23;Le nouveau site Web a été lancé avec succès le 18 juin 2014. Le glissement à l'échéancier s'explique par la décision d’ajouter certains éléments à la portée du projet pour maximiser les bénéfices à la clientèle. Notamment, le module d’achat de billets en ligne pour les traverses de Québec et Sorel a été bonifié. La clientèle peut également consulter son historique de réservations téléphoniques pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout. La fonctionnalité de modification d’une réservation Web par un client qui contacte un préposé par téléphone a également été ajoutée.;2014-09-30;2014-10-31 14:19;
11347;Implantation d'une infrastructure de redondance;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2012-05;Le projet vise l'implantation d'un site de relève informatique afin d'assurer la continuité des services de l'organisation en cas de cataclysme.;2012-01-01;2014-10-31;;;Suspendu;0;2012-05-01;510500;2014-01-01;256400;162600;70;10;0;0;0;;2014-10-01;2014-10-30 16:44;
11357;Refonte du Circuit intégré du Greffe (CIG);Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Greffe-2009-01;Le projet consiste à remplacer l'actuel système de gestion du circuit intégré du Greffe. Le nouveau système permettra notamment d'améliorer les outils servant à la préparation du cahier de séance ainsi que les processus reliés aux demandes adressées au Conseil du trésor. La transmission électronique des documents sera implantée et la recherche des documents sera améliorée afin de mieux supporter le travail des analystes.;2010-03-01;2015-03-28;;;Actif;610;2012-07-01;2196000;2013-12-20;969600;872800;75;10;0;10;0;;2014-10-01;2014-10-30 16:44;Progresse comme prévu.
11387;SARAT (Refonte de l'application Bonicadre);Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SSRT-2011-09;Bonicadre est une application Excel destinée à faciliter le calcul des bonis chez les cadres et les CGRH. Le projet SARAT permettra une refonte de l'application grâce à sa conversion sur un outil WEB.;2012-11-01;2014-04-21;2014-05-30;;Termine;0;2013-08-13;517700;2014-03-28;407300;0;100;10;0;6,5;12,3;Le système était en opération à la date prévue. Le dernier module (livraison 3) impliquait par contre l'envoi de lettre automatisée et le délai de révision du gabarit des lettres s'est étiré jusqu'au 30 mai 2014. ;2014-10-01;2014-10-30 16:44;
11397;Attestations pour les crédits d'impôt (ACI);Économie, Innovation et Exportations;Économie, Innovation et Exportations;#10-2011;Uniformisation et automatisation des différents processus liés à la production des attestations pour les crédits d'impôt destinées aux entreprises.;2012-11-01;2015-03-01;;;Actif;0;2012-04-01;381000;2015-03-01;247900;52000;85;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 17:12;Progresse comme prévu.
11426;Utilisation d'outils géomatiques pour le traitement et la visualisation de données climatologiques (DRI-42);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800043;Outils géomatiques pour le traitement (validation, krigeage, etc) et la visualisation de données climatologiques.;2011-05-01;2015-06-30;;;Actif;0;2013-08-13;955400;2015-06-30;854900;100500;90;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:25;Progresse comme prévu.
11444;Modernisation CESPA (DRI-15);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800192;Le projet vise la modernisation du système de Contrôle, Échantillonnage et Surveillance de la Pollution Atmosphérique (CESPA) par la mise en place de nouveaux outils d'exploitation des données de la qualité de l'air, performants et flexibles.;2011-10-01;2015-12-31;;;Actif;146;2013-08-13;995900;2017-03-01;510200;485700;51;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:25;Progresse comme prévu.
11454;Outil d'Aide à la Rédaction Législative (OARL);Justice;Justice;0021-320000032;La DGAJL souhaite acquérir un progiciel développé spécifiquement pour supporter tous les intervenants de la chaîne de production des Lois et Règlements au Québec et plus particulièrement les juristes/légistes qui rédigent les projets de Loi et Règlement pour les ministères. Ce progiciel (outil d'aide à la rédaction législative) permettra d'uniformiser les pratiques dans toute la chaîne de production et, notamment, il permettra d'accroître de façon substantielle la productivité et l'efficacité des juristes/légistes. Il permettra aussi à tous les intervenants d'avoir accès à une technologie de pointe dans leur domaine d'affaires respectif (la rédaction, la refonte, la publication et la diffusion des Lois et Règlements du Québec). L'utilisation de cette nouvelle technologie permettra de tirer des ressources informationnelles en tant que levier de transformation. Les parties prenantes au projet sont des organisations stratégiques du processus législatif .;2013-11-01;2015-12-30;;;Actif;0;2013-10-22;4196200;2015-09-30;1957300;2238900;11;10;0;6,4;13;Les délais dans la signature du contrat avec le fournisseur du logiciel ont forcé un report de la date de fin projetée. La durée du projet demeure toutefois conforme à la durée prévue initialement.;2014-09-30;2014-11-05 16:13;Progresse comme prévu.
11457;SAGIR livraison 2 (SGR-2);Justice;Justice;0020-320500016;L'implantation du système SAGIR est une priorité gouvernementale. Le déploiement de SAGIR se fait en sept étapes. La première étape a été complétée, pour le MJQ, en 2008-2009. La seconde étape (SGR2) a débuté en 2009-2010 et sera complétée en mai 2014. La seconde étape (SGR2) du déploiement du système SAGIR concerne la gestion des ressources humaines, plus particulièrement les processus de gestion du temps ( absences, gains déclaratoires, feuille de temps pour paie variable);2013-09-03;2014-05-20;2014-09-26;;Termine;0;2012-04-11;950400;2014-05-01;1182200;0;100;4,1;24,4;0;61,2;Le projet SAGIR 2 comprend trois phases. Or, lors d'un état de santé précédent, seules les deux premières phases avaient été considérées dans le budget total du projet. Donc, l'augmentation du budget du projet pour cet état de santé s'explique par le fait que le budget des trois phases est dorénavant considéré. Par ailleurs, en raison du volume d’incidents survenus après la mise en production, la période de soutien post-implantation a dû être prolongée jusqu’au 26 septembre 2014. ;2014-09-30;2014-10-30 16:23;
11463;Mitigation - Départemental;Justice;Justice;0031-320700051;"Plusieurs applications de la plateforme départementale sont basées sur des technologies désuètes. De plus, certaines de ces technologies ne sont plus supportées par les fournisseurs.

Le projet vise donc à convertir les applications dont les technologies ne sont plus supportées. Il se divise en trois volets :

1. L'élaboration d'un plan de mitigation des applications sur la plateforme intermédiaire. 
2. Réaliser le plan de mitigation des systèmes sur la plateforme centrale.
3. Réaliser les projets horizontaux (fonctions communes à tous les systèmes).

";2009-11-01;2014-05-07;2014-04-01;;Termine;0;2009-04-01;5800000;2014-03-31;5693700;0;100;10;0;10;0,1;;2014-09-30;2014-10-30 16:23;
11486;DendroDIF - Évolution phase III;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340158;DendroDIF est un système de collecte de données génériques qui dessert actuellement 5 clientèles établies dans 4 directions. Bien que ce système soit en opération depuis 2005, les utilisateurs ont besoin d'améliorations majeures visant à augmenter les capacités et la généricité de ce système de collecte.;2011-04-01;2014-06-30;2014-06-30;;Termine;0;2011-04-01;949700;2014-03-31;1013900;0;100;8;6,8;7,5;8,3;;2014-09-30;2014-10-31 16:13;
11506;Gestion intégrée de l'imagerie numérique (GIIN) [0826];Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957114-112340089;Mise en place d'une solution qui modernisera et optimisera les infrastructures et les processus afin de permettre le changement, le catalogage, la recherche, la consultation, l'édition, la distribution et l'archivage de l'imagerie qui englobe les photographies aériennes et les images satellitaires.;2010-04-01;2015-09-30;;;Actif;311;2011-03-01;2465000;2012-06-01;881600;332200;62;10;0;0;81,9;La durée prévue du projet demeure la même, mais la date de fin prévue a été modifiée au 30 septembre 2015, afin de prendre en considération le temps de suspension du projet pour son repositionnement.;2014-09-30;2014-10-31 16:13;Progresse comme prévu.
11508;GIM - Gestion de l'impôt minier ;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957109;Le système GIM gère de façon électronique les déclarations d'impôts miniers produites par les exploitants en vertu de la Loi sur l’impôt minier (L.R.Q., c.I-0.4). Cette loi a été révisée en profondeur à deux reprises: le 30 mars 2010 et le 6 juin 2013.;2012-10-01;2016-03-31;;2014-06-04;Annulé;0;2012-07-01;3373500;2016-03-31;758500;0;20;10;0;0;0;À la suite du discours sur le budget 2014-2015, la gestion des impôts miniers sera prise en charge par l'Agence du revenu du Québec à compter du 1er avril 2015. Par conséquent, le projet GIM ne relève plus du MERN et a été annulé. ;2014-09-30;2014-10-31 16:05;
11510;EBC4 - Mise à niveau du système d'exploitation et de la suite bureautique sur le parc micro-informatique;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957105;Mise à niveau du système d'exploitation et de la suite bureautique sur la totalité des postes micro-informatique du MERN.  Reconduction des services offerts par 800 logiciels et systèmes.;2013-09-01;2016-03-30;;;Actif;0;2013-06-04;7733200;2016-03-30;2958500;2634300;45;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 16:05;Progresse comme prévu.
11525;Conversion VB6 des systèmes de l'accès au réseau routier;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;73513;Conversion des systèmes de l'accès au réseau routier développés avec l'environnement de développement VB6 de Microsoft vers le nouvel environnement .NET;2010-06-01;2014-06-30;2014-06-30;;Termine;0;2013-12-12;7500000;2014-06-30;7508100;0;100;10;0,1;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;
11547;Implantation de SAGIR SGR2-L2 au ministère et dans d'autres organisations;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;140028 - UCRA5117;Le gouvernement du Québec a approuvé en mai 2005 le projet Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR). La première phase du projet (SGR1) portait sur le système de comptabilité, volets dépenses et acquisitions. La phase 2 porte sur le système de gestion des ressources humaines et est constituée de deux livraisons principales, la livraison 1 (SGR2 - L1) a été complétée en 2010. La deuxième livraison (SGR2 - L2) a débuté en juin 2013 et la mise en ligne a été réalisée le 21 mai 2014 tandis que la fin réelle du projet a été le 26 septembre 2014.;2013-06-04;2014-09-26;2014-09-26;;Termine;0;2013-10-07;1155000;2014-08-31;495100;0;100;10;0;8,3;5,7;;2014-09-30;2014-10-30 08:06;
11574;Évolution du plan de relève ;Transports;Transports;P409K;"Différents travaux on été effectués au cours des dernières années afin d'avoir une solution de relève informatique. Cependant, la documentation et les infrastructures doivent être constamment mises à jour pour suivre l'évolution technologique du Ministère.
";2012-01-01;2015-09-30;2014-06-30;;Termine;151;2011-04-21;709000;2015-06-30;271500;0;100;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
11578;Intranet unifié ministériel Phase 2 - P1712;Transports;Transports;P1712;"Analyse de besoins, des problématiques, phase d'architecture informationnelle, d'architecture détaillée, conception, réalisation et implantation.  
";2011-05-01;2014-05-31;2014-06-01;;Termine;0;2010-04-01;813000;2015-03-31;461500;0;100;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
11598;Refonte ERT - État du réseau routier ;Transports;Transports;P2320;"Système de collecte et de traitement des conditions routières pour le réseau router sous la juridiction du MTQ.  Ce système est alimenté par les responsables de l’entretien sur le réseau routier et il alimente le Québec 511 pour la diffusion l’information aux voyageurs.
";2013-05-01;2016-05-30;;;Suspendu;246;2013-08-13;715000;2016-05-30;207600;507400;15;10;0;0;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
11600;Système de gestion de chaussée aéroportuaire;Transports;Transports;P2550;Le système de gestion des chaussées aéroportuaires (SGCA) est un outil d'aide à la décision qui vise à permettre au Ministère, à partir de la cueillette des données techniques de l'état des chaussées aéroportuaires, d'effectuer de choix d'intervention (entretient, réhabilitation ou reconstruction) dans le but d'accroitre la sécurité en milieu aéroportuaire.;2013-10-01;2016-12-31;;;Actif;0;2013-05-28;750000;2015-03-31;147000;603000;27;10;0;0;117;Écart entre la date de fin initiale et la date de fin projetée : Retard du fournisseur sur la livraison du progiciel. Ajout d'une fonctionnalité absente au progiciel (Phase 2).;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
11602;SAFI - P1761;Transports;Transports;P1761;"Le projet vise à mettre à niveau les divers modules d'analyse du logiciel SAFI qui touchent à l'évaluation de la capacité portante et à la surveillance électronique des structures routières. La norme CAN/CSA S6 a évolué avec le temps ce qui exige une importante mise à jour des différents modules d'analyse qui se retrouvent intégrés à l'intérieur du logiciel SAFI. Les exigences au niveau de la télésurveillance ont aussi évolué avec l'accroissement des besoins de suivi d'ouvrages à distance. Les divers modules doivent donc être revus de façon à répondre aux besoins spécifiques des ingénieurs de la direction des structures dans le domaine de l'inspection et de l'évaluation des ponts.
";2011-10-01;2015-03-31;;;Actif;239;2010-06-01;300000;2013-03-31;270000;10000;75;10;0;0;62,3;Arrivée d'un nouveau chapitre de la Norme CAN/CSA S6 (calculs à adapter) et réaffectaion des ressources sur d'autres projets. Retard dans la vérification des livrables due à plusieurs urgences causant une charge de travail supplémentaire.;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12038;EDEC - Infrastructures;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.73b;Mise en place des infrastructures technologiques et des environnements nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;2010-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;5994400;2014-12-31;5592700;595600;93;9;3,2;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12042;EDEC - Éléments communs;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.73e;Éléments communs nécessaires au projet Expresso, dans le cadre du dossier électronique du travailleur.;2010-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;1619600;2014-12-31;1518400;69100;96;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12043;Refonte de SPJ-DELEC - volet Réparation;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.78;Ce projet concerne le volet Réparation du projet de refonte des systèmes SPJ-DELEC (suivi des pièces justificatives et demandes d'émission des chèques). La réalisation du projet se découpera en 5 sujets, soient : paiement à la RMQ,. rentes et indemnités de décès, rentes de la Loi 52, paiements irréguliers et délestage de DELEC.;2011-01-01;2015-12-31;;;Actif;761;2014-09-10;842500;2015-12-31;280700;561800;34;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12046;Services électroniques partenaires et employeurs (reconduction);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.82;Les services électroniques des partenaires et employeurs (reconduction) n'ont pas fait l'objet d'évolution technologique depuis la migration à la plateforme Windows. Ces services utilisant une technologie désuète et non supportée ont été identifiés à risque au bilan de santé des projets. Pour pallier à cette déficience, une refonte de ces services doit être réalisée.;2010-01-05;2014-12-31;;;Suspendu;0;2011-12-01;5196500;2014-12-31;2691800;393800;90;10;0;0;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;
12047;Modernisation des processus de gestion - Remedy;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.23;L'appplication Remedy (ARS) a été installée en 2002. La version actuelle n'est plus supportée par le fournisseur depuis 2006.  À l'automne 2009, une analyse des processus a permis de documenter les processus cibles et de vérifier l'écart entre les pratiques actuelles et celle ITIL. Il appert que l'écart n'est pas significatif et qu'un rehaussement à la version la plus récente de Remedy serait bénéfique pour la CSST. Le mandat consiste à mettre en place le scénario recommandé.;2012-01-04;2015-12-31;;;Actif;0;2011-12-01;3260200;2015-12-31;2429100;593800;79;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12051;Mise en place de l'architecture orientée service (AOS) à la CSST;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.0;L'implantation et l'opérationnalisation d'une AOS permettra de répondre aux besoins croissants d'agilité et de qualité face à un environnement d'affaires en perpétuel changement. Solution reconnue à la problématique d'interopérabilité et de réduction des dépendances entre les différents systèmes, qu'ils soient en phase de développpement ou d'entretien, l'AOS permettra de faire évoluer les infrastuctures et les systèmes de la CSST et ce, sans recourir systématiquement à une refonte de ceux-ci.;2011-07-25;2014-04-24;2014-04-24;;Termine;0;2011-04-20;1862300;2014-06-30;1751900;0;100;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;
12056;Migration téléphonie;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.30;Les systèmes informatiques de la CSST sont supportés par une infrastructure technologique d'envergure variée et de plusieurs générations. La revue de l'infrastructure technologique a permis d'établir les priorités d'évolution nécessaires pour garantir la pérennité des actifs. la disponibilité, la stabilité et la fiabilité des services technologiques at assurer la continuité des opérations et finalement contenir la croissance des coûts d'exploitation dans le but d'améliorer l'offre de services.;2011-09-01;2013-12-30;;;Suspendu;0;2011-06-21;6602700;2013-12-30;640200;5962400;14;10;0;0;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;
12069;Rehaussement technologique PES à Windows Server 2008;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.16x;Délestage des anciens serveurs (Windows 2003) qui supportaient le site Internet de la CSST en déplaçant les applications Grand Public de la PES vers les nouveaux serveurs Windows 2008 mis en place dans le cadre du projet Réseau et du projet Refonte du site Internet dela CSST.;2012-01-01;2014-09-30;;;Actif;0;2014-02-11;981000;2014-09-30;935700;19300;97;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12075;Logiciels d'exploitation PFL - MS SQL Server;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.20j;Système de gestion de base de données (SGBD) utilisé par plusieurs applications commerciales et corporatives de la plateforme distribuée: MS SQL Server;2012-01-01;2014-10-31;;;Actif;0;2013-12-10;998200;2014-10-31;759900;32500;95;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12086;Appareils roulemètres ;Transports;Transports;P2080;"Acquisition et implantation de logiciels servant à calculer l'indice de rugosité international (IRI) en période hivernale qui permettra d'identifier les routes gélives
";2011-06-01;2015-03-31;;;Suspendu;0;2011-06-01;356000;2013-03-31;331000;25000;95;10;0;0;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
12090;Mise à niveau du logiciel VisualTruck ;Transports;Transports;P1230;L’objectif recherché est de développer un générateur d’équations propres aux véhicules lourds. Il permettra ainsi de construire une configuration existante ou non prévue au règlement. Cette modification au logiciel aura comme avantage d’évaluer une nouvelle configuration sans avoir à faire appel à chaque fois au concepteur. Les produits attendus dans ce projet sont : Le développement d’une nouvelle version du logiciel VisualTruck ainsi que la réalisation d’un banc d’essais servant à déterminer les efforts de contact pneu-chaussée. Elle permet aussi de simuler le comportement d’une cargaison lorsque le véhicule est soumis à diverses manœuvres.;2012-03-01;2014-06-30;2014-06-05;;Termine;0;2011-09-01;255200;2015-03-31;198500;0;100;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
12091;Intégration du nouveau rapport d'accident dans SADSR ;Transports;Transports;P1782;"Mise en place de comptoirs de données intégrant les nouvelles informations du rapport d'accident afin de  permettre aux spécialistes en sécurité routière d'analyser des données sur les accidents, les véhicules, les conducteurs et les victimes, en lien avec des caractéristiques du réseau routier.
";2011-04-01;2014-08-31;2014-09-18;;Termine;457;2011-12-01;902000;2013-03-31;781600;0;100;10;0;8;6,6;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
12092;Intégration intelligence d'affaires géolocalisée-Sécurité routière;Transports;Transports;P1783;"Mise en place d'outils et de fonctionnalités d'intelligence d'affaires afin de permettre aux spécialistes en sécurité routière  d'exploiter les données informationnelles relatives aux accidents et au réseau routier de façon géographique. Ce projet comprend également la mise en place d'un tableau de bord géographique pour les gestionnaires.
";2011-04-01;2015-03-31;;;Actif;434;2012-11-08;996300;2013-03-31;899400;96900;95;10;0;3,9;25,4;Le projet a été retardé significativement compte tenu de la période d'attente d'un correctif de la part du fournisseur.;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12134;Migration Bureautique;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1334;Migration de la suite bureautique actuelle vers Ms Office 2013;2012-07-01;2014-06-01;;;Actif;0;2014-10-06;200000;2015-06-30;50100;149900;17;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-24 11:25;Progresse comme prévu.
12135;Déploiement réseau sans fil;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1335;Remplacer les équipements du réseau sans fils actuel et étendre le réseau à l'ensemble de l'Institut;2012-07-01;2014-06-30;;;Actif;0;2014-10-06;250000;2015-06-30;167200;82800;86;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-24 11:25;Progresse comme prévu.
12197;Téléphonie ;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1330;Remplacement de 100 téléphones analogiques par des téléphones IP;2012-07-01;2014-06-30;;;Actif;0;2014-10-06;200000;2015-06-30;51000;149000;85;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-24 11:25;Progresse comme prévu.
12198;Infrastructure Informatique;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1331;Remplacement des 200 postes de travail désuets restants et du 2ième commutateur de coeur.;2012-07-01;2014-06-30;;;Actif;0;2014-10-06;316000;2015-06-30;272300;43700;94;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-24 11:25;Progresse comme prévu.
12235;Passage HIS 2000 vers Biztalk;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147012698;"Projet visant le passage de HIS 2000 (passerelle vers le central) vers Biztalk et le remplacement des logiciels afférents.
";2010-04-01;2014-12-31;2014-08-31;;Termine;0;2013-11-01;1820500;2014-12-31;1812600;0;100;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;
12248;Consolidation de l'infrastructure technologique de prise de copies de la PFI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024184;Ce projet vise  l'acquisition et la mise en place d’unités de stockage pour les besoins de prise de copies de sécurité.;2012-03-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-11-01;2562100;2014-12-31;1901000;530200;80;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
12249; Déploiement SCOM;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014215;Ce projet vise à harmoniser la solution d’alertage de tout le parc informatique du CSPQ vers la solution corporative déjà en place et à délester les solutions désuètes;2011-07-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-11-01;1414300;2014-12-31;672200;144300;99;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
12265;Projet Expresso – Le dossier électronique du travailleur;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;6.0;Le projet Expresso a pour but de supporter l'organisation dans sa démarche de tranformation organisationnelle. Pour ce faire, le passage du dossier papier au dossier numérique sera effectué.;2011-09-01;2015-12-31;;;Actif;0;2014-06-18;41700000;2015-12-31;29950200;11749800;76;10;0;10;0;"Au moment de l’autorisation initiale du projet Expresso, une approche d'approbation par phase des budgets et des échéances avait été convenue avec les instances décisionnelles de la CSST. Tel que prévu, au 31 mars 2014, la phase « Réalisation"" s’est terminée avec la fin du projet pilote. Les instances décisionnelles du projet et de la CSST ont autorisé l’utilisation du budget non utilisé au terme de la phase réalisation pour initier le rodage du plan de déploiement. La phase de déploiement a fait l'objet d'une approbation au C.A. du 18 juin 2014 en prévision de l’implantation d’Expresso dans les directions régionales. La date de fin autorisée du projet ainsi que le budget autorisé du projet ont été ajustés en conséquences des approbations obtenues.";2014-09-02;2014-11-17 15:54;Progresse comme prévu.
12267;ICSGE - Identification de la clientèle des services de garde éducatifs;Famille;Famille;11;"Le Ministère veut renforcer la gestion ministérielle des services de garde éducatifs à l’enfance par l’accès à une meilleure connaissance de sa clientèle. De ce fait, il doit d’une part mieux soutenir les parents qui sont à la recherche d’une place à contribution réduite pour leur enfant par la mise en place du Guichet unique d’accès aux places en services de garde à l’échelle nationale et, d’autre part, optimiser le financement des services de garde.
Plus spécifiquement, le Ministère considère trois volets dans le cadre de ce projet : le système du Guichet unique d’accès aux places en services de garde, le financement des services de garde ainsi que la recherche, l’évaluation et la statistique.";2014-03-11;2015-05-31;;;Actif;0;2014-01-14;3958600;2015-05-31;1506000;2452500;42;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:45;Progresse comme prévu.
12276;Evolution et déploiement du Workdesk modernisé à la Direction des prestations;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P309;Ce projet vise à déployer le nouvel interface utilisateur de l'outil de gestion de flux de travail à la Direction des prestations.;2011-10-01;2014-06-30;2014-09-30;;Termine;0;2014-01-29;3918300;2014-06-30;3765800;0;100;10;0;7,3;9,2;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;
12283;Migration technologique applicative;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P310;Ce projet consiste à migrer l'ensemble des applications technologiques de la RRQ de la plateforme centrale (PFC) vers la plateforme intermédiaire (PFI) et à abandonner la plateforme centrale.;2011-09-01;2018-03-31;;;Actif;0;2013-11-15;39281900;2018-03-31;3439700;35640900;11;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;Progresse comme prévu.
12299;GDF - Fusion des phases du traitement de la subvention initiale et révisée;Famille;Famille;15;Fusion des phases du traitement de la subvention initiale et révisée;2012-04-01;2014-09-30;;;Actif;0;2012-04-01;680000;2014-09-30;396100;30000;92;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:45;Progresse comme prévu.
12301;GID-Gestion intégrée des documents;Famille;Famille;17;Implanter un système de gestion intégrée des documents (GID), afin de standardiser et d'uniformiser la pratique de la gestion documentaire.;2013-09-01;2015-10-31;;;Actif;0;2014-03-31;925800;2015-10-31;106900;361500;22;10;0;10;0;À la suite d'un changement d'orientation du CSPQ en matière d'offre de service en gestion documentaire, le choix de la solution a dû être repensé. Cela occasionne des délais.;2014-09-30;2014-10-31 15:45;Requiert la mise en place de certaines mesures
12302;Cueillette des besoins CAFE;Famille;Famille;18;Ce projet permet d'énoncer et d'analyser l'ensemble des besoins en lien avec les fonctions de financements du réseau des services de garde. Principalement le système CAFE qui est au coeur de cette analyse. Le résultat de cette analyse sera un intrant important lors de la réalisation du dossier stratégique Ministériel.;2014-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-03-31;100000;2014-12-31;36700;63300;37;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:45;Progresse comme prévu.
12314;Progiciel de gestion intégré en support au SARPA (Service d'aide au rajustement de pension alimentaire);Commission des services juridiques;Justice;1;Développer un progiciel de gestion intégré qui permettra de gérer tous les aspects d'un dossier SARPA (Service administratif de rajustement de pension alimentaire) et de procéder au rajustement de la pension alimentaire. L'adoption de la Loi favorisant l'accès à la justice en matière familiale est l'élément déclencheur à l'origine des nouveaux besoins d'affaires de la Commission des services juridiques. Cette loi lui confie la création et la gestion du SARPA.;2012-08-01;2014-10-31;;;Actif;0;2013-01-30;800000;2014-08-31;656100;70000;90;10;0;7,6;8;;2014-09-30;2014-10-31 09:58;Progresse comme prévu.
12315;TRANSMI-Établissements et agences de la santé;Finances ;Finances ;CF-009;Le projet TRANSMI a pour objectif de mettre en place les processus et les outils permettant la transmission électronique des états financiers provenant du réseau de l’éducation et du réseau de la santé.  Le présent projet correspond à la transmission des données provenant des établissements et agences de la santé.;2014-01-07;2015-09-30;;;Actif;0;2013-05-28;270800;2015-09-30;32700;238100;45;10;0;10;0;Le contexte du projet TRANSMI pour les agences de santé est présentement en réflexion. Une décision du comité directeur est attendue concernant la révision de la portée du projet TRANSMI.;2014-09-30;2014-10-30 16:32;Progresse comme prévu.
12318;Site extranet du Contrôleur des finances (EXTRANET);Finances ;Finances ;CF-010;Refonte du site extranet du Contrôleur des finances afin de mieux desservir la clientèle en respectant les nouvelles normes gouvernementales sur l'accessibilité d'un site Web.;2014-04-01;2015-10-30;;;Suspendu;0;2013-05-28;590000;2015-05-15;26500;523500;5;10;0;0;0;Le projet de refonte du site extranet a été suspendu le 23 mai 2014 afin de prioriser les travaux de maintenance des systèmes de mission supportant la production des comptes publics.;2014-09-30;2014-10-30 16:32;
12340;Zap Montréal (zone d'accès public);Société du Palais des congrès de Montréal;Tourisme;9;Implantation d'un réseau Wi-fi de type «Zone d'accès public» dans le centre-ville de Montréal à proximité du Palais des congrès. Cette zone public s'incrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de l'économie numérique du Québec (SENQ) en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-03-01;2030000;2013-03-01;1406100;623900;67;10;0;0;199,4;L'écart n'est pas financier, il provient des délais d'acquisition des sites locatifs requis pour l'installation des antennes WiFi et dans certains cas, d'autorisations liés à la respect du patrimoine culturel immobilier . ;2014-09-30;2014-11-07 11:51;Requiert la mise en place de certaines mesures
12346;Service de collecte des connaissances des espèces exotiques envahissantes SCC-EEE (P-036);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800236;Une solution d'affaires et technologique qui permet aux citoyens et aux différents partenaires du Ministère de participer à des protocoles de détection et de transmettre des photos et observations d'espèces exotiques envahissantes (EEE) en utilisant les nouvelles technologies de l'information (application mobile, site web).;2012-06-15;2014-11-30;;;Actif;59;2013-12-10;464100;2014-08-31;430500;33600;92;10;0;8,9;3,7;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
12351;Infrastructure de développement - plateforme GCE;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 205;Ce projet consiste à mettre en place un environnement de développement pour les progiciels suivants : Microsoft SharePoint, Microsoft CRM Dynamics et Docuthèque.;2012-04-01;2014-07-31;2014-07-31;;Termine;0;2013-06-04;897000;2014-07-31;729900;0;100;10;0;10;0;Le projet a été livré à la satisfaction des utilisateurs.  Le coût final est de 18,6% inférieur au budget initial, ce qui représente une économie de 167 658$.;2014-09-02;2014-10-30 12:30;
12363;Sentinelle;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-280;Refonte du système de gestion des données administratives correctionnelles (DACOR).;2010-06-01;2015-02-01;;;Suspendu;0;2010-12-31;37334200;2015-02-01;1376400;35957800;40;10;0;0;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;
12364;Opalis (DRI-32I);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800248;Remplacement de l'outil Opalis software par un outil d'orchestration technologique plus récent.;2012-09-01;2017-03-01;;;Actif;181;2013-05-28;404700;2017-03-31;138200;246700;36;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
12369;Sécurisation des accès aux données de production et journalisation (DRI-83);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800383;Apporter les ajustements nécessaires aux systèmes existants pour ajouter le contrôle des accès aux données de production et la journalisation de certaines données ciblées, afin de se conformer aux bonnes pratiques en sécurité de l’information.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;211;2013-05-28;496400;2015-03-31;88500;345500;20;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
12377;Mise en place des infrastructures géomatiques (DRI-94);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800394;Architecture technologique et rationalisation des données incluant l'acquisition des licences logicielles pour les  applications géomatiques du Ministère.;2012-09-01;2016-03-31;;;Actif;394;2013-08-13;534900;2016-03-31;321800;213100;60;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
12384;Infrastructure de production - plateforme GCE;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 206;"Ce projet vise à acquérir par le biais d’un appel d’offres, en collaboration avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), une plateforme intégrant un progiciel de gestion des relations clients (GRC) et un gestionnaire de contenus d’entreprise (GCE), ci après appelée solution technologique intégrée.     
     
.     
     
";2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-12-21;2289500;2015-03-01;1650000;537700;83;10;0;9,2;2,8;La demande de modification repoussant la date de fin du projet au 31 mars 2015 a été acceptée.  La portée a été modifiée en vue du rehaussement de l'infrastructure informatique.  Il n'y aura pas de dépassement de coût car cette opération sera financée à même le budget initial.;2014-09-02;2014-10-30 12:30;Progresse comme prévu.
12386;Mise à niveau des serveurs;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 210;"Ce projet vise à effectuer la mise à niveau des différents serveurs et du matériel informatique du Ministère qui s'y rattache.                                               
";2012-08-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-06-04;879100;2013-10-01;436000;197000;52;10;0;0;106,5;La demande de modification repoussant la date de fin du projet  au 31 décembre 2014 a été acceptée.  Il n'y aura pas de dépassement de coût.;2014-09-02;2014-10-30 12:30;Progresse comme prévu.
12388;Migration Windows et Office;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 209;"Effectuer la migration du système d'exploitation et de la suite bureautique des postes de travail de bureautique du MICC vers des versions plus récentes.          
     
                                               
";2012-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-06-04;2521300;2016-03-31;998700;366100;47;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-11-03 16:18;Progresse comme prévu.
12390;Réutilisation des photos des titulaires de permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74514;Conservation des photos des titulaires de permis de conduire dans le but de les réutiliser ultérieurement lorsque requis.;2010-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;849900;2014-12-31;767900;82000;96;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12397;Évolution de la solution de présentation des tableaux de bord;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75203;Évolution de la solution actuelle de présentation des tableaux de bord  en raison de sa désuétude.;2011-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;593600;2014-12-31;445100;148500;72;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12402;Projet de loi 129 - Modification au règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75401;Application des modifications réglementaires visant principalement à harmoniser les règles québécoises à la norme canadienne en matière de vérification sommaire du véhicule.;2011-04-01;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;1340200;2014-12-31;512600;827600;50;10;0;0;53,3;Les travaux ont été replanifiés en raison du décalage dans l'adoption du règlement pour tenir compte des commentaires reçus de l'industrie à la suite de la prépublication du règlement.;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Requiert la mise en place de certaines mesures
12404;Numéro de facture unique pour les avis de paiement;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;75504;Implantation d'un numéro unique sur les avis de paiement pour permettre à la clientèle de payer ses comptes par Internet ou par le système de réponse vocale interactive de toutes les institutions financières.;2012-04-01;2015-12-31;;;Actif;0;2014-07-03;1206800;2015-12-31;828400;378400;72;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12407;Gestion de temps;Société québécoise d'information juridique;Justice;GTEMPS;Mise en place d’un système de gestion de temps permettant de supporter au quotidien la réalisation optimale des orientations stratégiques de SOQUIJ;2011-07-01;2014-09-30;2014-09-30;;Termine;353;2011-03-01;161600;2013-03-01;159600;0;100;10;0;4,3;23,3;La portée du projet n'a pas été totalement respectée, car le fournisseur, ProGestion Informatique (PGI), a fait faillite;2014-10-31;2014-10-31 11:22;
12408;Modernisation de la téléphonie filaire;Culture et Communications;Culture et Communications;0000-08-1;Évolution de la téléphonie filaire vers la téléphonie IP;2012-09-01;2015-09-30;;;Suspendu;0;2013-05-01;585300;2015-09-30;27900;557400;15;10;0;0;0;L'infrastructure réseau doit être rehaussée préalablement;2014-09-30;2014-10-31 10:31;
12416;Optimisation de la gestion des médicaments;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76101;Adapter la prestation de services relative au remboursement des médicaments de la clientèle accidentée au marché et maintenir un contrôle rigoureux des coûts des médicaments.;2012-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;4038500;2014-12-31;3060700;977800;76;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12423;Mise à niveau de composantes du centre d'appels Phase 2;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76207;Mise à niveau de 9 composantes du centre d'appels en raison de leur désuétude.;2012-02-01;2015-12-31;;;Actif;0;2014-04-24;2882800;2015-12-31;1842800;580800;79;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12435;Conversion FA - Solution de conversion automatisée ;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76902;Livrer une infrastructure et des mécanismes automatisés de conversion qui permettront de procéder à la conversion du système d'indemnisation.;2012-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-03-19;4777100;2014-12-31;3523800;669400;84;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12436;Infrastructure - Mise en oeuvre de la solution d'orchestration;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76904;Mettre en oeuvre la solution d'orchestration composée de l'orchestrateur, de ses fonctionnalités et d'un gestionnaire de file de messages sur la plateforme intermédiaire.;2012-05-01;2014-12-31;2014-08-31;;Termine;0;2013-12-12;2076600;2014-12-31;1801000;0;100;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;
12446;Création de la banque de données pour la tarification d'assurance;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;72101;Création d'une banque de données pour supporter la mise en place des nouveaux processus de gestion de la tarification d'assurance.;2006-06-26;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-12;5507600;2014-12-31;5281000;226600;96;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12448;Évolution et rehaussement des infrastructures technologiques;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;mai-12;Ce projet s'échelonne sur plusieurs phases de réalisation. Il permettra de mettre en place et d'exécuter une stratégie de réalisation pour toutes les phases. Cette stratégie devra s'arrimer aux calendriers de livraison des systèmes de mission et de soutien à la mission afin d'assurer une mise en place harmonieuse des solutions technologiques. L'objectif est d'assurer l'évolution des produits désuets ou en voie de désuétude selon le cycle de vie des manufacturiers.;2011-01-04;2015-12-31;;2014-06-16;Annulé;0;2013-04-24;7694900;2015-12-31;2456100;0;100;10;0;0;0;Suite à une décision du Conseil d'administration, cette activité est retirée du portefeuille de projet de la CARRA afin d'être intégrée dans les activités d'exploitation.;2014-09-02;2014-10-30 14:17;
12451;Rehaussement des infrastructures de virtualisation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;août-12;Le projet vise à virtualiser la majorité des serveurs physiques actuels de la CARRA. Le projet a également pour objectif de mettre en place un cadre de gestion nécessaire pour une exploitation et une utilisation structurées de cette technologie.;2012-01-04;2015-06-30;;2014-06-16;Annulé;0;2013-04-24;3323000;2015-06-30;2631500;0;100;10;0;0;0;Suite à une décision du Conseil d'administration, cette activité est retirée du portefeuille de projet de la CARRA afin d'être intégrée dans les activités d'exploitation.;2014-09-02;2014-10-30 14:17;
12456;Consolidation de l'exploitation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;juin-12;Le projet comporte deux volets: la consolidation de l'exploitation des systèmes de la CARRA et la relève informatique de la continuité des affaires.;2012-01-04;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-26;2769300;2014-12-31;2358000;341300;87;10;0;10;0;Diminution de la portée du projet réduisant ainsi les échéanciers.;2014-09-02;2014-11-06 14:21;Progresse comme prévu.
12460;Optimisation des pratiques et des outils de soutien au développement;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;nov-12;Le projet consiste à actualiser l'offre et la prestation de service de la Division du support au développement dans une perspective d'optimisation globale des activités entourant l'évolution et le développement des systèmes de la CARRA.;2012-03-15;2014-12-31;;;Actif;0;2013-02-27;1447500;2015-06-30;1230800;216600;85;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
12462;ODP - Amélioration des validations des données de participation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-15-1;Ce projet consiste principalement à améliorer les composantes systémiques reliées au domaine d’affaire participation afin de mieux supporter l’employeur dans son processus de déclaration annuelle et dans la correction de données déclarées. De plus, ce projet consiste à intégrer des chaînes de traitement pour supporter les travaux annuels.;2012-12-07;2014-10-31;;;Actif;0;2012-12-06;6413000;2014-10-31;5450100;118200;98;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
12464;Mesures législatives RRPE;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-20;"Le projet comprend deux volets qui doivent être traités en même temps compte tenu de leur interrelation:
1. Faire l'analyse des besoins d'affaires associés à la gestion de l'adhésion et de la qualification RRPE dans RISE;
2. Faire l'analyse de la solution transitoire qui permet d'effectuer la saisie et le suivi des dossiers des demandes d'adhésion au RRPE afin de récupérer ces dossiers pour les intégrer dans la nouvelle solution.";2012-01-04;2014-12-31;;;Actif;271;2011-12-01;2581000;2014-12-01;849000;239000;78;10;0;10;0;Le projet se terminera avec des coûts moindres que budgetés en raison d'une modification de sa portée. L'intégration de RRPE dans le système de mission a été retirée du projet.;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
12465;PCTFA 2013: réalisation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;164-2;Phase de réalisation du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).;2012-12-01;2015-03-31;;;Suspendu;252;2012-12-18;10710200;2015-03-31;2627200;8082800;18;10;0;0;0;Examen du programme dans le contexte des problématiques portant sur la taxation et l'évaluation en matière de fiscalité municipale agricole. ;2014-09-30;2014-10-31 15:36;
12492;Renforcement du Bureau de projets et migration de Microsoft Project;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;204;Le renforcement du Bureau de projets vise l’amélioration des pratiques de gestion, l’accompagnement et le développement des compétences permettant de mieux appuyer la gestion du portefeuille de projets. La migration du progiciel Microsoft Project à la version 2010 est incluse dans ce projet.;2012-09-01;2014-11-01;;;Actif;0;2013-08-13;400000;2014-11-01;359100;40900;92;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:36;Progresse comme prévu.
12499;Modernisation de la visioconférence;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;222;Dix-neuf systèmes de visioconférence sont modernisés et quatre nouveaux sites de visioconférence sont créés.;2012-04-01;2014-02-28;;;Actif;502;2012-04-01;175000;2013-06-30;142100;32900;96;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:36;Progresse comme prévu.
12500;Projet revoir l’architecture comptable;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;févr-12;Modification ou changement du système comptable pour permettre la comptabilité par activité;2012-09-01;2014-12-31;;;Actif;0;2012-10-01;298000;2013-11-01;194000;104000;80;10;0;0;99,3;Manque de disponibilité des ressources internes;2014-09-30;2014-10-31 13:00;Progresse comme prévu.
12506;Refonte du portail du Centre de la francophonie des Amériques;Centre de la francophonie des Amériques;Conseil exécutif;3311 - Développement Portail;Refonte du portail;2013-04-29;2014-10-31;2014-09-20;;Termine;0;2014-05-23;120000;2014-10-31;95400;0;100;10;0;10;0;;2014-10-10;2014-11-03 16:21;
12515;Évolution de GPR - 2;Transports;Transports;C7153;"Évolution du système ministériel permettant la planification et le suivi des projets routiers en fonction des besoins des utilisateurs (professionnels et gestionnaires) et des orientations ministérielles en matière de gestion de projets.  
";2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;519;2011-11-01;175000;2014-03-31;212800;74200;75;0;64;10;0;L'écart s'explique par un coût intial de projet n'incluant pas les ressources internes.;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12517;Évolution du système BDP 2012-2014;Transports;Transports;P2120;"Évolution du système de préparation des  bordereaux et des demandes de paiement en fonction des besoins des utilisateurs et des orientations ministérielles en matière de gestion des coûts.
";2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;239;2012-02-01;480000;2014-03-31;378800;101200;75;10;0;6,4;13;Le projet a été retardé significativement compte tenu de son interdépendance avec un autre projet.;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12524;Montage de données dans un logiciel SOLAP;Transports;Transports;P1210;"Accompagnement analytique pour le montage de données sur le commerce du Québec à l'intérieur d'un logiciel de type SOLAP.  
";2012-09-01;2015-10-31;;;Actif;0;2011-09-01;264000;2015-10-31;173200;39400;85;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12537;Outils et processus pour le bureau de projets DTI ;Transports;Transports;P1642;Développement d'outils et processus pour le bureau de projets de la DTI.;2012-04-01;2016-01-31;;;Actif;0;2012-03-22;795000;2015-03-31;361300;405400;45;10;0;3,4;27,9;Réaffectation des ressources sur des activités récurrentes prioritaires non liées au projet.;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12543;Sécurité de l'information - certification et authentification;Transports;Transports;P409M;Ce projet vise à remplacer des équipements de sécurité qui ont atteint leur fin de vie utile.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;305;2012-01-01;600000;2014-03-01;168700;146300;28;10;0;7,3;8,9;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12548;Rehaussement de la téléphonie pour les centres d'appels;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPTI-20;La solution de téléphonie supportant les centres d'appels de la RAMQ est désuète. Le présent projet a pour objectif de mettre à niveau certaines composantes de cet environnement.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;62;2014-02-18;394900;2014-06-30;375200;19700;95;10;0;4,2;24;L'échéancier a été repoussé en raison d'un délai d'attente pour l'obtention de l'une des composantes nécessaires pour l'implantation de la solution.;2014-09-30;2014-10-30 10:58;Progresse comme prévu.
12579;Projet de loi 45 (article 217 du Code civil sur le curateur public);Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76102;Changement à la solution systémique qui soutient le traitement des demandes d'indemnité pour se conformer à la nouvelle loi.;2012-02-01;2014-12-31;;;Actif;485;2013-01-30;235000;2013-12-31;89700;145300;43;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
12596;Migration des postes de travail;Société des Traversiers du Québec;Transports;TI-8501;Migration des postes de travail utilisant Office 2003 et Windows XP vers une version courante d'une suite bureautique et d'un système d'exploitation.;2013-12-01;2014-12-19;;;Actif;0;2014-05-23;142500;2014-10-31;86300;56200;84;10;0;6,1;14,6;La migration a été réalisée pour la majorité du parc informatique de la STQ. La date de fin prévue a légèrement glissé suite à une implication plus grande que prévue de ressources techniques aux opérations de la STQ durant la période estivale. En fonction des informations actuellement disponibles, nous sommes optimistes que ce retard devrait être rattrapé d'ici la fin de l'année.;2014-09-30;2014-10-31 14:19;Progresse comme prévu.
12612;Trousse des petites créances, phase 2;Justice;Justice;0044-320888022;"Ce mandat porte sur la réalisation d'une phase II du projet TPC.  L'objectif est d'accroître l'accessibilité ainsi que d'augmenter les bénéfices de cette prestation électronique de service en rejoignant un éventail plus grand de clientèle et en réduisant les irritants qui sont ressortis lors du bilan de la phase I. Mettre en place des mesures visant à favoriser l'accessibilité à la justice afin de freiner le ""décrochage judiciaire"". Diminuer les coûts de fonctionnement du système judiciaire.";2013-03-13;2015-01-30;;;Actif;0;2013-02-01;760000;2014-04-01;642800;37900;78;10;0;0;78,8;L'échéancier a été retardé dû à la gestion des priorités ministérielle principalement en ce qui concerne le projet de loi instaurant le nouveau Code de procédure civile et cela, sans atteinte à l'égard des résultats attendus.;2014-09-30;2014-10-30 16:23;Progresse comme prévu.
12629;Mise en place d'un référentiel applicatif ministériel;Transports;Transports;P4118;"Mise en place du Référentiel applicatif ministériel (RAM) afin de supporter les architectures de différents niveaux produits par la DTI.  
";2012-04-01;2013-09-30;;;Suspendu;0;2012-03-01;170000;2013-09-30;103300;66700;90;10;0;0;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
12636;Gestion des comptes utilisateurs – Identification, authentification, autorisation;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;IAA;Ce projet consiste à préciser et à mettre en place le cadre de gouvernance, les processus et les outils à utiliser pour assurer la gestion des comptes utilisateurs. La technologie utilisée permettra d’identifier et d’authentifier, de manière sécuritaire,  l’accès des utilisateurs, en plus de leur accorder les autorisations nécessaires pour accéder aux services.;2011-04-01;2014-09-30;;;Actif;0;2014-04-22;601700;2014-09-30;422500;179200;70;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
12640;Gestion intégrée des données muséales (GIPA);Musée de la Civilisation;Culture et Communications;400000;Implantation d'un logiciel intégré des données des collections dans le but de regrouper l'information.;2014-04-03;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-01;832500;2015-03-31;125000;714000;40;9,8;0,8;10;0;;2014-10-23;2014-10-29 13:26;Progresse comme prévu.
12656;Outil d'intelligence d'affaires (DRAGON);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-179;Environnement intégré d'exploitation et d'informatique décisionnelle.;2012-03-01;2014-11-15;;;Actif;0;2014-04-30;464000;2014-10-16;408900;97200;81;7,3;9,1;9,1;3,1;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;Progresse comme prévu.
12663;Migration à la téléphonie IP - Détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-285;Remplacement des systèmes analogiques de téléphonie dans les établissements de détention par des systèmes téléphoniques IP.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-08-01;930600;2015-03-01;716000;250000;74;8,9;3,8;9,2;2,8;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;Progresse comme prévu.
12664;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-286;Rehaussement des infrastructures réseau en détention;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-08-01;453400;2015-03-01;264300;189100;58;10;0;9,2;2,8;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;Progresse comme prévu.
12708;Fonctions de Pilotage en SR;Transports;Transports;P1787;"Développement de fonctions de pilotage (accès, rôles, statistiques) nécessaires au bon fonctionnement du SADSR.  
";2012-10-01;2015-03-31;;;Actif;179;2010-09-22;350000;2014-03-31;130900;119100;70;10;0;3,9;25,6;Le projet a été retardé significativement compte tenu réaffectation des ressources à d'autres projets prioritaires.;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
12720;Répertoire des activités de lobbyisme (RAL);Transports;Transports;P2470 ;"Développement et mise en place d'un répertoire ministériel collaboratif des activités de lobbyisme afin d'assurer une gestion des activités de lobbyisme et la gestion des lobbyistes.  
";2012-07-01;2014-03-31;;;Suspendu;0;2012-06-01;182500;2014-03-31;25000;157500;40;10;0;0;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;
12791;Déploiement de panneaux à message variable aux gares (PMV)- LOT 1 et 2;Agence métropolitaine de transport;Transports;TI-0015;Assurer une communication constante avec le client tout au long de son déplacement via l’installation d’afficheurs numériques sur les gares identifiées pour les Lots 1 et 2. Ces afficheurs permettent une communication en temps réel des horaires de trains, des perturbations et de toutes communications clients concernant le service de train à ces gares.;2012-01-01;2014-12-16;;;Actif;0;2013-10-09;2600000;2014-03-31;2492400;7600;98;10;0;2,8;31,6;La mise en conformité de nos afficheurs avec la certification CSA est complétée et toutes les déficiences ont été corrigées. Le report de la date de fin est dû au délai de fermeture complète du projet qui est prévue pour le 16 décembre 2014 avec un passage au comité de gestion de portefeuille de l'AMT.;2014-10-30;2014-10-31 17:03;Progresse comme prévu.
12823;Mise à niveau des postes de travail;Institut de la statistique du Québec;Finances ;HC3; Le projet vise la mise à niveau des logiciels des postes de travail à Windows 8.1 et Office 2013;2013-08-15;2015-03-31;;;Actif;0;2014-05-01;1060000;2015-03-31;1040400;15500;95;10;0;10;0;"L'Institut a mis à niveau ses postes de travail à Windows 8.1 et MS Office 2013 dans le respect des orientations gouvernementales.
Des livrables réutilisables attendus, notamment pour la réalisation des trousses d'installation n'étaient pas disponibles, ce qui a généré des efforts supplémentaires, une revue de la stratégie de livraison et une nouvelle autorisation du budget global au 1 mai 2014.
";2014-09-30;2014-10-31 14:16;Progresse comme prévu.
12830;Modernisation et évolution des systèmes de la DGDB (Direction de la gestion et de la disposition des biens);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRMMC;"Les systèmes utilisés sont désuets et ne répondent plus aux besoins de la clientèle. Le projet de modernisation permettra de moderniser le système et d'améliorer le service à la clientèle.    
";2013-02-01;2015-01-01;;;Actif;0;2013-02-01;1021700;2014-07-01;1001000;40000;95;9,4;1,9;2,2;35,6;La date de fin a été modifiée car la plus grande part de la somme à verser à la firme qui développe l'application le sera à la fin du contrat pour s'assurer que l'application fonctionne bien et répond à nos besoins.  ;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
12835;Mise en place de la gestion du cycle de vie des applications (ALM);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #9;L’apparition de nouveaux outils permettant une productivité accrue des équipes de développement de la VPSA amène celle-ci à optimiser ses façons de faire afin de continuer à offrir le meilleur niveau de service possible à sa clientèle en terme de développement de solutions applicatives. Cette optimisation  passe par l’introduction d’une notion de gestion intégrée des processus de développement de ces solutions applicatives, et ce, tout au long de leur cycle de vie.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-21;895800;2014-09-30;809800;86000;90;10;0;5;19,9;"La portée initiale du projet a été réalisée selon l'échéancier de travail initial avec un budget inférieur aux estimés. Afin d'augmenter les bénéfices reliés à l'utilisation de l'ALM, il a été convenu avec le comité directeur de procéder à l'intégration des projets dans le nouveau processus de développement. Cette nouvelle portée amène à réviser la date de fin de projet mais demeure dans les budgets initiaux.
La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.";2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
12837;Ajustements réglementaires et aux programmes 2013-2014;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;I-1339;Cette enveloppe budgétaire est réservée pour assurer le développement des systèmes afin de mettre en œuvre des décisions législatives ou réglementaires, contrer la désuétude systémique ou technologique, réaliser des améliorations majeures des systèmes offrant des services à la clientèle ou soutenant la mission.;2012-12-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;500000;2015-03-31;212600;287400;43;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 14:49;Progresse comme prévu.
12858;Refonte de l'intranet;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00039;Refonte de l'intranet corporatif.;2014-06-04;2016-03-31;;;Actif;0;2012-10-17;589800;2016-03-31;202200;387600;34;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-10-29 10:51;Progresse comme prévu.
12859;Solution de gestion intégrée en soutien à la réorganisation de l'offre de services juridiques à la CSST;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.26 et 4.174;Le projet vise à soutenir la Direction des affaires juridiques dans la modernisation de l’ensemble des activités de services juridiques à la CSST et la transformation organisationnelle entreprise dans le cadre de la réorganisation par le développement et la mise en place d'une solution technologique.;2012-10-01;2015-07-31;;;Actif;0;2014-03-27;1616500;2015-07-31;478100;1138400;20;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12866;Implantation de la téléphonie IP;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00031;Remplacement des systèmes téléphoniques actuels par un système de téléphonie IP.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-12-05;196100;2015-03-31;21700;174400;11;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-10-29 10:51;Progresse comme prévu.
12867;Plan de relève;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00033;Mise en place d'un plan de relève permettant d'assurer la continuité des services en cas de sinistre ou de panne à l'égard des infrastructures informatiques.;2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2012-12-05;745900;2016-03-31;24300;721700;3;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-10-29 10:51;Progresse comme prévu.
12873;Plan de redressement et de transition de l'environnement informationnel;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.46;"Réalisation des changements requis afin de se conformer aux orientations architecturales de l'environnement informationnel et respecter la dérogation émise en mai 2012 pour les besoins d'information de gestion de nature opérationnelle.  Ainsi permettre à plusieurs initiatives d’être réalisées, entre autres, la plan d’action Synchro et l’évolution des outils de gestion financière.
";2013-01-03;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;362300;2014-12-31;246200;70200;75;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12881;Augmentation de la capacité d’entreposage des dossiers des travailleurs - migration des banques de données ;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.45;Les données vitales de la Réparation sont sur IMS au central (bénéficiaires - événements - frais - transactions monétaires, etc.). La CSST a opté pour le SGBD IMS, nous devons donc planifier l'évolution de ce dernier sur une période d'au moins dix ans;2013-04-01;2015-12-31;;;Actif;0;2013-03-26;430000;2015-12-31;250200;179800;60;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12884;Rehaussement du logiciel de télésurveillance (Ccure);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.48;Réaliser la mise à niveau du produit télésurveillance (Ccure), système de sécurité physique à la CSST;2013-02-26;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-10;960100;2014-12-31;621200;164900;86;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12888;SAGIR - Projet harmonisation de la TPS-TVQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #5. DGSAGIR;Le 29 septembre 2011, le MFC et MFQ ont signé un protocole sur l'harmonisation du régime de la TVQ à celui de la TPS/TVH.  Suite à ce changement législatif, le projet vise à compléter les engagements pris aux termes du protocole en vue de finaliser toutes les modalités.;2012-02-01;2014-10-31;2014-09-30;;Termine;0;2014-02-10;3364000;2014-10-31;2865700;0;100;10;0;10;0;"La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.
";2014-09-30;2014-12-03 12:00;
12891;Nouveau poste de travail - Projet principal;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.61.1;"Le nouveau poste de travail est un projet d’évolution fondamentale du cadre d’utilisation des postes de travail tout en étant un levier à l’évolution des services d’affaires de la Commission en terme d’agilité et de mobilité.

Ce projet de transformation s’appuie sur la migration du système d’exploitation et de la suite bureautique afin d’atteindre les cibles identifiées d’agilité et de mobilité tout en faisant bénéficier les utilisateurs des nouveautés offertes.";2014-01-01;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;4794500;2016-12-31;1575400;3219100;11;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12894;Rehaussement à Windows Server 2008;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.68;L’infrastructure technologique de la Commission est constitué d’environ 1 000 serveurs qui utilisent le système d’exploitation Microsoft Windows Server.  Ce sont principalement les éditions 2003 et 2008 R1 de ce système d’exploitation que l’on retrouve sur ces serveurs. Le rehaussement est important pour préserver la pérennité des actifs technologiques, le support du manufacturier et corriger des anomalies détectées dans les éditions précédentes.;2013-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-10;219400;2014-12-31;160300;43700;82;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12895;Rehaussement Active Directory;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.67;Les services d’identification et d’authentification au réseau de la Commission utilisent le répertoire de sécurité Microsoft Active Directory.  C’est une composante hautement stratégique dans l’ensemble des services de sécurité : elle supporte l’ensemble des utilisateurs, des postes de travail et des serveurs de la plateforme distribuée de la Commission. Important pour préserver la pérennité des actifs et support du manufacturier.;2013-03-01;2014-06-30;2014-06-30;;Termine;0;2014-02-11;189000;2014-06-30;188200;0;100;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;
12900;Remplacement de l'outil de surveillance NSM;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.64;La supervision de la stabilité et de la disponibilité des services technologiques d’une infrastructure de près de 1000 serveurs comme celle de la Commission nécessite le recours à des logiciels de surveillance, d’automatisation des opérations et d’alertage.  La solution actuelle utilise le logiciel de surveillance NSM et son manufacturier (Computer Associates) a annoncé qu’il n’y aura plus d’évolution de ce produit.;2013-01-07;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;987600;2014-12-31;246400;65400;71;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12910;Évolution du système d'exploitation plateforme de traitement centrale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.105;Rehausser et consolider ses infrastructures  technologiques afin de se positionner pour supporter les initiatives et les plans d'action proposés par les différentes lignes d'affaires qu'elle supporte. Visant l'amélioration continue de la livraison des services, il est requis de faire évoluer le système d'exploitation z/OS à la version actuelle afin de garantir la stabilité, la disponibilité et la performance des infrastructures de plateforme centrale, hébergeant les principaux systèmes de missions.;2014-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;450100;2014-12-31;173800;239200;44;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12932;Refonte de l’intranet de la CNT;Commission des normes du travail;Travail;SO-2013-04;L’analyse préliminaire sur l’évolution de l’intranet réalisée en 2011 conclut qu’une refonte est nécessaire. Les travaux traitent, notamment, de la restructuration de l’information diffusée et du changement technologique du système de gestion de contenu. Le principal objectif est d’assurer une communication adéquate avec le personnel en s’appuyant sur une technologie qui permet de le faire correctement.;2012-11-01;2014-06-30;2014-05-30;;Termine;0;2012-10-20;464800;2014-12-01;501300;0;100;7,6;7,9;10;0;Les sommes investies ont légèrement dépassées les budgets prévus, notamment en raison de l'intégration de plusieurs demandes d'amélioration en cours de projet et par le recours à des ressources externes.;2014-10-28;2014-10-28 16:08;
12952;Migration du système d'exploitation et de la suite bureautique (principal);Commission des normes du travail;Travail;RI-2013-07;La Commission utilise présentement le système d’exploitation Windows XP et la suite bureautique Office 2003 sur ses micro-ordinateurs.  Le support de ces versions prendra fin en avril 2014. Le projet consiste à déployer, sur recommandation du CSPQ, les versions Windows 8.1 et Office 2013.;2013-04-01;2015-08-31;;;Actif;0;2013-12-13;1019200;2015-08-31;666500;352700;65;10;0;10;0;;2014-10-28;2014-10-28 16:08;Progresse comme prévu.
12957;Rénovation Médiathèque;Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;1349;Rénovation et modernisation de la médiathèque;2013-10-01;2015-06-30;;;Actif;0;2013-09-23;200000;2015-06-30;28000;172000;60;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-24 11:25;Progresse comme prévu.
12975;Améliorations essentielles en sécurité (PESO);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.8 (2013);Ce projet regroupe différentes opportunités d’amélioration aux services et infrastructures de sécurité de la Commission, dont : l’amélioration des services de journalisation des activités, le remplacement de la solution d’authentification à distance avec jetons physiques par une solution de jetons virtuels et la mise en place d’un processus de gestion des certificats de sécurité. Cela contribuent à l’amélioration des services de sécurité et à l’optimisation de leurs coûts d'exploitation.;2013-01-03;2014-12-31;;;Actif;0;2012-12-13;791100;2014-12-31;471900;294800;91;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
12993;Améliorations aux copies des environnements virtuels TSM;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.71;"Le volume de données qui résident dans les environnements virtuels étant de plus en plus important et stratégique, il est requis de revoir la solution de copies de sécurité et de recouvrement par la mise en place de composantes spécifiques aux environnements virtuels.  Ces nouvelles composantes permettront d’augmenter l’efficacité, les coûts et la performance des services de copies de sécurité et de recouvrement et assureront une meilleure disponibilité des données de la Commission.
";2013-03-04;2014-06-30;2014-06-06;;Termine;0;2013-12-10;245200;2014-06-30;42700;0;100;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;
12996;Mise en place des librairies de rubans virtuelles;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.70;La Commission connaît une hausse constante et significative du volume de données numériques à stocker et gérer sur ses infrastructures technologiques.  Cette hausse génère des impacts majeurs sur la capacité,  la performance et les coûts des infrastructures de copies de sécurité et de recouvrement qui utilisent actuellement les technologies de cassettes magnétiques. La mise en place de librairies de rubans virtuels permet de répondre à cette hausse du volume de données.;2013-01-03;2014-11-30;;;Actif;0;2013-12-10;124100;2014-11-30;67400;16600;85;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13004;Rehaussement des serveurs de la PES vers Windows 2012;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.52 et 5.146;Effectuer la réalisation des travaux conformément à la stratégie de réalisation (2014-2016) approuvée permettant de rehausser les serveurs de la prestation électronique de services (PES) ainsi que les logiciels et outils utilisés par la PES afin de bénéficier d'une économie d'échelle en consolidant les travaux et les essais nécessaires pour assurer un rehaussement progressif. De plus le projet vise à assurer la conformité aux normes d'accessibilité web du gouvernement du Québec (SGQRI008) afin de faciliter son utilisation par toute personne ayant des limitations physiques ou non.;2013-02-28;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;5204800;2016-12-31;1049600;4201600;19;9,7;0,9;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13015;Migration du SGBD Oracle vers 11G;Culture et Communications;Culture et Communications;2012-01-01;Migration de l'ensemble des BD actuellement en Oracle 10G et en PostGreSQL vers Oracle 11G en vue de diminuer l'entretien, augmenter la performance et sécuriser l'information;2013-12-06;2014-12-19;;;Actif;0;2013-11-06;240700;2014-12-19;17400;189000;15;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 10:31;Progresse comme prévu.
13016;Refonte du réseau informatique de la RIO;Régie des installations olympiques;Tourisme;65825;Ce projet vise la refonte complète du réseau informatique de la RIO. Cette refonte consiste à revoir l’architecture du réseau informatique incluant la dorsale fibre, les équipements de communications et le câblage de cuivre. Cette refonte permettra de mettre en place un réseau informatique en mesure d’assurer la performance et la redondance nécessaire aux systèmes d’exploitation (caméras, ouverture de porte et interphones), de domotique (ventilation, éclairage) et administratif de la RIO.;2013-01-15;2016-02-20;;;Actif;0;2013-02-20;2800000;2016-02-20;750000;2050000;25;10;0;10;0;;2014-10-31;2014-10-28 11:28;Progresse comme prévu.
13017;Amélioration essentielle au système GDH (Loi 18);Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;111957147;Cette amélioration essentielle doit être réalisée à partir de l'automne 2013 afin que la Direction des hydrocarbures et des biocombustibles soit en mesure de respecter l'échéancier relié au plan d'action répondant aux recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec pour l'année 2010-2011 concernant la gestion gouvernementale de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste. Cette réalisation doit également permettre l'application systémique de la Loi limitant les activités pétrolières et gazières (PL18) adoptée le 13/06/11, le système actuel n'étant pas en mesure d'en faire la gestion sans modification importante.;2013-09-04;2014-07-07;2014-07-07;;Termine;0;2013-08-13;315300;2014-03-31;241100;0;100;10;0;0,5;46,7;Malgré un retard de 3 mois en raison de travaux d'entretien prioritaires au système GDH, le coût total du projet est inférieur au coût prévu.;2014-09-30;2014-10-31 16:05;
13054;GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft Office;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710072;Projet de mise à niveau de Microsoft Office 2003 Pro à la version 2013 Pro sur l’ensemble des postes de travail de la Sûreté. Les licences acquises ne sont pas sous maintenance, cela veut dire que si un jour, on décide de passer à la version actuellement en vente sur le marché qui est 2013 Pro, il est impératif de procéder à des nouvelles acquisitions, car Microsoft n’offre pas, pour le moment, de programme de mise à niveau pour le produit Office.;2013-07-08;2016-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;3889000;2016-03-31;2751700;1137300;20;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13055;GFA - DRI Migration système d'exploitation Windows;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710071;Projet pour la migration des postes de travail de la Sûreté à Windows 7.;2013-01-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;764000;2016-03-31;180700;583300;20;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13058;GFA - DRI Remplacement des postes de travail;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710070;Acquisition de postes fixes et portables pour le remplacement de ceux  qui sont désuets et défectueux. L’objectif de ce projet est de maintenir un parc informatique fonctionnel et performant. Pour ce faire, nous devons effectuer l’acquisition de postes fixes et portables pour combler les différents besoins de notre clientèle et remplacer ceux qui sont défectueux et désuets ayant été acquis il y a plus de 6 ans à la Sûreté du Québec.;2014-08-15;2016-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;7980200;2016-03-31;1823000;6157200;20;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13064;GFAI - DPÉ - Site sécurisé pour les habilitations sécuritaires ;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707587;Suite à l'étude d'opportunité, procéder aux prochaines phases du projet (analyse préliminaire et architecture, réalisation et formation, implantation).;2013-07-22;2015-09-30;;;Actif;0;2012-10-23;890200;2015-09-30;173500;716700;20;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13069;GFST - DMU - Gestion intégrée des opérations;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707591;Évaluer deux produits présélectionnés pour s’assurer que ceux-ci supportent de façon adéquate les besoins d’affaires de la Sûreté du Québec en ce qui concerne une gestion efficace et intégrée des opérations policières.;2013-07-02;2015-12-31;;;Suspendu;0;2014-01-27;781800;2015-12-31;136200;645600;17;10;0;0;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;
13074;GFEC - Gestion des utilisateurs aux renseignements criminels (Gestion du SARC);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707593;Refonte d'une application access;2013-04-01;2014-06-30;2014-06-30;;Termine;0;2012-10-23;300000;2014-03-31;197300;0;100;10;0;4;24,9;Une grande complexité dans la mise en place de l'environnement technique a fait en sorte que le projet a été livré avec un léger retard.;2014-09-29;2014-10-31 15:13;
13086;Évolution des pratiques en conception des solutions technologiques;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;Agriculture, Pêcheries et Alimentation;224;Évolution des pratiques en matière de conception technologique afin d’améliorer la gestion des projets et d’assurer la conformité des solutions technologiques aux normes établies. Formaliser un cadre référentiel en matière d’architecture technologique.;2012-05-01;2015-03-01;;;Actif;0;2013-08-13;882500;2015-03-01;510400;200000;82;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:36;Progresse comme prévu.
13116;2014 - Processus analyse;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;49;"Analyse et dévelopement des processus d'affaires opérationnels internes de la SODEC afin de faire des recommandations logiciel.

À noter que la description des procesus d'affaires opérationnels n'e sont pas terminée.  Donc, il est difficile de connaître l'ampleur du travail qui sera à effectué, les coûts seront suceptibles d'être modifiés.";2013-04-01;2018-03-01;;;Actif;0;2013-01-21;725000;2018-03-01;8100;716900;1;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-11-05 13:53;Progresse comme prévu.
13117;2014 - Infrastructure;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;53;Infrastructure interne de la SODEC.;2013-04-01;2018-03-01;2014-03-31;2014-03-31;Actif;0;2014-04-22;572000;2018-03-31;118500;453500;25;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-20 14:06;Progresse comme prévu.
13118;2014 - Formulaire en ligne Développement;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;54;"Développement d'une gestion de formulaires en ligne ainsi que le développement interne.

À noter que l'analyse préliminaire n'étant pas terminée, les coûts sont suceptibles d'être modifiés, adaptés selon la portée des besoins.
";2013-04-01;2016-03-01;;;Actif;0;2014-04-22;691400;2017-03-31;45600;645800;7;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-20 14:06;Progresse comme prévu.
13121;2014 - Rehaussement applicatif;Société de développement des entreprises culturelles;Culture et Communications;52;Rehausser les systèmes internes de gestion.;2013-04-01;2018-03-01;;;Actif;0;2014-05-06;170800;2018-03-31;48100;122700;32;10;0;10;0;;2014-10-20;2014-10-20 14:06;Progresse comme prévu.
13204;Environnement de travail électronique – Gestion intégrée des documents;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;ETL-GID;Le projet ETL-GID vise à accroître la performance du système de gestion documentaire de la Société d’habitation du Québec (SHQ) en mettant en place un outil pour  consigner, indexer, classer et assurer la gestion du cycle de vie de l'information documentaire générée par l'organisation. En offrant une plus grande accessibilité à l'information et en rendant disponibles des outils et des fonctionnalités de travail partagé, l'outil de GID contribuera à la conservation de la connaissance, à accroître  la satisfaction des employés ainsi que leur productivité. La solution déployée sera orientée sur l’utilisateur tout en répondant aux besoins organisationnels et technologiques de l’organisation.  L’ensemble des documents numériques (versions électroniques et numérisées) y seront intégrés.;2012-04-01;2017-03-31;;;Actif;0;2013-05-24;2931500;2017-03-31;434800;2496700;15;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13222;GFAI - DRI Croissance de l'espace magnétique;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710067;La croissance des données implique la révision fréquente de l’environnement de stockage. L'augmentation de l'espace de stockage des données à héberger est requis afin d'assurer la continuité des opérations.;2013-12-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-12-04;779400;2015-03-31;402500;376900;90;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13224;Listes permanentes;Curateur public;Famille;2732;Le Curateur public utilise un ensemble de liste comme outils de productivité. Actuellement, la Direction de l'administration des patrimoines a un besoin urgent de nouvelles listes. De plus, le Curateur public souhaite avoir une nouvelle liste pour assurer un meilleur suivi des accès dans les dossiers. Finalement la Direction des technologies vise à augmenter sa productivité en systématisant des listes ad hoc qui lui sont demandées de manière récurrente. Le projet consiste à produire des listes permanentes répondant aux besoins de l'organisation et le cas échéant permettant d'augmenter la productivité de la Direction de l'administration des patrimoines et de la Direction des technologies de l'information.;2012-12-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-04;238700;2014-12-31;200800;37900;84;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13225;Migration du portail d'information de gestion;Curateur public;Famille;2731;"Le portail d’information de gestion et son contenu ont été développés en Cognos 7 qui n’est plus soutenue par le fournisseur. 

Ainsi le portail qui est un Web Cognos 7.2 n’est plus compatible avec Internet Explorer 7.  Les cubes contenus dans le portail utilisent Transformer et Powerplay. La gestion de la sécurité est déficiente. La source des données Oracle 9i n’a plus de soutien technique.
 
Le projet consiste à migrer le portail ainsi que son contenu en Cognos 10. Il s’agit de refaire la modélisation des cubes existants à partir de la nouvelle source de données en étoile sous Oracle 10g et de créer les comptoirs correspondant en utilisant Framework Manager. Les comptoirs sont un nouveau concept par rapport aux cubes. Les rapports seront développés en utilisant les nouveaux outils C10. 
En utilisant LDAP, la sécurité dans la suite Cognos 10 intégrera facilement la gestion des accès déjà en place au Curateur public.
";2012-12-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-04;203100;2014-12-31;101300;101800;85;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13227;GFAI - DRI Rehaussement de la plateforme de sauvegarde;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710050;Pour maintenir les services de sauvegarde et de récupération des données, une évolution technologique de la plateforme de sauvegarde doit avoir lieu par l'ajout d’équipement et de matériel afin d'assurer la continuité des opérations.;2014-01-10;2015-03-31;2014-06-30;;Termine;0;2012-10-23;609500;2015-03-31;609500;0;100;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;
13232;Mise à niveau de l'infrastructure de stockage principal;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;20011;"Acquisition d'une nouvelle infrastructure de stockage principal de nouvelle génération incluant un outil de gestion et de distribution de l'espace disque et des performances.
";2012-09-01;2014-12-01;2014-09-30;;Termine;0;2012-09-27;540000;2015-09-30;505200;0;100;10;0;10;0;;2014-10-27;2014-10-27 08:38;
13238;Migration à Windows 7;Tribunal administratif du Québec;Justice;031-STI;Faire migrer les postes de travail au système d'exploitation Windows 7.;2013-06-30;2014-05-16;2014-06-05;;Termine;0;2013-09-03;231700;2014-05-16;105400;0;100;10;0;8,1;6,2;;2014-09-30;2014-10-29 17:25;
13245;Hébergement du CTI de Sainte-Foy;Justice;Justice;0013-320700073;"En 2010, le MJQ a commandé un rapport d'expertise technique concernant l'agrandissement et la modernisation du CTI de Ste-Foy (Centre de traitement informatique). La réalisation de ce projet impliquait des investissements de l'ordre de 2,7M$. En 2012, le SCT demandait au MJQ de s'adresser de nouveau au CSPQ afin d'obtenir une offre d'hébergement malgré un refus de ce dernier en 2010. 
Le projet a été scindé en 2 phases.  La première phase consiste à déménager une partie des équipements du CTI de Ste-Foy au locaux du CSPQ (la téléphonie ainsi que les commutateurs permettant de relier les postes de travail de Ste-Foy demeurent au CTI de Ste-Foy).  La deuxième phase du projet consiste à rendre disponible au CSPQ des cabinets pour une relève 4-72 hrs et une relève complète.";2013-04-15;2015-03-31;2014-05-30;;Termine;0;2012-11-30;942000;2014-03-28;417300;0;100;10;0;5,4;18,1;"Pour s'assurer d'une transition adéquate et pour mitiger les risques, il a été décidé de faire le déménagement durant une fin de semaine de trois jours. La planification a été révisée en ce sens.
";2014-09-30;2014-10-30 16:23;
13261;SAGIR-SGR2 – livraison 2;Commission des normes du travail;Travail;SO-2013-05;"Prise en charge par le système intégré gouvernemental SAGIR, de la gestion de l’assiduité et des gains déclaratoires de tous les employés, de même que des feuilles de temps des employés à paie variable.
SAGIR-SGR2 représente le module «Ressources humaines» d’un projet gouvernemental, dont l’implantation est obligatoire pour tous les ministères et organismes assujettis à Loi sur la fonction publique.
La livraison 2 porte principalement sur la gestion de l’assiduité et des gains déclaratoires de tous les employés, de même que des feuilles de temps des employés à paie variable. En utilisant les libres-services SAGIR, les employés pourront compléter, pour approbation électronique par leur gestionnaire, leurs permis d’absence, leurs gains déclaratoires et leurs feuilles de temps.";2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-05-22;587600;2015-03-31;143000;80000;60;10;0;10;0;;2014-10-28;2014-10-28 16:08;Progresse comme prévu.
13262;Module de planification stratégique (GSQ);Transports;Transports;P2410;Le système GSQ est l'outil informatique utilisé par le ministère des Transports pour la gestion de ses structures. Le système est composé de deux modules : « inventaire et inspection » et « planification stratégique ». Le module de planification stratégique sert à faire différents types d'analyse comme de prédire l'état des structures en fonction d'un niveau d'investissement ou, à l'inverse, déterminer les budgets nécessaires pour amener létat des structures à un niveau « X ». Le module permet également d'établir une liste des projets prioritaires afin de soutenir les directions territoriales du Ministère dans la préparation de la programmation des travaux.;2013-04-01;2014-03-31;;;Actif;392;2013-08-13;115000;2014-03-31;37200;77800;40;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
13281;Conversion ARR - Essais sur IDMS DB/DC;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76919;Assurer l'intégrité des systèmes convertis de l'accès au réseau routier.;2012-10-01;2017-03-31;;;Actif;0;2013-12-12;8511100;2016-12-31;4516800;3994300;53;10;0;8,3;5,8;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13297;Échange électronique des infractions;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77305;Permettre la gestion électronique des documents opérationnels du contrôle routier et la transmission électronique des dossiers d'infraction au ministère de la Justice du Québec.;2013-02-01;2015-05-31;;;Actif;0;2014-03-19;1986300;2014-12-31;959900;1026400;65;10;0;4,7;21,6;Arrimage des travaux avec le Bureau des infractions et amendes.;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13301;Optimisation au soutien technique - téléphone virtuel;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77503;Déployer au soutien technique de la Vice-présidence à l'accès au réseau routier une application informatique permettant d'optimiser le travail des techniciens lors de la prise d'appels et de produire une information de gestion de qualité.;2013-10-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-06-10;134300;2014-12-31;95700;38600;76;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13310;Intégration des RI du secteur RIICI;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;M-1301;Ce projet vise à intégrer les besoins en RI du secteur de la Recherche, de l'Innovation, des Infrastructures et Collaboration internationales (RIICI).;2013-08-30;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;594000;2015-03-31;199400;17600;92;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 14:49;Progresse comme prévu.
13312;Reconnaissance des AEP (Charlemagne);Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;Éducation, Loisir et Sport / Enseignement supérieur, Recherche, Science et technologie;P-1326;Ce projet vise à mettre en place de nouvelles fonctionnalités afin d'intégrer les attestations d'études professionnelles (AEP) au système Charlemagne (fréquentation, résultats, contrôle et financement).;2012-12-09;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;875000;2016-03-31;271100;28900;90;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 14:49;Progresse comme prévu.
13337;SENV - Mines, pâtes et papiers - conformité environnementale, émisssions atmosphériques et améliorations (P-097);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180809097;Dans le cadre du suivi environnemental (SENV), ce projet couvre la réalisation des bilans annuels de conformité environnementale pour le secteur minier et réalisation du suivi des émissions atmosphériques du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) exigé dans le cadre des attestations d’assainissement (AA) délivrées aux entreprises minières.;2013-09-01;2016-09-01;;;Actif;0;2013-08-13;966600;2016-09-01;287200;679400;30;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:25;Progresse comme prévu.
13338;Amélioration du système SAGO et ses dépendances (P-099);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180809099;Réalisation d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités au système d'aide à la gestion des opérations (SAGO) et de ses systèmes dépendants (systèmes GTC, EPL, GDS, GMH, SAGE, diffusion des registres publics SAGO, Conciliation SAGO, Atlas SAGO) afin de permettre un meilleur arrimage avec les autres systèmes corporatifs actuels et ceux à venir.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-28;560000;2015-04-01;336600;223400;60;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
13344;Projet Avertissements et événements ;Transports;Transports;P2520;Le projet Avertissement (message de SMOG, AMBER) et Événement (situation ponctuelle sur les routes causant une entrave ou des répercussions importantes sur les déplacements) permettra de diffuser une information plus précise, complète et en temps réel aux usagers de la route pour améliorer leur sécurité sur la route et faciliter leurs déplacements.;2013-01-01;2016-03-31;;;Actif;303;2013-08-13;798100;2015-03-31;99400;401000;25;10;0;8,3;5,6;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
13345;Acquisition d'une unité de stockage pour données massives;Transports;Transports;P4186;Acquérir une unité de stockage permettant d'emmagasiner de gros volumes de données à faible coût. Les données concernées ne demandent pas un environnement de stockage ultra performant mais nécessite plutôt un environnement d'une grande capacité avec une possibilité d'expansion.;2013-04-01;2018-03-31;;;Actif;243;2013-08-13;918000;2018-03-31;255200;662800;75;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
13351;Mise à niveau des postes de travail- projet principal (P-100);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800253;Ce projet vise la mise à niveau du système d’exploitation et de la suite bureautique pour l’ensemble des postes de travail du Ministère.;2013-04-01;2016-07-01;;;Actif;0;2013-06-04;9039200;2016-07-01;3149300;5889900;35;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
13354;Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);Curateur public;Famille;2736;En 2008 le gouvernement de Canada a créé le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI). Cette décision gouvernementale et les modifications qui en ont suivi, constitue une source de revenus pour les personnes représentées par le Curateur Public et impliquent des modifications aux applications informatiques du Curateur Public.;2010-10-01;2014-12-31;;;Actif;364;2010-10-01;382700;2014-06-30;220700;20000;98;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13355;Mise à jour des allocations (CIS);Curateur public;Famille;2737;En mars 2010 la gouvernement du Québec présente le budget provincial 2010 lequel comprend notamment le Crédit d'impôt Solidarité. Cette décision gouvernementale constitue une source de revenus pour les personnes représentées par le Curateur public et implique des modifications à l'application informatique du Curateur public.;2011-04-01;2014-09-30;;;Actif;364;2011-04-01;348000;2014-06-30;222100;20000;98;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13356;Dossier client Export Qc;Économie, Innovation et Exportations;Économie, Innovation et Exportations;Missions-Commerce extérieur;À partir d'un système d’inscription en ligne utilisé lors des missions du premier ministre et des missions ministérielles, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a développé, dans le cadre de ce projet et à l'intention des gens d'affaires québécois, un système d'inscription en ligne aux missions commerciales pilotées par les conseillers aux marchés étrangers. Comme le volet Commerce extérieur du MRIF a été transféré au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), ce système d'inscription aux diverses missions commerciales et autres événements relevant du secteur du Commerce extérieur a également été transféré.;2013-09-01;2014-12-31;2014-04-23;;Actif;0;2013-10-01;336400;2015-03-31;228000;30000;94;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 17:12;Progresse comme prévu.
13364;Programmation de nouveaux modèles de croissance dans CAPSIS;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340204;"Le projet consiste à programmer 4 nouveaux modèles de croissance (JICUB, CROIREPLANT, modèles de croissance dépendant des distances pour les peuplements mixtes; modèle de croissance dépendant des distances pour les peuplements résineux) et de nouvelles fonctionnalités dans CAPSIS pour des modèles existants (Présage, SaMare, Artémis, Natura, Succès) afin de prendre en compte de nouvelles données de calibration, permettre le fonctionnement selon une nouvelle mécanique ou de nouveaux algorithmes et d'ajouter de nouveaux modules pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.";2013-06-04;2015-03-31;;;Actif;0;2013-08-13;240200;2015-03-31;124900;115300;52;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 16:13;Progresse comme prévu.
13366;ESI 186 - Développement du site WEB du BMMB;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;112340207;Le projet vise à doter le BMMB (Bureau de mise en marché des bois) d'un outil WEB complet et performant lui permettant d'accomplir sa mission et d'atteindre les objectifs gouvernementaux, et ce, par l'introduction d'un marché libre des bois en forêt publique. Ce projet s'inscrit dans la suite des phases I et II du projet ESI185.;2013-06-30;2014-09-30;2014-09-30;;Termine;0;2013-08-13;238200;2014-06-30;244500;0;100;9,2;2,6;4;25,1;L'échéancier a été ajusté afin de favoriser un rythme de réalisation du projet mieux adapté au contexte organisationnel.;2014-09-30;2014-10-31 16:13;
13367;Offre clients mobiles et salles de réunion;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;OCM;"Ce projet étend l'accès aux environnements informatiques de la Société d'habitation du Québec par des appareils mobiles (portables, tablettes, téléphones intelligents.) Le projet permettra la mise en place des solutions suivantes :

• Meilleur contrôle de la connexion des postes de travail au réseau ; 
• Installer un réseau WiFi limité (borne et rayonnement) ; 
• Permettre aux utilisateurs un accès convivial aux documents des répertoires des réseaux (facilite le travail de l'extérieur) ; 
• Intégrer les tablettes et des appareils mobiles (BYOD) à l'offre de service ; 
• Intégrer les portables au réseau de la Société d'habitation du Québec (protection des données et station d'ancrage) ; 
• Permettre la visioconférence à partir de certains postes de travail.
";2013-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-05-24;406400;2014-12-31;145300;261100;36;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13369;Correctifs de sécurité des postes de travail;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;CSP;Mise en place d’un outil de gestion automatisée et d’un processus de déploiement des correctifs de sécurité des postes de travail. Les correctifs s’appliquent aux vulnérabilités du système d’exploitation mais aussi aux différents logiciels susceptibles d’introduire des failles de sécurité.;2013-09-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-22;107700;2015-03-31;28600;79100;27;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13370;Rehaussement de l'infrastructure des postes de travail;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;RIP;Mise à niveau du système d’exploitation de l’ensemble des postes de travail (incluant les portables) en utilisation à la SHQ.;2013-07-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-04-22;413600;2014-12-31;256800;156800;62;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13371;Révision de l'impression des rapports produits avec la plateforme Centrale;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;RDI;"Ce projet permet de transformer les impressions provenant de la plateforme Centrale sous la forme de documents numériques (PDF), de les rendre disponible de manière électronique aux partenaires et de les conserver dans les répertoires internes de la Société d’habitation du Québec.

Il compte plusieurs bénéfices : la réduction de l’utilisation du papier; la possibilité de conserver les rapports produits pour consultation, référence et impression partielle ou complète; la disponibilité de rapports triés selon les spécifications (par organisme, par centre de service ou autre); la récupération des documents par les partenaires via un site sécurisé et la diminution des manipulations des rapports. De plus, le projet favorisera la réalisation d’un dossier client électronique.
";2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-05-24;276400;2015-03-31;210100;66300;76;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13373;Rehaussement Infrastructure  Serveurs / Services;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;RIS;Mise en place d’un outil de gestion automatisée et d’un processus de déploiement des correctifs de sécurité des serveurs. Les correctifs s’appliquent aux vulnérabilités du système d’exploitation mais aussi aux différents logiciels susceptibles d’introduire des failles de sécurité. Le projet vise aussi à diminuer le nombre de serveurs et de systèmes d’exploitation en fonction des orientations technologiques et de la capacité de gestion. Le service d’échanges électroniques de documents sera revu en fonction de faciliter les échanges avec nos partenaires.;2014-05-14;2015-03-31;;;Actif;0;2014-03-21;353600;2015-03-31;142500;211100;40;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13374;Fonctionnalités transitoires essentielles;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;FTE;Les travaux du Plan stratégique des technologies de l'information (PSTI) nécessitent la mise en œuvre de solutions par des livraisons successives, en mode projet, qui s'étaleront sur quelques années.  Cependant, des besoins plus urgents nécessitent l’implantation de solutions transitoires en fonction de l'architecture finale. Ainsi, ce projet intègrera les processus prioritaires et essentiels à mettre en place. Il permettra, à terme,  un meilleur contrôle des risques et une meilleure gestion des résultats.;2013-01-10;2015-03-31;;;Actif;0;2014-03-05;461500;2015-03-31;246800;214700;53;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13378;Demande de service et d'assistance;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;DSA;"Ce projet vise le remplacement des outils désuets ""Suivi des incidents (Vision)"" et ""Gestion des demandes de services (GDS)"". Le produit ciblé permettra aux utilisateurs de la Société de faciliter la saisie et le suivi des demandes de services et d’assistance bureautiques et, au Service de l’assistance et des technologies de traiter efficacement ces mêmes demandes par des processus établis (ITIL).
";2013-02-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-05-24;200900;2014-12-31;132000;68900;66;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13381;Archivage et refontes d'applications de faible envergure;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;ARA;Tel que présenté  dans le Plan stratégique des technologies de l'information 2011-2016 (PSTI) de la SHQ, la Société a conservé dans ses infrastructures (plate-formes centrales et micros) plusieurs systèmes inutilisés ou consultés qu'à l'occasion. De plus, il subsiste quelques petites applications sur la plate-forme micro qu'il faudrait refaire dans des technologies récentes. Le PSTI a comme cible de réduire le nombre de technologies souvent désuètes et de systèmes à supporter. Ce projet a pour but d'élaborer une stratégie d'archivage, de la mettre en oeuvre et de remplacer les quelques systèmes toujours requis mais nécessitant une mise à jour technologique de faible envergure.;2013-09-01;2014-03-31;;;Actif;0;2014-04-06;433200;2015-03-31;50000;383200;12;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13382;Gestion de l'information sur le patrimoine (GIP) – Amélioration de la productivité et de la qualité de l’information;Curateur public;Famille;2738;Le Curateur public gère le patrimoine de la personne représentée. Le projet ‘Gestion du patrimoine amélioration de la productivité et de la qualité de l’information’ vise à automatiser certaines tâches cléricales effectuées pour gérer le patrimoine de la personne représentée afin de dégager des économies permettant de maintenir les services directs. Le projet vise également à ajouter certains contrôles pour augmenter la qualité des données afin de déterminer les actions les plus appropriées pour la gestion du patrimoine de la personne représentée. De plus, le projet vise l'implantation de mesures de comprnsation de frais à incidences financière, donc assumées par le Curateur public, lors de l'ouverture d'un régime de protection pour une personne inapte autrement admissible à l'aide juridique.;2011-04-01;2015-06-30;;;Actif;364;2011-04-01;334400;2014-06-30;39400;295000;12;10;0;10;0,1;;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13383;Rehaussement des infrastructures de développement;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;RID;Ce projet concerne la mise à niveau de trois infrastructures de développement (PHP, Typo3 et Java/Flex) afin d'assurer le maintien et l'évolution des systèmes de missions ainsi que des sites Internet et intranet développés avec ces infrastructures. Le projet permettra également d'évaluer les nouvelles infrastructures de développement Apex et ADF qui sont disponibles parmi les produits Oracle.;2013-06-30;2015-03-31;;;Actif;0;2014-10-31;335500;2015-03-31;321100;14400;96;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13393;Plan de délestage Notes;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;Notes;Dans le cadre d'un projet de courrier électronique qui englobe le Réseau de la Santé, le MSSS se délestera du collecticiel Lotus  Notes, ce qui signifie que les applications développées sous cette plate-forme devront faire l'objet d'une refonte technologique.;2013-04-30;2015-01-31;;;Actif;0;2014-05-01;950000;2015-01-31;418900;530000;45;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-28 16:39;Progresse comme prévu.
13394;Remplacement de l'applicatif Service Clientèle en Ligne;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;I27;Projet, séparé en phases, qui permettra de remplacer l'outil de ticket support existant au MSSS pour l'outil C2.;2013-01-04;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-01;140800;2015-03-31;71200;69000;40;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-28 16:39;Progresse comme prévu.
13396;Refonte du référentiel des établissements du RSSS (Gestion des permis);Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;M03;Le référentiel des établissements du Réseau de la Santé et des services sociaux est une source de données essentielles à presque tous les systèmes d'informations du MSSS. Il est aussi hautement désuet, avec des portions encore sur ordinateur central. Tout le système doit faire l'objet d'une refonte.;2013-04-01;2015-03-01;;;Actif;0;2013-04-01;750000;2015-03-01;389700;360000;70;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-28 16:39;Progresse comme prévu.
13401;Développement de projets 2013-2014;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV-2013-2014;Regroupe tous les projets de développement de petite envergure (moins de 500 j-p) pour l'année 2013-2014;2013-04-01;2014-04-30;2014-04-30;;Termine;0;2013-04-01;447500;2014-04-30;497100;0;100;6,8;11,1;10;0;Le projet s'est terminé avec un dépassement de coût causé par le retard dans le processus d'acquisition de ressources.  Le transfert de connaissance a demandé plus de temps que prévu.;2014-09-30;2014-10-28 16:39;
13404;Mise à niveau des postes de travail;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DT-2013-04;Le projet consiste à réaliser la migration de l'ensemble des postes de travail de l'organisation de Windows XP et Office 2003 vers Windows 7 et Office 2013.;2013-04-01;2014-04-30;2014-04-30;;Termine;0;2013-06-04;2182000;2014-06-27;917900;0;100;10;0;10;0;;2014-10-01;2014-10-30 16:44;
13407;Évolution des infrastructures Java;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-353;Travaux d'évolution des infrastructures Java;2013-05-01;2014-07-31;2014-08-08;;Termine;0;2013-04-04;300000;2014-07-31;280600;0;100;10;0;9,5;1,7;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;
13408;Refonte du site intranet de la RBQ;Régie du bâtiment du Québec;Travail;999;Développer un nouvel intranet pour les employés de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Ce développement comprend une refonte complète de la technologie et du contenu de l'intranet actuel.;2013-12-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-05-06;486300;2016-03-31;109700;376600;25;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Progresse comme prévu.
13420;Évolution du système de gestion d'abonnement OPUS+ (Mercure);Agence métropolitaine de transport;Transports;IFR-0183;Refonte complète du système d’abonnement OPUS+ de l’AMT afin d’en améliorer l’expérience client via une intégration au nouveau site internet et au nouveau système de gestion de la relation client (CRM). Le projet a également pour mission d’appliquer les bonnes pratiques de gestion d’informations de paiement sous la norme PCI-DSS.;2013-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-05-06;905800;2014-12-31;646100;259700;85;10;0;10;0;;2014-10-30;2014-10-31 17:03;Progresse comme prévu.
13423;CRM pour le Marketing et le service à la clientèle;Agence métropolitaine de transport;Transports;S-5076;Dans la perspective d’harmonisation de la qualité du service et de la connaissance client du plan stratégique 2020, mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) afin d’accroître la qualité du service offert aux clients de l’AMT. Optimiser le suivi des demandes clients, approfondir nos connaissances sur leur utilisation des transports collectifs et finalement, effectuer l’intégration des différents services numériques afin d’offrir une seule porte d’entrée aux clients.;2013-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-01-15;840000;2014-12-31;763600;69300;85;10;0;10;0;;2014-10-30;2014-10-31 17:03;Progresse comme prévu.
13432;Déploiement de panneaux à message variable (PMV) aux gares - LOT 3;Agence métropolitaine de transport;Transports;TI-0015;Assurer une communication constante avec le client tout au long de son déplacement via l’installation d’afficheurs numériques sur les 18 gares identifiées pour le Lot3. Ces afficheurs permettent une communication en temps réel des horaires de trains, des perturbations et de toutes communications clients concernant le service de train à ces gares.;2013-04-01;2015-09-30;;;Actif;0;2014-09-09;2214700;2015-09-30;1533600;681100;80;10;0;10;0;Une demande de changement d'échéancier a été approuvée le 9 sept 2014 par les membres du comité de gestion de portefeuille de l'AMT justifiée par les délais liés à l'intégration des technologies séléctionnées pour le lot#3 dans les structures prévues à ces effets. Le budget global du projet des afficheurs aux gares appprouvé par une DAF demeure le même.;2014-10-30;2014-11-07 11:53;Progresse comme prévu.
13440;Développement du système des échelles salariales;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SSRT-2013-04-5;Ce projet vise à développer un système permettant de gérer et de produire les échelles salariales des employés des secteurs public et parapublic.;2013-06-03;2015-09-01;;;Actif;0;2013-12-10;860900;2015-09-01;354100;506800;60;10;0;10;0;;2014-10-01;2014-10-30 16:44;Progresse comme prévu.
13445;Système d'outils informatisés d'évaluation et de suivi (SOIES);Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-091;Système d'outils informatisés d'évaluation et de suivi (SOIES);2013-01-21;2017-04-25;;;Suspendu;0;2012-11-08;943300;2017-04-25;83600;910000;8;8,4;5,3;0;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;
13446;Systèmes d'inspection;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;K20;Suite au nombre sans cesse grandissant pour un soutien informationnel aux processus d'inspection en lien avec la santé publique et les établissements de santé et de services sociaux, développer un outil capable de gérer plusieurs domaines d'inspection en fonctions des besoins spécifiques de ces domaines;2013-07-01;2014-04-30;;;Actif;0;2013-04-01;350000;2014-04-30;263300;51500;95;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-28 16:39;Progresse comme prévu.
13448; Migration suite bureautique et Windows 8;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-354; Migration suite bureautique et Windows 8;2013-05-15;2015-03-31;;;Actif;0;2013-04-04;2827900;2015-03-31;2292500;535400;81;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;Progresse comme prévu.
13450;Bingo - Changements législatifs;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-339;Système d'émission de licence pour tenir des bingo et des licences pour les gestionnaires des salles de bingo;2013-04-02;2014-12-31;2014-07-23;;Termine;0;2012-12-12;279000;2014-12-31;296000;0;100;8,2;6,1;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;
13454;Solution financière intégrée de planification et de suivi budgétaire;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRHF #12. DGF  (147913010);Le projet permet la mise en place d'une solution financière intégrée afin de gérer à la fois le processus budgétaire, les prévisions financières et le coût de revient de façon intégrée.;2012-09-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-08-20;972700;2015-03-01;748700;224000;90;10;0;9;3,3;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13455;Solution de gestion des opérations aériennes;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SAG #5;Doter le CSPQ d'un nouveau système de gestion pour ses opérations aériennes, en mode service, en remplacement du système actuel désuet.;2012-04-18;2015-03-06;;;Actif;0;2014-06-16;1019400;2015-03-31;277700;741700;39;10;0;10;0;"Toutes les activités n’étaient pas connues au moment de l’élaboration du budget préliminaire. Le SAG n’avait pas, à ce moment, les informations nécessaires, ni les outils, pour évaluer de façon précise les coûts internes de ce projet. Suite à des travaux de planification plus poussés, des ajustements ont été présentés et acceptés par le Conseil d’administration du CSPQ en juin 2014. Actuellement le projet se déroule dans le respect des échéanciers et des coûts. 
La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.";2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13456;SAGIR-RQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;DGSAGIR;"La solution applicative de SAGIR-RQ regroupera l’ensemble des fonctions de gestion des ressources humaines, matérielles et financières que Revenu Québec décidera d’exploiter à l’aide du PGI d’Oracle. 

Cette solution intégrée pourra également comporter un environnement informationnel adapté aux besoins de Revenu Québec.
";2013-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-10;17800000;2014-12-31;12088200;2279000;84;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13460;Implantation d'un Portail collaboratif avec une gestion intégrée des documents;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;févr-13;Mettre en place un outil de collaboration performant et convivial pour l'ensemble des employés de RECYC-QUÉBEC.;2014-04-15;2014-10-31;;;Actif;0;2014-04-16;421000;2014-10-31;234000;191000;39;9,7;1;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 13:00;Progresse comme prévu.
13471;Refonte du site web de l'AMT;Agence métropolitaine de transport;Transports;IFR-0165;Refonte complète afin d’accroitre notre visibilité grand public en tant que promoteur du transport alternatif à l’auto solo. Offrir une seul porte d’entrée au client pour tous les services offerts par l’AMT. Prendre le tournant vers les plateformes mobiles afin d’accompagner le client tout au long de son déplacement et offrir un site internet qui répond aux normes gouvernementales sur l’accessibilité du Web.;2013-05-01;2014-10-21;2014-10-21;;Termine;0;2013-12-17;1120000;2014-10-21;1015900;0;100;10;0;10;0;;2014-10-30;2014-10-31 17:03;
13475;RITM-Régions Nordiques ( Nunavik, Baie-James, Schefferville);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI-147017475-76-77;"Projets visant à répondre aux besoins de clients pour des  services à haut débit dans les régions éloignées. Les administrations locales impliquées sont propriétaires et gestionnaires des infrastructures sur leur territoire. Le CSPQ assure l’interconnexion au RITM, le cas échéant, et fournit un encadrement de gestion (administratif, opérationnel et  sécurité) aux projets et aux services.  Il y a un projet distinct pour chaque région : 1- Baie-James : Interconnexion du réseau Eeyou au RITM; 2- Nunavik : Ce projet a trois composantes soit le soutien à l’exploitation (10%), le développement du plan et devis pour le renouvellement de contrat et l’ajout de diversité aux communications par satellite (50%) et le développement d’un plan stratégique SENQ: (40%); 3- Schefferville : Ajout de services par satellite à la communauté.";2013-04-01;2015-12-01;;;Actif;0;2013-04-01;1826000;2015-12-31;110500;680000;30;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13484;Gestion des activités;Curateur public;Famille;2741;"Le projet Gestion des activités  consiste à mettre en place ou à améliorer des fonctionnalités de support pour la gestion des activités que les projets en cours de développement s’attendent à voir déjà fonctionnelles au moment de leur implantation.
Dans certains cas, ces fonctionnalités sont requises par les projets utilisateurs durant leur phase de développement afin de vérifier la compatibilité et l’interaction entre les solutions développées dans leur projet et les fonctionnalités de support.
Sans être exhaustif, on retrouve parmi les projets utilisateurs qui s’attendent à avoir ces fonctionnalités implantées les projets : numérisation, personne, privé. Comptabilité, budget et patrimoine. 
";2013-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-04;975000;2014-12-31;1068500;2300;98;7,1;9,8;10;0;L’échéancier révisé pour l’implantation de ce projet a fait accroître la complexité des travaux notamment à cause des interrelations avec les autres développements en cours. Il en résulte un léger dépassement des coûts prévus.;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13486;Mise en place de la solution appareils mobiles pour les clients du CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI;"Par sa grande popularité, les appareils mobiles sont devenus des outils de plus en plus demandés par les différents M/O, notamment l'utilisation de la tablette numérique (iPad, Surface, Androïd), des téléphones intelligents (iPhone, BlackBerry Z10, Androïd, etc).
Mise en place d'une infrastructure permettant la gestion des appareils mobiles pour le service de synchronisation du courriel, agenda et contacts dans un premier temps. 
Dans un deuxième temps évaluer la possibilité de rendre disponible l'accès aux infrastructures en intranet, tel que l'accès aux fichiers, aux applications, etc. et ce pour l'ensemble des appareils mobiles qui seront supportés par le CSPQ.";2012-01-01;2015-03-01;;;Actif;0;2014-02-04;834800;2015-06-01;630600;30000;95;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13488;Solution intégrée de virtualisation pour les postes de travail;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024618;Acquisition et mise en place d’une infrastructure intégrée de virtualisation de postes de travail.;2013-06-18;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;4794700;2015-03-31;533700;4261000;40;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13491;Déploiement SCCM (remplacement SMS);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147044214;Ce projet vise à harmoniser la solution de gestion des postes de travail de tout le parc informatique du CSPQ vers la solution corporative déjà en place et à délester les solutions désuètes.;2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-02-12;6695800;2016-03-31;2085200;4165000;60;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13498;Modernisation des infrastructures PFI;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P319;Ce projet consiste à mettre en place pour la plate-forme intermédiaire (PFI) les infrastructures de développement et d'intégration requises pour y permettre une migration complète des applications de la plate-forme centrale.;2013-01-01;2016-06-30;;;Actif;0;2013-09-25;7234200;2016-06-30;3268400;3965700;55;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;Progresse comme prévu.
13500;Registre des techniciens ambulanciers - phase 2;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;K11-2;Améliorations du registre national des techniciens ambulanciers et paramédics.;2013-06-01;2014-06-30;2014-06-30;;Termine;0;2014-03-24;255000;2014-06-30;151800;0;100;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-28 16:39;
13503;Nouvelles lettres types et formulaires;Curateur public;Famille;2740;À l'occasion de la révision des processus effectuée au Curateur public, plusieurs lettres type et formulaires doivent être revus ou encore créés pour répondre aux besoins énoncés.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-02-04;730000;2015-03-31;449800;280200;79;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13504;Espace informationnel - gestion des nouveaux indicateurs;Curateur public;Famille;2742;L'espace informationnel a pour but de permettre au Curateur public de recueillir et traiter les informations de gestion et celles requises en vue de prendre des décisions éclairées en matière de services à la clientèle.;2002-04-01;2015-03-31;;;Actif;242;2002-04-01;943700;2014-12-31;649300;294400;69;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 10:49;Progresse comme prévu.
13507;Reconnaissance de caractères;Curateur public;Famille;2735;Ce projet vise à remplacer la saisie d'informations sur le document numérisé par  la reconnaissance de caractères.;2013-09-03;2015-11-30;;;Actif;572;2014-02-04;165000;2015-11-30;0;165000;0;10;0;10;0;Le projet est suspendu jusqu'au 31 mars 2015.;2014-09-30;2014-11-07 13:36;Progresse comme prévu.
13525;Migration des postes de travail à Windows 7;Office de la protection du consommateur;Justice;2013-001;Effectuer la migration de l'ensemble des postes de travail à la version Windows 7 ou Windows 8;2013-06-03;2015-09-30;;;Actif;0;2014-06-01;130000;2015-09-30;34100;102400;25;8,5;5;10;0;;2014-10-15;2014-10-22 11:52;Progresse comme prévu.
13529;Conservation, Réutilisation, Visualisation de la photographie;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPSPA-14;"Le projet vise à assurer une gestion intégrée de la photographie et de la signature (P/S) des personnes assurées, et ce, afin d’en permettre la réutilisation et la visualisation.

La mise en place de la conservation, réutilisation et visualisation (CRV) de la P/S permettra de contribuer à l’atteinte de l’équilibre entre l’accès aux services et les contrôles effectués lors de la délivrance d’une carte d'assurance maladie (CAM) avec P/S.
";2013-01-01;2015-03-31;;;Actif;0;2012-11-12;952700;2015-03-31;605300;347400;64;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 10:58;Progresse comme prévu.
13535;Virtuo module achats légers;Musée d'Art contemporain de Montréal;Culture et Communications;2013-008;Ajout du module des achats dans Virtuo;2013-10-14;2014-12-31;;;Actif;0;2014-04-01;104000;2014-12-31;102400;1600;96;10;0;10;0;;2014-10-25;2014-10-31 16:45;Progresse comme prévu.
13549;SAGIR-2 livraison 2 et SAGIR-3;Société d'habitation du Québec;Société d'habitation du Québec;G23;Ce projet a pour but de mener à terme l'implantation de SAGIR-2 livraison 2 et de SAGIR-3, qui découlent de la Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR), afin de supporter la gestion des ressources humaines à la Société d'habitation du Québec.;2013-07-01;2015-12-31;;;Actif;0;2014-10-31;175000;2015-12-31;108400;66600;62;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-31 10:26;Progresse comme prévu.
13551;Migration assistée et tests automatisés du progiciel AvantGard Integrity (MAI);Finances ;Finances ;MFEQ-008;Migration d'une nouvelle version du progiciel et installation d'un environnement de tests automatisés.;2013-07-15;2015-03-31;2014-06-30;;Termine;0;2014-02-04;156600;2015-03-31;131000;0;100;10;0;10;0;Le projet s’est avéré moins complexe que prévu : il s’est terminé 9 mois avant l’échéance et il a coûté 25 600 $ de moins que le budget autorisé. ;2014-09-30;2014-10-30 16:32;
13557;Mise à jour des logiciels des postes de travail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;2015;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;2013-11-01;2018-03-31;;;Actif;0;2013-06-27;230000;2018-03-31;79700;50000;50;10;0;10;0;;2014-10-27;2014-10-27 08:38;Progresse comme prévu.
13558;Mise à niveau de l'infrastructure de téléphonie IP de la VPSI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014619;"Consolidation et rehaussement du matériel et logiciel de l'infrastructure IP actuellement en place afin d'obtenir une infrastructure supportée, en haute disponibilité, conforme en terme de sécurité des données et d'intégrité ainsi qu'être en mesure d'offrir le services de téléphonie IP à de nouveaux clients ( CSST, SQ).
Ce projet comprend également la mise en place de composantes requises pour la redondance des services de messagerie vocale et 911, rendre fonctionnel le 911 dans tous les sites ainsi que la mise en place de nouveaux serveurs au centre de traitement informatique de Montréal afin d'assurer une relève régionale.";2013-06-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-11;262200;2014-03-31;235200;26800;95;10;0;0;90,2;"La date d'implantation est révisée en raison du report des essais de relève qui nécessitent un arrêt complet des systèmes.
La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.";2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13560;Mise à niveau de la plate-forme bureautique;Énergie et Ressources naturelles;Énergie et Ressources naturelles;P2064;Le projet consiste à mettre à niveau le système d'exploitation des postes de travail à Windows 8.1 et la suite bureautique à Office 2013.;2013-07-02;2015-03-31;;;Actif;0;2013-07-18;2886500;2015-02-28;1810300;1076200;63;10;0;8,5;5,1;;2014-09-02;2014-10-31 16:03;Progresse comme prévu.
13567;Mise à niveau des postes de travail;Transports;Transports;P3980;Le système d'exploitation XP et la suite bureautique Office 2003 sont actuellement utilisés au Ministère. Le support de ces produits arrive à échéance en avril 2014. Le projet consiste à les remplacer par le système d'exploitation Windows 7 et la suite bureautique Office 2010 pour l'ensemble des postes de travail (6300).;2012-04-02;2015-09-30;;;Actif;0;2013-06-04;7932000;2015-09-30;4885800;3046200;76;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
13578;Mise à niveau des logiciels des postes de travail (MAN-WIN7);Finances ;Finances ;MFEQ-009;Mise à niveau à Windows 7 et Office 2010 sur les postes de travail;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-04;869800;2015-03-31;731300;138500;84;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:32;Progresse comme prévu.
13584;Mise à niveau des postes - Projet connexe;Transports;Transports;P3981;Réalisation de l'ensemble des activités qui constituent un prérequis ou une dépendance forte avec le projet de mise à niveau des postes.;2013-04-02;2015-09-30;;;Actif;0;2013-06-04;4662000;2015-09-30;2073300;2588700;30;10;0;10;0;;2014-09-18;2014-10-31 11:21;Progresse comme prévu.
13585;PMET - Phase préparatoire;Justice;Justice;0018C-320700081;"La phase préparatoire du programme a comme objectif l’identification,
à partir de l'analyse de l'environnement de travail actuel, 
des travaux requis pour permettre le passage vers Windows 8 et Office 2013. Cette phase inclue également l'achat des licences Windows et Office requises.";2013-07-17;2014-09-30;2014-09-30;;Termine;0;2013-06-04;4171000;2014-06-30;4641900;0;100;6,7;11,3;3,7;26,3;Une réévaluation des efforts et des échéanciers a été faite pour terminer les travaux de la phase préparatoire. L'envergure et la complexité du projet ont nécessité du renforcement de l'équipe de gestion de projet et des équipes affectées aux travaux de la phase préparatoire. Une demande de changement a donc été autorisée, rehaussant le coût global du projet de l'ordre de 10% et décalant la date de fin d'un trimestre.;2014-09-30;2014-11-05 16:13;
13587;Mise à niveau des postes de travail - projet connexe (P-100B);Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;180800259;Ce projet connexe au projet principal est constitué de tout autre activité nécessaire et obligatoire pour la mise à niveau des logiciels et postes de travail.;2013-07-02;2016-07-01;;;Actif;89;2013-06-04;1246600;2016-07-01;391300;855300;32;10;0;10;0;;2014-09-15;2014-11-03 15:53;Progresse comme prévu.
13588;Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Curateur public;Famille;6108;Acquisition de la nouvelle version de Windows 8 Entreprise et de la nouvelle version d'Office 2013 dans la cadre du projet gouvernemental de la suite bureautique pour combler les besoins de mise à niveau des postes de travail des ministères et organismes assujettis à la loi sur le centre des services partagés du Québec (CSPQ).;2013-06-04;2014-06-30;2014-07-02;;Termine;0;2013-06-04;576600;2014-06-30;553100;0;100;10;0;9,8;0,5;;2014-09-30;2014-11-07 13:36;
13589;Nouveau poste de travail - Projet connexe;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.61.2;"Le nouveau poste de travail est un projet d’évolution fondamentale du cadre d’utilisation des postes de travail tout en étant un levier à l’évolution des services d’affaires de la Commission en terme d’agilité et de mobilité.

Ce projet de transformation s’appuie sur la migration du système d’exploitation et de la suite bureautique afin d’atteindre les cibles identifiées d’agilité et de mobilité tout en faisant bénéficier les utilisateurs des nouveautés offertes.";2014-01-01;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;4547900;2016-12-31;461500;4086400;13;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13597;Conversion ARR - Mise en place des outils et environnements CICS/DB2;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77902;Le projet a pour but de développer des outils automatisés de validation, d'essais et de contrôle de la qualité et mettre en place l'environnement CICS/DB2.;2013-03-01;2017-03-31;;;Actif;0;2013-12-12;4119000;2016-12-31;1355600;2663400;34;10;0;8,1;6,4;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13598;Mise à niveau applicatif;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 209B;Projet connexe du projet de Migration Windows et Office (DEV209). Ce sous-projet servira aux activités spécifiques au Ministère qui sont nécessaires et obligatoires suite à la migration de Windows et Offfice.  Soit la création des trousses des logiciels et applications maisons spécifiques, les essais de ceux-ci, le remplacement d'équipements non conforme, etc;2014-01-07;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-04;1463900;2015-03-01;582500;493500;32;10;0;7,9;7,1;;2014-09-02;2014-10-30 12:30;Progresse comme prévu.
13599;La 4e cote de sécurité;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77511;Afin de s'harmoniser avec la norme 14 du Code canadien de sécurité, la 4e cote de sécurité doit être instaurée dans les dossiers des transporteurs routiers.;2013-10-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-06-17;293800;2014-12-31;149200;144600;54;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13601;Conversion ARR - Conversion vers CICS/DB2;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;76920;Le projet a pour objectif de réaliser la conversion des applications du domaine de l'accès au réseau routier de la technologie IDMS DB/DC vers CICS/DB2 et d'exécuter les essais du portefeuille converti afin d'assurer le succès de conversion.;2013-03-01;2017-12-31;;;Actif;0;2014-04-24;10441400;2017-12-31;741800;9699600;5;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13606;Intranet Cour d'Appel;Justice;Justice;0089A-320888052;Le projet consiste à mettre en place un intranet collaboratif pour la Cour d’appel dont le contenu sera géré par un outil de gestion de contenu (appelé ci-après « CMS » ou « Content Management System ».;2013-11-04;2014-10-24;2014-07-08;;Termine;0;2013-11-04;120000;2014-10-24;103700;0;100;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:23;
13608;Utilisation de la visioconférence dans le Nord-du-Québec;Justice;Justice;0091-320200049;"La finalité de ce projet est de permettre d'établir un service de visioconférence en matière judiciaire pour le Nord-du-Québec. Dans un ce premier volet d'implantation le projet vise à:
• Optimiser et normaliser les services de visioconférence de Kuujjuaq et des palais de la région de l'Abitibi;
• Définir et établir un ou des modèles de déploiement;
• Déployer le service dans 3 sites de la région Nord-du-Québec. 

Avant de procéder au déploiement, il est nécessaire de déterminer les sites, les communautés, les partenaires et les intervenants de justice qui seront interpellés pour cette mise en service. Les sites seront identifiés par consultation avec la magistrature.";2014-07-01;2015-09-01;;;Actif;0;2014-05-14;762000;2015-09-01;31600;730400;10;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:23;Progresse comme prévu.
13609;Refonte site Internet Cour d'appel;Justice;Justice;0089B-320888053;"La Cour d'appel du Québec souhaite procéder à la refonte de son site Web à l'automne 2013.
L’approche privilégiée consiste à baser la solution sur la technologie et la démarche recommandée pour la refonte du site Internet du MJQ (CMS Typo3 et hébergement au CSPQ). Le développement du site ainsi que l'hébergement de celui-ci seront réalisés par le CSPQ. 
La création du site sera donc réalisée par la CSPQ en collaboration avec les différents intervenants, identifiés plus loin, de la cour d'appel et de la DGSJR.  La DRI occupera un rôle d'assurance qualité et de suivi budgétaire et des efforts internes au MJQ.
De plus la DRI devra faire la validation de la mise en place de l'environnement dédié au CSPQ qui servira à héberger le site de la cour d'appel ainsi que d'autres sites du MJQ.";2013-10-01;2014-10-30;;;Actif;0;2013-11-30;157500;2014-09-30;114300;42700;70;10;0;7,5;8,2;;2014-09-30;2014-10-30 16:23;Progresse comme prévu.
13610;Mise à niveau des postes de travail (autre que Microsoft);Culture et Communications;Culture et Communications;0000-07-2;Mise à niveau des postes de travail (tout sauf les licences Microsoft);2013-10-15;2015-03-31;;;Actif;0;2013-06-04;940000;2014-12-19;121600;818400;27;10;0;4,3;23,6;Disponibilité des ressources;2014-09-30;2014-10-31 10:31;Progresse comme prévu.
13612;Progiciel de gestion des RH et du traitement de la paie nette;Société de la Place des Arts de Montréal;Culture et Communications;logiciel RH 01;Le projet vise à doter la PDA d'un logiciel intégré de gestion des RH et du traitement de la paie. Présentement, les applications en place pour cet type d'activités sont soit inexistantes ou manuelles, soit technologiquement désuète. La maintenance et le temps dévolus à ces applications ou activités par le personnel des TI et des RH n'est pas efficient.;2014-01-20;2014-07-15;2014-07-15;;Termine;0;2014-02-03;231000;2014-06-26;231000;0;100;10;0;6,6;11,9;Le projet est complété et a rencontré le budget modifié en cours de route. Nous sommes maintenant en phase opérationnelle. ;2014-10-31;2014-11-04 14:24;
13613;Intranet PDA;Société de la Place des Arts de Montréal;Culture et Communications;Intranet PDA 01;Le projet vise à doter la PDA d'un logiciel d'Intranet afin de faciliter la communication et le partage d'information et de documents à la PDA.;2014-06-09;2015-01-30;;;Actif;0;2014-05-20;100000;2014-12-19;31000;69000;75;10;0;4,7;21,5;Le projet est en cours et se déroule correctement, même si nous avons retardé la livraison d'un mois. Ceci n'est pas inquiétant et il n'y a pas d'urgence, ni de coûts supplémentaires à ce délai. ;2014-10-31;2014-11-04 14:24;Requiert la mise en place de certaines mesures
13614;Renouvellement du logiciel de billetterie de la PDA;Société de la Place des Arts de Montréal;Culture et Communications;Billetterie 01;Le logiciel de billetterie actuel a plus de 10 ans et de nouvelles possibilités technologiques existent pour faciliter la vente de billets de spectacles. Le logiciel actuel offre peu de possibilités d'intégration avec les médias sociaux et il fournit une information de base au sujet de nos clientèle. Nous souhaitons nous doter une application robuste et à jour technologiquement pour faciliter la livraison de notre mandat.;2014-04-07;2015-12-31;;;Actif;0;2014-02-24;1400000;2015-09-26;100000;1300000;15;10;0;5,4;17,8;Nous avons du repousser l'appel d'offres à la demande du Ministère de la Culture afin d'évaluer les possibilité de collaboration et de partage du nouveau logiciel avec le Grand théâtre de Québec. Nous avons ajuster le tir en conséquence et nous n'entrevoyons pas de difficultés ou délais supplémentaires à l'heure actuelle. ;2014-10-31;2014-11-04 14:24;Requiert la mise en place de certaines mesures
13620;GDF-RAC Gestion de la subvention pour le régime d'assurance collective;Famille;Famille;21;Mettre à jour le système de Gestion Du Financement (GDF) afin d'administrer d'une façon efficace et efficiente les nouvelles ententes de principe avec la CSN et la CSQ. En effet, la contribution du Ministère au régime d'assurance collective et au programme de congé de maternité sera versée directement à l'assureur. L'assureur sera désigné après un appel d'offres.;2014-04-01;2015-06-30;;;Actif;0;2014-04-01;558000;2015-06-30;179000;379000;32;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:45;Progresse comme prévu.
13621;Migration des postes de travail;Bibliothèque et Archives nationales du Québec;Culture et Communications;20021;Acquisition et déploiement d'un nouveau parc de postes de travail des différents sites de BAnQ;2013-11-15;2016-03-30;;;Actif;0;2011-03-30;1760000;2016-03-31;858600;652000;50;10;0;10;0;;2014-10-27;2014-10-27 08:38;Progresse comme prévu.
13624;SAGIR SGR-2 L2;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707579;La livraison 2 de SGR2 vise à doter le gouvernement du Québec de moyen d’alimenter et de suivre l’assiduité du personnel gouvernemental et de permettre l’exploitation des données de gestion à ce sujet.;2013-05-01;2014-09-26;2014-09-26;;Termine;0;2013-04-15;750000;2014-08-31;341200;0;100;10;0;8,4;5,3;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;
13627;DMU-Migration des applications développées en milieu utilisateur vers une plateforme stable ;Famille;Famille;22;Le Ministère veut migrer vers une plateforme technologique stable et robuste les applications DMU's afin de réduire les problèmes de maintenance, d’évolution, de compatibilité, de sécurité et de connectivité, et d'en améliorer la mise à jour et la pérennité.;2013-09-01;2015-08-31;;;Actif;0;2014-04-01;949800;2015-08-31;286800;658800;28;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:45;Progresse comme prévu.
13628;Mise à niveau des logiciels des postes de travail (projet connexe);Curateur public;Famille;6107;Acquisition d'ordinateurs et de logiciels rendus désuets suite à la mise à niveau vers Windows 7 et Office 2010;2013-06-04;2014-06-30;2014-07-02;;Termine;0;2013-06-04;348400;2014-06-30;324100;0;100;10;0;9,8;0,5;;2014-09-30;2014-11-07 13:36;
13650;Projet infonuagique - Centralisation des logiciels;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.61.3;Ce projet consiste à réaliser des travaux pour réduire la complexité des infrastructures technologiques de la CSST autour du poste de travail des employés.  Les travaux effectués permettront de centraliser les logiciels afin de libérer le poste informatique de ses principaux composants et bénéficier des avancées technologiques telles la mobilité et l'infonuagique.;2014-01-06;2016-12-31;;;Actif;0;2013-12-17;1631400;2016-12-31;458900;1172500;26;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13652;Impacts applicatifs de la mise à niveau des logiciels des postes de travail ;Emploi et Solidarité sociale;Emploi et Solidarité sociale;140041-UCCO5455;"Le projet Mise à niveau des logiciels des postes de travail (MANLPT) du CSPQ prévoit effectuer le déploiement de l'ensemble des postes du MESS  afin de conserver le soutien des fournisseurs et avoir une infrastructure compatible avec les solutions technologiques récentes.

Les infrastructures faisant l’objet d’un rehaussement sont :
   - Le système d’exploitation des postes (Windows XP sera migré à Windows 8.1)
   - Le navigateur Internet (IE6 passera à IE11)
   - La suite bureautique (Office 2002 sera migré à Office 2013)

Des modifications sont prévues pour la centaine d’applications du portefeuille applicatif du MESS.  Les applications relatives à la solidarité sociale, au recouvrement et à l'emploi devront notamment être adaptées à la nouvelle infrastructure technologique. 
";2014-01-23;2016-06-30;;;Actif;0;2014-06-20;6549200;2016-06-30;484000;6065200;10;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 08:06;Progresse comme prévu.
13654;Projet Dotation en ligne;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.145b - 4.170.3;Ce projet consiste à évaluer les exigences et impacts du remplacement des systèmes actuels de dotation en lignes par le nouveau service de dotation en ligne qui sera développé par le CSPQ.  Le CSPQ développera dans le cadre du programme SAGIR, une nouvelle solution de dotation en ligne pour l'ensemble des organismes de la fonction publique québécoise Cette solution offrira une couverture complète et intégrée du processus et des outils de dotation disponible pour les ministères et organismes.   La mise en ligne du nouveau service gouvernemental étant prévue au cours de l'année 2014, il devient impératif pour la Commission de planifier le remplacement des applications actuelles qui deviendront obsolètes à court terme.;2014-01-06;2014-12-31;;;Suspendu;0;2014-03-27;408400;2014-12-31;60100;134000;39;10;0;0;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;
13656;Évolution des logiciels d'exploitation gestion de bases de données;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.104;Évolution des logiciels d'exploitation des système de gestion des bases de données (SGBD) de la plateforme centrale (PFC);2014-05-14;2014-12-31;;;Actif;0;2013-12-31;387200;2014-12-31;52100;335100;25;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13657;Évolution des produits de sécurité;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.121;Rehaussement les agents de protection antivirus - Logiciels de la plate-forme distribuée.;2014-01-01;2014-11-30;;;Actif;0;2013-12-17;318100;2014-11-30;60300;128900;44;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13662;Révision des privilèges d'accès et des processus de gestion;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;5.131;Réviser les privilèges d'accès des utilisateurs des systèmes informatiques de la Comission.;2014-05-15;2015-06-30;;;Actif;0;2013-12-17;838600;2015-06-30;6500;832100;6;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13689;SAGIR - Livraison phase 2 et phase 3;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P321;Ce projet vise à déployer à la Régie des rentes les fonctionnalités prévues aux phases 2 et 3 de SAGIR.;2013-06-01;2014-12-31;;;Suspendu;0;2014-01-29;250000;2014-12-31;74400;105700;55;10;0;0;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;
13696;Prestation électronique de service;Régie du bâtiment du Québec;Travail;36;"Le projet vise à moderniser certains processus opérationnels en fonction des meilleures pratiques et à améliorer la relation client en facilitant les échanges. Parmi les changements, notons la mise en place d’une solution électronique de paiement incluant la facturation via le WEB et la mise à jour électronique du dossier entrepreneur.

";2014-03-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-03;4276500;2016-03-31;388400;3888100;10;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Progresse comme prévu.
13697;Implanter un système de gestion de projets;Régie du bâtiment du Québec;Travail;37;" Le projet consiste en l'implantation d'un système de gestion de projets qui permettra d'offrir aux usagers un emplacement pour saisir, classer et mettre à jour les données par projet. En parallèle, des modèles et des gabarits seront mis en ligne afin d'uniformiser les nouvelles pratiques de gestion de projets et assurer ainsi l'interrelation entre les données des documents de projets. 
À la fin du projet, les rapports de suivi et les rapports d'avancement seront disponibles en temps réel, l'historique des projets, en lien avec les systèmes actuels de la RBQ, sera disponible pour des analyses approfondies.";2014-03-01;2014-10-01;;;Actif;0;2014-05-06;112000;2014-10-01;15500;96500;10;10;0;10;0;Ce projet a fait l'objet d'un premier appel d'offres qui n'a reçu aucune soumission de la part des fournisseurs. Un second appel d'offres a été rédigé et publié, ce qui laisse présager un écart à venir au niveau des échéanciers.;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Requiert la mise en place de certaines mesures
13712;Migration Siebel;Régie du bâtiment du Québec;Travail;32;Rehaussement de du principal système mission de la RBQ (GIC) avec le rehaussement de Siebel OPEN UI afin de permettre le passage des postes bureautiques de Windows XP à Windows 8.1, prévu pour 2015. GIC sera dorénavant compatible avec les dernières versions des fureteurs de l’industrieé Le système mission GIC repose actuellement sur la version Siebel 8.0 d’Oracle.  La fin du support étendu de cette version est prévue en janvier 2015.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-05-06;2114400;2015-03-31;1236900;877500;80;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Progresse comme prévu.
13713;Migration Ascent Capture - numérisation GIC;Régie du bâtiment du Québec;Travail;42;"Remplacement de l'application Ascent capture (6.0) qui est désuète et mise en place d'un serveur de numérisation supportant les besoins d'intégration des pièces jointes dans GIC et de la correction des examens de qualification.
Rehaussement du système de numérisation, incluant les postes bureautiques et les numériseurs concernant le processus de numérisation de AEB-Examen et le processus de numérisation de GIC haut débit. Projet du POTÉ (Plan opérationnel triennal d'évolution des produits et services).";2013-11-25;2015-05-01;;;Actif;0;2014-05-06;409300;2015-05-01;172800;236500;80;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Progresse comme prévu.
13715;Mise à niveau des serveurs AIX / Oracle;Régie du bâtiment du Québec;Travail;34;"""Rehaussement des systèmes applicatifs reposant sur Oracle 9i : GDT, AEB, JEV, GIE, MAS, REV, INTR, SUR, SCC et FAC. Projet du POTÉ (Plan opérationnel triennal d'évolution des produits et services).";2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-05-06;938000;2016-03-31;429200;508800;45;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 15:56;Progresse comme prévu.
13719;Solution de stockage SAN;Immigration, Diversité et Inclusion;Immigration, Diversité et Inclusion;DEV 212;Remplacer l'unité de stockage SAN afin d'augmenter la capacité de stockage de tous les serveurs ministériels (augmenter l'espace disque).;2013-10-01;2014-06-30;2014-06-20;;Termine;0;2014-06-16;337500;2014-10-01;312000;0;100;10;0;10;0;Le projet a été livré à la satisfaction des utilisateurs.  Le coût final est de 7,6% inférieur au budget initial, ce qui représente une économie de 25 751$.;2014-09-02;2014-10-30 12:30;
13726;GFA - DRI - SEI / Remplacement de l'ordinateur central;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300710097;Remplacement d'un équipement majeur de la Sûreté.;2014-04-01;2015-03-31;2014-07-31;;Termine;0;2014-01-27;1340400;2015-03-31;1165800;0;100;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;
13727;GFA - DRI - SEI / Assistance pour l'encapsulation « packaging » ;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707606;Encadrement et « coaching » afin de standardiser les installations de logiciels et améliorer les déploiements d'environnements.;2014-07-21;2015-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;277000;2015-03-31;28400;248600;10;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13737;GFA - DRI - SEI / Relève de la messagerie (Outlook et mobile);Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300720002;Installer au site de relève une infrastructure pour héberger des services départementaux. (Désastre ou panne majeure au GQG);2014-05-27;2015-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;149600;2015-03-31;51800;97800;35;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13739;GFA - DRI - SEAT / Conversion d'applications Access ;Sûreté du Québec;Sûreté du Québec;300707598;Des applications développées en Access devront être converties (version 2003 à 2013).;2014-08-18;2015-03-31;;;Actif;0;2014-01-27;325000;2015-03-31;16600;308400;18;10;0;10;0;;2014-09-29;2014-10-31 15:13;Progresse comme prévu.
13748;Refonte du site Web corporatif de RECYC-QUÉBEC;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;15-P50 -2014;Refonte  complète du site Web corporatif de RECYC-QUÉBEC  sur une nouvelle plateforme en vue d'améliorer l'organisation et la qualité de l'information offerte aux citoyens.;2014-02-15;2016-01-16;;;Actif;0;2013-11-28;731000;2015-11-15;64000;667000;10;10;0;7,1;9,7;"L’échéancier du projet de refonte du site web corporatif de RECYC-QUÉBEC a été retardé puisque les ressources nécessaires pour mener à bien le projet n’étaient pas disponibles, l’organisation ayant privilégié des projets prioritaires.

Les mandats pour la conception et le développement du site web et pour la rédaction web ont été octroyés à la suite d'appel d'offres publics. Ils débutent en octobre 2014 pour se terminer au plus tard le 30 juin 2015. 
";2014-09-30;2014-10-31 13:00;Progresse comme prévu.
13767;Intégration de la CSST à la solution gouvernementale du Service intégré de démarrage d’entreprise (SIDE);Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.186;Le DEG (dossier d'entreprise gouvernemental) et le SIDE (système intégré de démarrage d'entreprise) s’inscrivent dans l’évolution de l’offre gouvernementale de services aux entreprises, et plus spécifiquement dans la simplification du démarrage d’une entreprise. Ils s’inscrivent également dans l’atteinte des objectifs stratégiques de la CSST visant à faire évoluer sa prestation électronique de services (PES) via le programme Réseau. Le service gouvernemental consiste à accompagner la nouvelle entreprise dans la réalisation de démarches administratives auprès du Registraire des entreprises, de Revenu Québec et de la CSST. Ainsi, l’accès et les démarches de l’entreprise seront simplifiés et elle aura l’impression de traiter avec un gouvernement perçu comme unique. La solution d’authentification retenue est la solution gouvernementale clicSÉQUR Entreprise.;2014-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-03-27;2000000;2016-03-31;101000;1899000;5;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
13774;Règlementation en matière de conduite de grands trains routiers;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;77402;Harmonisation de la règlementation québécoise en matière de conduite de grands trains routiers avec les normes des autres administrations canadiennes.;2014-02-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-07-03;263500;2014-12-31;75300;106600;46;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13786;Renforcement des contrôles pour les attestions délivrées par les écoles de conduite;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;78507;Renformer les contrôles au niveau des attestations délivrées par les écoles de conduite pour l'émission des permis de conduire d'apprendis conducteurs et probatoires.;2014-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-07-18;242700;2014-12-31;61600;113500;13;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13793;Refonte des formulaires de la CQLC;Sécurité publique;Sécurité publique;DEM-415;Refonte des formulaires électroniques du système SGLC (système de gestion des libération conditionnelles).;2014-04-01;2015-02-28;;;Actif;0;2014-04-01;180000;2015-02-28;47100;132900;26;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:40;Progresse comme prévu.
13804;Ajout d'une classe moto 3 roues au permis de conduire;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;74402;Ajout d'une nouvelle classe au permis de conduire (6e) pour les motos à trois roues.;2010-01-01;2015-12-31;;;Actif;0;2014-07-03;1407900;2015-12-31;875700;432200;68;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
13814;Implantation progiciel eAWards;Économie, Innovation et Exportations;Économie, Innovation et Exportations;eAwards;Implantation d'un nouveau système pour gérer électroniquement la réception des demandes, l'admissibilité, l'évaluation, l'attribution des octrois et le suivi financier des bourses et subventions attribuées..;2014-01-07;2015-02-28;;;Actif;0;2014-01-07;183000;2015-02-28;174000;9000;95;10;0;10;0;;2014-10-23;2014-10-23 14:03;Progresse comme prévu.
13822;Migration de Virtuo financier;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2014-26;Réaliser la migration vers une nouvelle version du progiciel Virtuo financier, dû à la désuétude de sa version actuelle. Ce progiciel est une composante essentielle de RISE qui produit l’ensemble des états financiers des régimes de retraite.;2014-03-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-26;166900;2014-12-31;92800;46700;67;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
13834;Architecture d'entreprise - Principes et vision architecturale;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2014-22;Positionner le rôle de l'architecture d'entreprise à la CARRA, proposer un modèle d'affaires ainsi que les architectures de référence nécessaires pour mieux soutenir les décisions d'investissements de la CARRA.;2014-04-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-02-26;368900;2014-12-31;48500;127900;27;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
13835;Développement et mise en œuvre du bureau de projet institutionnel CARRA;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2014-24;Élaborer et offrir aux gestionnaires de portefeuille, programmes et projets de la CARRA les éléments prioritaires pour jouer efficacement leur rôle, notamment la planification et le suivi du portefeuille de projets et le soutien à la gestion de programmes et projets.;2014-03-15;2015-06-30;;;Actif;0;2014-02-26;437200;2015-06-30;93300;343900;21;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
13836;Implantation SAGIR RH (SGR2 L2 et SGR3);Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;oct-13;L’implantation de SAGIR est l’un des plus importants projets de changement organisationnel et le plus grand projet d’implantation d’un progiciel de gestion intégrée (PGI) au Canada. La maîtrise d’ouvrage de ce projet a été confiée au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), tandis que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la Direction générale des solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources (DGSAGIR) du Centre des services partagés du Québec (CSPQ). Cette dernière est responsable de fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires à l’implantation et à la mise en production de SAGIR pour l’ensemble des sites. Les ministères et organismes sont, quant à eux, responsables de l’implantation de cette solution.;2014-01-01;2014-12-31;;;Actif;0;2013-06-05;679000;2014-12-31;342400;191500;64;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
13838;Optimisation des impressions;Justice;Justice;0016-320700086;Ce projet consiste à confier en impartition la gestion du parc d'impressions du MJQ, via une offre de services du CSPQ. En nombre, le projet devra déployer 414 machines et migrer 444 autres en production, soit au total 858 machines réparties dans 202 unités administratives.;2013-10-01;2015-01-05;;;Actif;0;2013-11-27;749400;2015-01-05;530200;219200;77;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:23;Progresse comme prévu.
13846;MANIT- Projet Télécommunication et vidéo conférence;Justice;Justice;0027A-320700076;Ce projet prévoit la réalisation d'une architecture actuelle et d'une architecture cible avec une portée ministérielle. Le projet prévoit également un budget pour des acquisitions à effectuer à court terme afin de contrer la désuétude des équipements en opération qui sont ou qui arrivent en fin de vie et qui suscitent une inquiétude quant au bon fonctionnement. Dans ce cas précis, les équipements requis devront être validés par l'architecte dans ce projet afin qu'il confirme que ces nouveaux équipements pourront être utilisés dans la nouvelle architecture ministérielle cible.;2013-11-22;2015-03-31;;;Actif;0;2013-11-22;506000;2015-03-31;174100;331900;97;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:23;Progresse comme prévu.
13855;OCU Phase 1 - Sans-fil et dispositifs mobiles;Justice;Justice;0108-320777005;"Le comité directeur du projet «Orientation en communications unifiées» a approuvé la recommandation d'aller en réalisation sur l'ensemble des volets qui touchent les communications 
sans-fil soit:
1. Mise en oeuvre d'une solution WiFi Internet public pour les salles d'audience:
o Débutant par un projet pilote sur un ou deux étages du palais de justice de Québec et de Montréal sur lesquels seront déployées 20 bornes sans fil 
o Le budget attribué permettra de déployer jusqu'à 180 bornes sans fil Internet supplémentaires.
2. Acquisition d'une nouvelle solution pour le service d'accès à distance (VPN):
o Afin d’assurer l’expérience des utilisateurs, des infrastructures MJQ incluant la Magistrature et le DPCP, qui auraient besoin d’accéder aux applications internes.
3. Acquisition d'une nouvelle solution de gestion des dispositifs mobiles (MDM):
o Afin de pouvoir soutenir efficacement plusieurs types de dispositifs mobiles appartenant à l’organisation (ex. iPad)";2014-04-01;2015-06-30;;;Actif;0;2014-07-29;531600;2015-06-30;153200;378400;30;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 16:23;Progresse comme prévu.
13881;Déploiement de panneaux à message variable (PMV) aux gares - LOT 4;Agence métropolitaine de transport;Transports;TI-0015;Assurer une communication constante avec le client tout au long de son déplacement via l’installation d’afficheurs numériques sur les nouvelles gares du train de l’est. Ces afficheurs permettent une communication en temps réel des horaires de trains, des perturbations et de toutes communications clients concernant le service de train à ces gares.;2013-10-01;2015-07-13;;;Actif;0;2014-02-18;1218200;2015-07-13;330500;908200;37;9,5;1,7;10;0;;2014-10-30;2014-10-31 17:03;Progresse comme prévu.
13882;Sélection et implantation d'un outil de gestionnaire de campagne;Agence métropolitaine de transport;Transports;IFR-0167;Toujours dans la perspective d’harmonisation de la qualité du service et de la connaissance client du plan stratégique 2020, mettre en place un système permettant à l’AMT d’être autonome dans la gestion de la relation avec ses clients. Enrichir la connaissance de ses clients et permettre d’assurer une communication précise au moment opportun pour le client. Ensuite, pouvoir mesurer les effets des différentes communications et/ou campagnes dans le but d’en assurer une amélioration constante et évolutive.;2014-01-15;2014-11-18;;;Actif;0;2014-03-25;253700;2014-07-25;109500;144200;85;10;0;0;60,1;L'implantation du gestionnaire de campagne a dû être reportée suite au test client et l'insatisfaction face à la première livraison du fournisseur. Une nouvelle planification et un plan de correctifs a été mis en place pour le second déploiement. Nous sommes en période de rodage pour l'optimisation de l'outil en vue de la première campagne prévue en novembre.;2014-10-30;2014-10-31 17:03;Progresse comme prévu.
13883;Automatisation des dossiers transférés au TAQ (Tribunal administratif du Québec);Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P329;Ce projet vise à optimiser le processus d'assemblage électronique du dossier TAQ et à s'arrimer au projet TAQ sans papier, en cours actuellement au Tribunal administratif du Québec.;2014-01-01;2014-11-30;;;Actif;0;2014-02-28;116100;2014-11-30;91100;9800;90;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;Progresse comme prévu.
13894;Feuille de temps -mise à niveau;Société québécoise de récupération et de recyclage;Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques;E-46 -2014;Le projet répond au besoin imminent de planification de la main d’œuvre en passant par  une identification claire des affectations de celle-ci, et un outil permettant une meilleure affectation des ressources.;2014-07-01;2015-07-01;;;Actif;0;2014-06-19;135000;2015-07-01;45000;123000;18;4,1;24,4;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 13:00;Progresse comme prévu.
13896;Gestion de la relation personnalisée avec la clientèle;Musée de la Civilisation;Culture et Communications;CRM-368-2;Faire le lien entre le CRM et le WEB afin de faciliter nos interactions avec notre clientèle.;2014-03-18;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-01;597200;2015-03-31;200000;398000;50;10;0,1;10;0;;2014-10-23;2014-10-29 13:26;Progresse comme prévu.
13902;Migration de l'infrastructure de messagerie vers Exchange 2010 de l'ITP - (R);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;147xx4591;"L’infrastructure actuelle de courrier électronique des clients MESS, MFA, CGAP, OSRCPC, MTRAV, RBQ et CRT est basée sur Exchange 2003.  Cette version d’Exchange ne sera plus supportée à partir d’avril 2014.  En plus de cette désuétude logicielle, les serveurs physiques supportant la solution sont également désuets (mis en place en 2005).Différentes infrastructures BES sont aussi présentes pour ces clients permettant la synchronisation du courriel, des contacts et des agendas avec les BlackBerry.
Le projet vise à migrer les boites de messagerie des serveurs Exchange 2003 vers l'infrastructure Exchange 2010 de l'ITP.  Le service BES sera aussi déplacé vers le serveur BES de l'ITP.";2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2013-12-01;1282300;2016-03-31;246400;973900;30;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13903;Rehaussement des antivirus;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014274;Ce projet vise l'acquisition et la mise en place d’une solution unique d’antivirus pour l’ensemble des infrastructures gérées par le CSPQ ainsi que le délestage des solutions désuètes.;2013-04-15;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;2119900;2015-03-31;327500;913100;60;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13904;Rehaussement de l'infrastructure d'accès Internet dont les Proxy ISA2004;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024528;Acquisition et mise en place d’une nouvelle solution d’accès à internet unique pour l’ensemble de la clientèle.;2014-01-20;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;404400;2015-03-31;87900;289300;25;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13905;Mise à niveau des logiciels de postes de travail - réalisation des travaux de mise en commun  ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #110 - 147034300;"Coordination de l'ensemble des projets de mise à  niveau des logiciels des postes de travail.  
Phase organisation (préparer et organiser les projets de MàNP et identification des éléments de mise en commun)
Phase réalisation (réaliser les travaux de mise en commun)
Phase mise en oeuvre (les MO réalisent les projets de MàNLPT selon les stratégies élaborées lors de la phase organisation).";2013-10-07;2015-04-30;;;Actif;0;2013-10-01;1300000;2015-03-31;1061000;239000;96;10;0;8,3;5,5;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13906;Implantation d’un gestionnaire de travaux en différé;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017409;Ce projet vise  l'acquisition et la mise en place d’une solution d'orchestration des travaux en lots;2014-01-06;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;1518300;2015-03-31;922000;596300;50;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13907;Virtualisation des serveurs de la solution d'affaire SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017417;"Virtualisation des serveurs d'infrastructures de la solution d'affaires SAGIR en production.   
";2012-05-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;336100;2015-03-31;309500;26600;35;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13910;Rehaussement du système d’exploitation des serveurs Windows 2003 ® - MESS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147074580;Rehaussement des serveurs Windows 2003 à une version plus récente. Cette livraison touche les infrastructures du MESS. Ce projet prolonge la vie utile du système d'exploitation;2014-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;931500;2016-03-31;55800;875700;15;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13912;Rehaussement du système d’exploitation des serveurs Windows 2003 ® - SQC;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147054580;Rehaussement des serveurs Windows 2003 à la version Windows 2012. Cette livraison touche les infrastructures de Services Québec. Ce projet prolonge la vie utile du système d'exploitation;2014-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;796100;2016-03-31;82200;713900;10;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13913;Désuétude des bastions de la solution d'affaires SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017415;Ce projet vise le remplacement des infrastructures désuètes de périmètre de la solution d'affaires SAGIR;2014-01-06;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;226500;2015-03-31;59000;67500;55;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13916;Migration DB2 V9.1 à 10.1;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014637;Projet visant le déploiement de la version courante d'un logiciel de la plateforme centrale (DB2 V10) dans les environnements.;2013-07-01;2014-10-31;;;Actif;0;2014-06-16;122500;2014-10-31;77200;45300;85;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13917;Migration de «DatacomDB», «DatacomCICS Services», «CA-IDEAL» et «CA-IPC » à la version 14;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014593;Déploiement d'une suite de logiciel de la plateforme centrale dans les environnements du MJQ, MSP et de la RAMQ.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;161700;2015-03-31;104300;57400;60;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13918;Migration de IDMS v17 à IDMS v18;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI-147014571;Déploiement de «IDMS-DB version 18 dans les environnements centraux (Partagé, MESS, RRQ et RQ) pour chacun des niveaux fonctionnels des clients.;2012-12-01;2014-06-30;2014-06-30;;Termine;0;2013-04-01;185900;2014-06-30;152300;0;100;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;
13920;Consolidation des accès à distance;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014605;Ce projet vise l'extension des solutions corporatives déjà en place pour l'ensemble des besoins de la clientèle et le délestage des solutions désuètes.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;378300;2015-03-31;206800;62600;80;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13922;Redondance SECRA pour les M-O;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #149 - 147014721;Mise en place de la redondance du système d'enregistrement des communications, de réécoute et d'archivage;2013-07-01;2015-04-01;;;Actif;0;2013-04-09;466100;2014-12-31;124500;341600;30;10;0;5,7;16,5;Le banc d'essais est en cours depuis le 2014-09-24;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13923;MANLPT - Mise à niveau des logiciels des postes de travail;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #53 - 147xx4604;"Le projet vise à combler le besoin primordial de doter le parc informatique sous la responsabilité 
de la VPSI du CSPQ d’un système d’exploitation et d’une suite bureautique supportés par le fournisseur.";2013-04-01;2016-06-30;;;Actif;0;2014-09-30;21965100;2016-06-30;11663400;10301700;20;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13924;Impacts applicatifs de la mise à niveau des logiciels des postes de travail - (R);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI #54 - 147xx4608;Ce projet vise à évaluer les impacts applicatifs requis par le projet de Mise à niveau des logiciels des postes de travail, ainsi qu'à effectuer les adaptions aux applications requises pour le fonctionnement de celles-ci sur Windows 8.1, Office 2013 et Internet Explorer 11.;2013-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-09-30;5273300;2016-03-31;1852600;3422300;28;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13925;Rehaussement du système d’exploitation des serveurs Windows 2003 ® - CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147154580;Rehaussement des serveurs Windows 2003 à la version Windows 2012. Cette livraison touche les infrastructures du CSPQ. Ce projet prolonge la vie utile du système d'exploitation;2014-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;1392000;2016-03-31;73800;1318200;7;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13926;Optimisation de la plate-forme centrale - Volet logiciel (TPX-Accueil);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147022970;Ce projet vise le remplacement de logiciel de la plateforme centrale afin de réduire le nombre de produits différents qui ont les mêmes fonctions.;2011-12-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-06-16;331700;2014-12-31;248100;83600;75;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13927;Mise à niveau de Oracle DB et OAS - ATW;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147034547;Ce projet vise à mettre en place les infrastructures requises et à migrer les applications concernées à la version courante du système de gestion de base de données.;2013-06-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;952800;2015-03-31;413300;539500;80;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13928;Rehaussement des environnements Oracle de Vegas;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024547;Ce projet vise à mettre en place les infrastructures requises et à migrer les applications concernées à la version courante du système de gestion de base de données.;2013-09-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;585500;2015-03-31;171300;414200;75;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13929;Rehaussement des environnements Oracle Great Plains;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale; VPSI - 147014547;Ce projet vise à mettre en place les infrastructures requises et à migrer les applications concernées à la version courante du système de gestion de base de données.;2013-09-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;354500;2015-03-31;152800;201700;80;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13931;Mise à niveau WebSphere Portail et Application Server (WAS) - Volet clicSécur;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024446;Ce projet vise la mise à niveau des portails utilisés par la solution d’affaires Service Québec de même que des systèmes d'exploitation de ces infrastructures.;2013-12-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-30;348200;2015-03-31;180400;167800;40;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13933;Mise en place lien 1500CD-425SA et commutateurs CTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI-147082981;Mise en place d'un lien redondant entre les 2 centres de traitement informatique du CSPQ.;2010-10-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;883700;2015-03-31;778500;36800;70;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13934;Rehaussement des environnements Oracle de SVQ - Portail ®;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147074522;Mise en place des infrastructures requises et migration des application à la version 11g R2.;2014-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;520000;2016-03-31;18700;501300;30;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13937;Solution partagée accès distant VPN (Consolidation UAG);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024635;Procéder aux travaux requis pour offrir les services dans le portail UAG des ministères et organismes désirant utiliser cette technologie et rehausser l'infrastructure à la version courante.;2013-07-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;245200;2015-03-31;71900;141900;45;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13943;ODP - Amélioration de la facturation;Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;2012-15-2;Ce projet consiste principalement à améliorer les composantes systémiques reliées au domaine d'affaires participation afin de mieux supporter l'employeur dans son processus de déclaration annuelle et dans la correction de données déclarées. De plus ce projet consiste à intégrer des chaînes de traitement pour supporter les travaux annuels;2014-01-01;2015-10-31;;;Actif;0;2012-12-06;1577800;2015-10-30;1251700;788800;61;3,1;29,3;10;0,1;Le dépassement de coûts anticipé est justifié par les nouvelles orientations prises au sujet de l'environnement de formation, l'amélioration au cadre méthodologique de la sécurité de la CARRA, la nouvelle méthodologie de gestion de risques et la nouvelle approche en gestion de changement.;2014-09-02;2014-10-30 14:17;Progresse comme prévu.
13959;Portail des professionnels de la santé;Régie de l'assurance maladie du Québec;Santé et Services sociaux;VPRP-07;Le projet consiste principalement à centraliser et à présenter l'information aux professionnels de la santé dans un portail personnalisé. Cette porte d'entrée permettra de faciliter l'accès à l'information spécifique à la pratique du professionnel ainsi que de regrouper les services en ligne qu'il utilise dans le cadre de ses échanges avec la RAMQ pour des fins de rémunération.;2014-04-01;2015-12-31;;;Actif;0;2014-06-11;1194400;2015-12-31;207500;986900;17;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-30 10:58;Progresse comme prévu.
13960;Révision de l'architecture de l'infrastructure d'accueil;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024413;Mise en place d’une infrastructure réseau, servant à relier entre eux l’ensemble des zones réseaux afin d'uniformiser l'exploitation des infrastructures et augmenter la robustesse des infrastructures d'accueil.;2014-02-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;261200;2015-03-31;210400;43400;35;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13962;Remplacement CMAE et consolidation du CTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147142981;Remplacement des centres modulaires d'alimentation électrique (CMAE) par une nouvelle solution de distribution permettant de décentraliser la distribution en installant des panneaux électriques pour chaque rangée de cabinets.;2013-09-01;2015-09-30;;;Actif;0;2014-06-16;180800;2015-09-30;148900;31900;50;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13963;Augmentation de la capacité électromécanique du CTI;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147182981;Augmenter la capacité électromécanique du centre de traitement informatique du 1500 Cyrille-Duquet afin de permettre d’utiliser l’ensemble de la superficie du centre de traitement disponible.;2012-04-01;2015-06-30;;;Actif;0;2014-06-16;224100;2015-06-30;133000;91100;30;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13965;Rehaussement des outils de surveillance du matériel Intel;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024549;Mise en place des consoles de gestion et des agents afin de permettre la surveillance des infrastructures.;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;328500;2015-03-31;151100;177200;32;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13967;Rehaussement Win2K - SQL2K CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024599;Ce projet vise à réaliser le rehaussement du système d'exploitation Windows 2000 et des bases de données SQL 2000 vers une infrastructure à jour . Les infrastructures visées par ce projet sont celles du CSPQ.;2013-07-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;2250000;2016-03-31;249800;2000200;35;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13971;Rehaussement Win2K - SQL2K - MESS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147014599;Ce projet vise à réaliser le rehaussement du système d'exploitation Windows 2000 et des bases de données SQL 2000 vers une infrastructure à jour. Les infrastructures visées par ce projet sont celles du MESS.;2013-04-01;2014-06-30;2014-09-30;;Termine;0;2013-04-01;2042200;2014-06-30;1101200;0;100;10;0;5;20,1;Les travaux d'acceptation inclus dans l'évaluation des coûts sont maintenant sous la responsabilité du client.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;
13972;Virtualisation du laboratoire de la solution SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017419;Ce projet vise la virtualisation des serveurs d'infrastructures de la solution d'affaires SAGIR en laboratoire.;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;202800;2015-03-31;179400;23400;70;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
13976;Infrastructure technologique de Numérisation – CSST;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147027149;Acquisition et installation d'une nouvelle infrastructure technologique en support aux activités de numérisation dû à l'accroissement de volume découlant de l'entente avec la CSST.;2013-01-21;2014-06-30;2014-09-30;;Termine;0;2013-01-21;918800;2014-06-30;603900;0;100;10;0;5,5;17,5;Changement à la portée pour inclure l'étude de la relève;2014-09-30;2014-12-02 11:23;
13981;Affaires stratégiques;Société des établissements de plein air du Québec;Forêts, Faune et Parcs;DEV2014-2015-AFF-STRAT;Projet servant les objectifs stratégiques de la Sépaq;2014-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-01;2173900;2015-03-31;908500;1265300;50;10;0;10;0;;2014-10-21;2014-10-31 14:42;Progresse comme prévu.
13985;Refonte du site Web- Réalisation;Justice;Justice;0074A-320400001;"La refonte du site Web Internet vise à offrir des services de meilleure qualité aux citoyens ainsi qu’à mieux encadrer l’exploitation du site. 
Cette refonte doit permettre, notamment, une mise à jour technologique (la technologie date d’une dizaine d’années) ainsi que la mise à niveau aux nouvelles normes d'accessibilité pour le Web.";2014-09-09;2015-07-01;;;Actif;0;2013-10-22;940600;2014-03-28;370700;569900;36;10;0;10;0;Le montant réel dépensé à ce jour inclut toutes les dépenses encourues pour les phases préparatoire et de réalisation.;2014-09-30;2014-11-07 10:15;Progresse comme prévu.
13993;Infrastructures;Société des établissements de plein air du Québec;Forêts, Faune et Parcs;INFRA2014-2015;Projet d'Infrastructures pour l'année 14-15.;2014-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-04-01;750900;2015-03-31;429300;321600;55;10;0;10;0;;2014-10-21;2014-10-31 14:42;Progresse comme prévu.
14002;Gestion de la maintenance des aéronefs;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SAG;Mise à niveau de la solution de gestion des inventaires de pièces aéronautiques (progiciel Winair).;2014-06-01;2015-05-01;;;Actif;0;2014-06-16;548800;2015-05-01;16100;532700;25;10;0;10;0;La date d'autorisation indiquée correspond à la date de la dernière réautorisation pour ce projet.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14030;Centralisation des accès physiques au CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPRMMC;Le projet permettra d'optimiser la gestion des accès physiques grâce à l'uniformisation des procédures et des façons de faire.;2014-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;247300;2015-03-31;143000;104200;60;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14033;Solution pour Masse et Centrage;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;SAG;L'objectif du système de Masse et Centrage est de communiquer directement les modifications de masse des aéronefs et de maintenir un registre des changements de masse des aéronefs;2014-06-30;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-16;432900;2015-03-31;23000;409900;50;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14050;Implantation du progiciel eAwards;Économie, Innovation et Exportations;Économie, Innovation et Exportations;eAwards;Implantation d'un nouveau système pour gérer électroniquement la réception des demandes, l'admissibilité, l'évaluation, l'attribution des octrois et le suivi financier des bourses et subventions attribuées..;2014-09-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-10-23;738900;2016-03-31;14800;724100;2;10;0;10;0;;2014-10-23;2014-10-23 14:02;Progresse comme prévu.
14055;Remplacement des postes et moniteurs CSPQ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;147XX2106;"Au CSPQ, la période d’amortissement des postes de travail est de 5 ans. Pour répartir les coûts du remplacement des postes de travail, il a été entendu de renouveler 20% du parc des postes de travail à chaque année.
";2014-06-01;2018-03-31;;;Actif;0;2014-07-14;3493300;2018-03-31;2500;3490700;0;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14056;Remplacement des postes et moniteurs MESS;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;147xx3048;"Au CSPQ, la période d’amortissement des postes de travail est de 5 ans. Pour répartir les coûts du remplacement des postes de travail, il a été entendu de renouveler 20% du parc des postes de travail à chaque année.
";2014-04-01;2018-03-31;;;Actif;0;2014-07-14;5599200;2018-03-31;512300;5086900;23;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14062;Élimination des connexions SMTP Domino;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147024597;Transférer les services de passerelles de courrier (SMTP) vers les infrastructures Exchange;2014-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;188000;2015-03-31;105400;82600;50;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14063;Rehaussement des environnements Oracle de DGE;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147114522;Mise en place des infrastructures requises et migration des applications à la version 11g R2.;2014-09-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;340000;2016-03-31;4800;335200;5;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14064;Rehaussement des environnements Oracle de SVQ - ClicSEQUR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147124522;Mise en place des infrastructures requises et migration des applications à la version 11g R2.;2014-09-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;200000;2016-03-31;12600;186600;30;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14065;Mise à niveau Base de données et Serveur d'application Oracle (OAS) - Services Québec ;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147044547;Afin d'assurer la pérennité des applications supportées sur la plateforme Oracle et leur capacité à être maintenues, la livraison vise à fournir des environnements Oracle en version 11G pour la solution S@C ainsi qu'à déplacer/migrer leurs environnements Oracle vers la technologie ESX-VMWare.;2014-09-30;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;200000;2016-03-31;13600;186400;30;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14066;Solution de sauvegarde informatique pour la solution d'affaires SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017388;Intégration d'une solution de sauvegarde pour la solutuion SAGIR dans les infrastructures du CSPQ;2013-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;1121000;2015-03-31;1059400;56700;95;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14067;Mise à niveau de Oracle Base de données et Serveur d'application Oracle (OAS) - Service québécois de changement d'adresse;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147084522;Mise en place des infrastructures requises et migration des applications à la version 11g R2;2014-09-30;2016-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;320000;2016-03-31;8400;311600;5;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14077;Enquête sur la qualité des services de garde éducatifs 2014 (Grandir en qualité);Institut de la statistique du Québec;Finances ;KLR-03;"Réalisation d'une enquête en face à face avec utilisation de portables-tablettes auprès des garderies.
";2013-04-01;2014-08-31;2014-04-01;;Termine;0;2013-05-15;173400;2014-08-31;173500;0;100;10;0,1;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 14:16;
14092;Mise à niveau des passerelles RTD;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI # 154 _ 147014720;Le progiciel spécialisé de solution RpV mobile au coeur de la solution du service RTD est en fin de vie. Il est remplacé par un nouveau produit capable de supporter les réseaux sans fil spécialisés du CSPQ et les réseaux à large bande de nouvelle génération.;2014-09-01;2017-03-31;;;Actif;0;2014-06-20;466000;2017-03-31;1400;464600;5;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14112;SI-PQADMÉ - Livraison 2;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;L10-2;"Système d'information sur le Programme Québécois d'Adoption du Dossier Médical Électronique : Dans le cadre de sa démarche d’informatisation des services de santé de première ligne, le MSSS compte se doter, dès 2012, d’un programme incitatif à l’adoption de dossiers médicaux électroniques (DMÉ) par les cliniciens œuvrant en première ligne.  Par ce programme, le ministère veut répertorier les engagements des médecins et les cliniques médicales ayant adopté le dossier médical électronique (DMÉ) ainsi qu’effectuer le suivi de leur utilisation. Pour se faire, on souhaite utiliser une solution informatique permettant de suivre l’évolution de l’adoption du DMÉ par les médecins de première ligne du Québec. 

La première livraison a été terminée le 31 mars 2014. Il s'agît ici de la livraison 2.";2014-07-01;2015-06-30;;;Actif;0;2014-07-01;650000;2015-06-30;89300;560700;24;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-28 16:39;Progresse comme prévu.
14114;Regroupement des évolutions de systèmes 2014-2015;Santé et Services sociaux;Santé et Services sociaux;DEV 2014-2015;Regroupe toutes les demandes d'évolution de systèmes existants de petite envergure (moins de 500 j-p) pour l'année 2014-2015;2014-04-01;2015-04-30;;;Actif;0;2014-04-01;1175700;2015-04-30;111300;1064400;13;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-28 16:39;Progresse comme prévu.
14145;Nouvelle entente de réciprocité du Régime d'immatriculation internationnal;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;78508;La nouvelle entente de réciprocité vise à rendre le régime d'immatriculation internationnal plus efficace, plus équitable et plus souple pour les administrations membres et les titulaires d'immatriculation. Il accorde la pleine réciprocité pour tous les véhicules immatriculés proportionnellement dans toutes les administrations membres.;2014-03-20;2014-12-31;;;Actif;0;2014-07-03;426900;2014-12-31;159200;267700;53;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;Progresse comme prévu.
14147;Environnement de développement et de sécurité - Mise en oeuvre de l'architecture orientée service;Société de l'assurance automobile du Québec;Transports;78917;Le projet a pour objectif d'offrir les services technologiques devant répondre aux besoins d'affaires et réduire les coûts de livraison et d'entretien des solutions.;2014-06-20;2016-12-31;;;Suspendu;0;2014-06-19;4000000;2016-12-31;202200;3797800;5;10;0;0;0;;2014-09-02;2014-10-27 13:47;
14151;Mise en ligne du cycle annuel du financement;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.41.1;Ce projet consiste en la mise en place d'un Espace Employeur sécurisé permettant aux entreprises de transiger en mode électronique avec la CSST, afin de faciliter la relation d’affaires avec les employeurs et de diminuer leur fardeau administratif.;2014-04-16;2015-05-31;;;Actif;0;2014-04-16;7915100;2015-05-31;3847700;4067400;57;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
14152;Service en ligne Souscription;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.41.2;La solution Souscription prévoit automatiser le processus de souscription pour les nouveaux employeurs assujettis à la CSST et ceux désirant obtenir une protection personnelle. Le projet s'inscrit dans la volonté de la CSST d'améliorer la prestation de ses services en ligne et d'optimiser ses façons de faire à l'interne.;2014-04-01;2016-03-31;;;Actif;0;2014-03-27;2500000;2016-03-31;88500;2411500;4;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
14153;Phase 5 - Évolution des services d'affaires;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R000XX;Ce projet correspond à la phase 5 du Programme d’évolution des services d’affaires (PÉSA) ayant débuté en 2009 et visant la refonte de plus de 40 applications de mission de la SQI.;2014-10-16;2016-09-30;;;Actif;0;2014-10-16;4423400;2016-09-30;0;4423400;0;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-11-05 11:51;Progresse comme prévu.
14155;Gestion des apprentissages et dotation en ligne;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00065;Implantation d'un système de gestion des apprentissages des ressources humaines pour couvrir les fonctions de gestion de la formation, de la dotation et de la performance.;2014-10-16;2016-03-31;;;Actif;0;2014-10-16;894000;2016-03-31;0;894000;0;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-11-05 11:51;Progresse comme prévu.
14156;Solution visant l’application des orientations administratives sur la fin du droit à l’assistance médicale;Commission de la santé et de la sécurité du travail;Travail;4.175b;"Solution visant l'application des orientations adminstratives sur le fin du droit à l'assistance médicale. La décision de la Cour supérieure du 14 février 2013 amène la CSST à revoir ses pratiques en ce qui a trait à la fin du droit à l’assistance médicale, nécessitant du même coup des ajustements au plan opérationnel. La mise en application de ces nouvelles orientations implique que la CSST doit rendre une décision de fin du droit à l’assistance médicale dans environ 25 000 dossiers annuellement.
Des activités additionnelles (contrôle, saisie, émission de lettres de décision) doivent être soutenues par les systèmes informatiques de la CSST et cela dans une perspective d’efficience administrative, mais également pour minimiser les risques d’erreur. La solution technologique retenue consiste en une informatisation et une automatisation de tâches tout en laissant à l’intervenant la responsabilité de l’autorisation des frais post-consolidation.";2014-05-01;2016-10-31;;;Actif;0;2014-04-16;3372700;2016-10-31;351300;3021400;11;10;0;10;0;;2014-09-02;2014-10-29 11:12;Progresse comme prévu.
14160;Modernisation de l'architecture du réseau;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00061;"Augmentation de la robustesse, de la redondance et de la performance du réseau.
";2014-10-16;2015-03-31;;;Actif;0;2014-10-16;504500;2015-03-31;0;504500;0;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-11-05 11:51;Progresse comme prévu.
14161;Remplacement des pare-feu;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00063;Acquisition et installation de nouveaux pare-feu.;2014-10-16;2015-03-31;;;Actif;0;2014-10-16;263100;2015-03-31;0;263100;0;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-11-05 11:51;Progresse comme prévu.
14163;Implantation d'un guichet unique et outil de gestion des billets;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00055;"Mise en place des outils suivants :
• Billetterie intégrée aux activités quotidiennes;
• Centre d’appels;
• Processus d’escalade (pour accès aux niveaux de support 2 et 3).
";2014-10-16;2015-03-31;;;Actif;0;2014-10-16;248900;2015-10-31;0;248900;0;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-11-05 11:51;Progresse comme prévu.
14164;Remplacement des visioconférences;Société québécoise des infrastructures;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;R00068;Acquisition et installation de nouveaux équipements dans les salles de visioconférences.;2014-10-16;2015-03-31;;;Actif;0;2014-10-16;652800;2015-03-31;0;652800;0;10;0;10;0;;2014-10-16;2014-11-05 11:51;Progresse comme prévu.
14165;Renforcement de la sécurité des serveurs SAGIR;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSI - 147017416;Révision de la configuration de certains serveurs afin d'assurer un niveau de sécurité adéquat pour la protection des renseignements personnels;2012-04-01;2015-03-31;;;Actif;0;2014-06-19;270200;2015-03-31;240400;29800;90;10;0;10;0;La date de début réelle peut être antérieure à la date d'autorisation, car elle correspond à la date de la phase de conception et non de la phase de réalisation.;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14166;Retrait des communications RRQ et SAE jugées non essentielles;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P330;Ce projet consiste à retirer complètement ou partiellement les communications administratives RRQ et SAE jugées non essentielles en vue de réduire les coûts administratifs.;2014-02-01;2014-12-31;;;Actif;0;2014-11-14;192900;2014-12-31;101200;57300;61;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;Progresse comme prévu.
14167;Architecture d’entreprise à la Régie;Régie des rentes du Québec;Emploi et Solidarité sociale;P332;Ce projet consiste à hausser la maturité de l'architecture d'entreprise de la Régie afin d'offrir une information plus complète pour supporter les décisions d'investissements.;2014-03-01;2016-09-30;;;Actif;0;2014-11-14;1063100;2016-09-30;46800;1016300;5;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-10-31 11:18;Progresse comme prévu.
14169;Rehaussement de EPM 2007 à PPM 2013;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #36;Le projet permettra le rehaussement du logiciel EPM 2007 à la version 2013 car le logiciel 2007 ne sera plus supporté par le fournisseur;2014-06-20;2015-02-28;;;Actif;0;2014-06-20;800000;2015-02-28;103600;696400;15;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14170;Migration de la DGSAGIR aux outils PPM-RSO5-IGE-REQ-IRG;Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA #34;Le projet permettra de migrer la DGSAGIR aux outils communs et ainsi éviter une désuétude des outils actuellement existants.;2014-06-20;2015-05-31;;;Actif;0;2014-06-20;349000;2015-05-31;55000;294000;15;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
14171;Système de gestion intégrée des ressources humaines (UGO SGIRH);Centre de services partagés du Québec;Conseil du trésor et Administration gouvernementale;VPSA;La solution UGO a été implantée en avril 2014 pour répondre aux besoins de Revenu Québec en matière de gestion des ressources matérielles et financières. Pour le volet ressources humaines, l’équipe de Revenu Québec implantera une solution de gestion intégrée de ressources humaines nommée SGIRH dans leur organisation. En conséquence, des adaptations aux systèmes comptables de Revenu Québec sont nécessaires dans UGO. Ces adaptations seront faites par le CSPQ, dans le cadre du projet UGO SGIRH, tout en respectant les échéanciers de SGIRH à Revenu Québec.;2014-01-10;2015-12-31;;;Actif;0;2012-09-01;2000000;2015-12-31;336300;1663700;17;10;0;10;0;;2014-09-30;2014-12-02 11:23;Progresse comme prévu.
